<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                      Quickscan kosten uitstel
                      nieuwbouw tot 2026
                      08PH CBS De Reinboge en 13JP OBS 't Twaspan
                      Skoalstrjitte 1 en Skoallestrjitte 4 te Twijzelerheide
                      Datum:
                      08 december 2022
                      Door:
                      Wietze From en Renate Buma, Onderwijsbureau Meppel
jouw onderwijskennis.                                                        plaats hier je voetteler.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                       Kosten
                       Wanneer de nieuwbouw geen aanvang vindt zullen de schoolbesturen de volgende kosten
                       hebben:
                             -   Groot onderhoud jaren 2023, 24, 25, 26
                            -     Energiekosten
                             -    Aanpassingen
                             1.   Gezien de ouderdom en staat van de gebouwen zal groot onderhoud moeten plaats
                                  vinden wanneer er onvoldoende zicht op nieuwbouw is.
                                  Kinderen behoren in goede scholen les te krijgen.
                             2.   De energiekosten van de gebouwen zijn hoog toy een nieuw schoolgebouw.
                                  Gedurende de jaren wanneer de scholen niet in het nieuwe gebouw zit zal het
                                  schoolbesturen extra kosten hebben. Nieuwe schoolgebouwen worden BENG (Bijna
                                  energie neutraal) en waar mogelijk met investering van schoolbestuur ENG (Energie
                                  neutraal gebouw) gemaakt.
                             3.   Door voortdurende wijzigingen in wet en regelgeving en maatschappelijke
                                  ontwikkelingen moeten de scholen aangepast worden. Te denken valt aan bv ventilatie.
                                  Deze onderdelen zitten bij een nieuwbouw school in het gebouw. Bij uitstel zijn we
                                  genoodzaakt het onderdeel ventilatie snel aan te pakken.
                       Om de kosten voor deze onderdelen in kaart te brengen , maken we gebruik van het
                       bekostigingsstelsel basis onderwijs en ervaring van kosten bij andere scholen en de meerjaren
                       onderhouds planning van de school.
                       Vanuit de overheid wordt een vergoeding Materiële instandhouding beschikbaar gesteld, naar
                       aanleiding van het aantal leerlingen en het aantal groepen. Hiervoor worden voor een
                       genormeerd aantal m2BVO toegekend naar aanleiding van het aantal leerlingen op de teldatum.
                       Er wordt dan bekostiging voor 875 m2BVO voor de Reinboge beschikbaar gesteld. . De
                       jaarlijkse LONDO vergoeding voor ondergenoemde posten is totaal per jaar: € 68.138,12.
                        kosten bij uitblijven nieuwbouw                                     ~.+..__....._._.__._..___-..{
                        De Reinboge                                            _                                _       I
                                                                       ~~^`                           ..}_!              j
                        Twijz elerheide                            i                                                __
                        29-11-2022
                                                                          2023     2024         2025              2026
                                    1 onderhoud
                                             dagelijks onderhoud €       5.000 €  5.500 €     6.050 €           6.655
                                           preventief onderhoud €        6.117 €  6.729 €     7.402 €           8.142
                                               binnenonderhoud €         6.677 €  7.344 €     8.079 €           8.887
                                               buitenonderhoud € 16.984 € 18.682 € 20.550 €                    22.605
                                    2 energie                        € 12.000 € 15.600 € 20.280 €              26.364
                                    3 aanpassingen
                                                         ventilatie € 105.000
                                      sub totaal                     € 151.778 € 53.855 € 62.361 €             72.653
                                      totaal                                                             € 340.646
jouwt onderwijskennis.                                                            Quickscan kosten s tsiei nieuwbouw^ tot 2026 j 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                          Voor t'Twaspan wordt bekostiging op basis van 495 m2BVO beschikbaar gesteld. De jaarlijkse
                          LONDO vergoeding voor onder genoemde posten is totaal per jaar: € 23.296,77.
                          Meerkosten OBS t Twaspan bij uitblijven nieuwbouw
                          datum: 21 november2022
                          ?.ange a t-- no.smbsr__22
                          Dagelijks onderhoud                                €    2.500 € 2.500 €  2.500 €  2.500
                          Gepland onderhoud (binnen/buiten)                  €   27.353 € 5.219 €  3.228 € 21.117
                          Uitgesteld onderhoud binnenschilderwerk+ dakpannen €   39.926
                          Onderhoud                                          €  69.779 €  7.719 € 5.728 € 23.617 € 106.843
                          Energie                                            €    8902 € 11.573 € 15.044 € 19558 € 55.077
                          Ventilatie                                         €  95.000
                          Buitenzonwering                                    €  15.000
                          Aanpassing                                         € 110.000                            € 110.000
                          Sub totaal                                         € 188.681 € 19.292 € 20.772 € 43.175
                         Bouwkosten ontwikkeling
                         Niet alleen het schoolbestuur is meer kosten kwijt aan de instandhouding van de huisvesting,
                         ook de gemeente Achtkarspelen kost de vertraging in het proces geld.. Op basis van de huidige
                         vertraging is er in 2019 een krediet beschikbaar gesteld op basis van VNG normbedragen.
                         Inmiddels zijn door de gestegen bouwkosten de normbedragen VNG met ca. 30% verhoogt ten
                         opzichte van 2019 (prijspeil 2022). Mede door de aangescherpte eisen (Bijna Energie Neutraal
                         gebouw) Naar verwachting zet de stijging zich in de komende jaren verder door. Onder andere
                         door hogere materiaalkosten, beschikbaarheid van personeel, ontwikkeling in duurzaamheid,
                         wereldmarkt,...enz.
                         Hoe langer het uitstel hoe hoger de investeringskosten. Onderstaande tabel is een extrapolatie
                         van de BDB index (op basis van de ontwikkeling van de daadwerkelijke kosten, die nog hoger
                         liggen dan de normkosten)
joolt artde) wrjskcnnis.                                                                         -                       1,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                      Hier is in onderstaande opgave gebruik van gemaakt. BDB maakt op basis van de markt tevens
                      een prognose van de toekomstige ontwikkelingen. Uitstel tot 2026 leidt nog eens tot een
                      prijsverhoging van ca. 25%.
                      prijsontwikkeling bouwkosten
                      datum        prijsverhoging                      kosten/m2BVO                        1266 m2BVO
                            okt-19
                                                       0,90%               € 3.175                  € 4.020.796
                            okt-20
                                                       5,67%                € 3.489                 € 4.418.457
                            okt-21
                                                       8,99%               € 3.700                  € 4.685.532
                            okt-22
                                                       5,92%                € 3.919                 € 4.962.915
                            okt-23
                                                      5,92%                €4.151                   €5.256.720
                            okt-24
                                                      5,92%                € 4.397                  € 5.567.918
                            okt-25
                                                      5,92%               € 4.657                   € 5.897.539
                           okt-26
jouw onderwijskennis.                                                      Qu ckscon kusten uitstel nieuwbouw tot     4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>