<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Memo

Zaaknummer: 0098207781
Documentnummer: 0098568902

 Aan:                            Leden van de gemeenteraad
 Van:                            College van burgemeester en wethouders
 Team:                           Projecten
 Datum:                          9 februari 2024
 Onderwerp:                      Voortgang project 1 herinrichting winkelstraat Wolvega
 Bijlage memo:
 N.a.v. toezegging raad d.d.:    8 mei 2023

    1. Inleiding

Op 8 mei 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herinrichting van de winkelstraat Wolvega conform
het stedenbouwkundig plan “Herinrichting Centrumgebied Wolvega” door HKB d.d. 3 oktober 2022, op basis
van de centrumvisie vastgesteld op 28 juni 2021.

    2. Fasering

        Aanpassing aanwezige kabels en leidingen
In week 45 2023 is aannemer BAAS B.V. gestart met het verleggen en vernieuwen van kabels. Er waren
opstartproblemen door bouwactiviteiten rondom het pand van Kamsma. Wij hebben onze planning op de
bouwactiviteiten aangepast. Daarnaast hebben we de overlast voor de centrumondernemers in de
decembermaand tot een minimum weten te beperken.

Na de kerstperiode zijn vanaf 15 januari de werkzaamheden hervat. De werkzaamheden veroorzaken
onvermijdelijk hinder voor de winkeliers. De winkelstraat is tijdens de werkzaamheden ook gesloten voor
doorgaand autoverkeer. Dit omdat de ruimte nodig is voor het veilig verleggen van de kabels en leidingen.
Het streven is dat bevoorradingsverkeer wel doorgang kan vinden. Uiteraard blijven de winkels voor fietsers
en voetgangers ook altijd toegankelijk. De uitkomende (geroerde) grond wordt deels opnieuw verwerkt in de
sleuf voor kabels en leidingen. Daar waar de kwaliteit te slecht is (niet goed verdichtbaar) wordt de grond
vervangen door (te leveren) zand.

        Planvoorbereiding
Inmiddels is het DO (Definitief Ontwerp) afgerond en is Antea gestart met het UO (Uitvoering Ontwerp).
Als gevolg van voortschrijdend inzicht t.a.v. de riolering, zal het UO ontwerp drie maanden later gereed zijn
dan oorspronkelijk voorzien, ca. maart 2024.

Riolering
Het gemengde rioolstelsel in de Van Harenstraat is aangelegd in 1954 en nu dus 70 jaar oud. Aangezien we
een sleuf graven in dit deel van de winkelstraat voor de aanleg van het HWA riool, is het efficiënter en
duurzamer om het riool in de Van Harenstraat en deels in de Hoofdstraat Oost gelijktijdig te vervangen. Op
de Markt aan de oostzijde van het plangebied is een riool aanwezig dat is aangelegd in 1947, ook dit deel
zal worden vervangen. Dit doen we voorafgaand aan de herinrichting van de Markt.

Duurzaamheid: hemelwaterafvoer
In aanvulling op het stedenbouwkundige plan dat ten grondslag ligt aan het definitief ontwerp, is er in het
kader van duurzaamheid voor gekozen om zowel in de Van Harenstraat als de Hoofdstraat Oost een HWA
(hemelwaterafvoer) aan te brengen. Relatief schoon regenwater wordt dan niet meer afgevoerd naar de
Rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Plantenbakken
In het stedenbouwkundige plan van HKB zijn plantenbakken ontworpen van staal met een coating. Team
Gemeentewerf heeft aangegeven hier geen voorstander van te zijn. Dit omdat onderhoud van de verharding
gedaan wordt met borstelmachines die schade veroorzaken aan deze gekozen constructie. De stuurgroep
heeft vervolgens geoordeeld dat het uitvoeren van deze plantenbakken in Cortenstaal een betere optie is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Afsluiting winkelstraat
Conform de vastgestelde Centrumvisie van 28 juni 2021 wordt de Van Harenstraat vanaf Smink tot Takko
vanaf 12.00-05.00 uur afgesloten voor autoverkeer. Daarnaast wordt een pilot gestart voor het afsluiten van
de Hoofdstraat Oost voor autoverkeer op zaterdagmiddagen van 12:00 tot 17:00 uur. Over de wijze waarop
de afsluiting wordt geregeld (cameratoezicht of bollards) wordt binnenkort een voorstel aan het college ter
besluitvorming voorgelegd.

De eenmalige kosten kunnen worden opgevangen uit de projectgelden voor de winkelstraat. De jaarlijkse
kosten bedragen ca. € 9.500. Er is nog geen dekking voor deze jaarlijkse kosten. Dit zal in de Kadernota
worden opgenomen.

Proeftuin
Medio februari zal er een proeftuin worden aangelegd in de Hoofdstraat Oost tussen bakkerij Kruiper en het
“gat van Schaap”, voor een goed inzicht in het toekomstige beeld van het Kernwinkelgebied.

Jumping fountains
De jumping fountains zijn inmiddels besteld en de levering wordt momenteel technisch voorbereid. Voor de
werking van de fountains worden een tweetal ondergrondse putten geplaatst die worden ingepast in het
plein waar ook veel kabels, leidingen en riolering aanwezig is.

        Aanbesteding
De actuele planning van het UO koerst op een aanbesteding ca. april 2024. Het aanbestedingsproces wordt
begeleid door Team OWO Inkoop.

         Uitvoering herinrichting
Start uitvoering is momenteel voorzien begin juni 2024.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>