<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>TECHNISCHE RAADSVRAGEN
ONDERWERP:                 HERINRICHTING WINKELSTRATEN
DATUM:                     18 NOVEMBER 2024
INGEDIEND DOOR: JAN TALENS ( ASSEN CENTRAAL)
VRAAG
In het aangenomen raadsvoorstel van 30-06-2022 is er een krediet gevraagd
van 4,9 miljoen voor de volledige realisatie van de herinrichting van 5
winkelstraten. Omwille van de uitvoering is later kennelijk besloten dit project
te splitsen in een fase 1 en fase 2. Fase 1, die 3 van de 5 winkelstraten bevat,
is binnenkort afgerond binnen het budget van 4,9 miljoen. Voor fase 2, die de
andere 2 winkelstraten en nog allerlei werkzaamheden in andere straten
bevat, is nu een extra krediet van 4,2 miljoen nodig.
Vraag 1: wanneer was bekend dat het oorspronkelijke krediet van 4,9 miljoen
niet toereikend zijn voor de realisatie van het oorspronkelijke plan van 5
winkelstraten?
Bij de stukken uit 2022 lazen wij dat er toen is uitgegaan van prijspeil eind 2021
en een indexatie van 10% voor de “bouwkosten”:. Bij punt 4 in het huidige
raadsvoorstel lezen wij dat de “uurlonen en prijzen voor brandstof, energie en
grondstoffen/materialen” met meer dan 25% is gestegen dan de
aangenomen indexatie voor het toegekende realisatiekrediet.
Vraag 2: Kunt u aangeven met hoeveel % de prijzen per component zijn
gestegen vanaf prijspeil eind 2021?
Bij punt 4 wordt gesteld dat ‘de oorspronkelijke opdracht voor de
herinrichting van de winkelstraten € 3.975.000,- bedraagt’.
Vraag 3: over welke opdracht hebben we het hier precies gezien de latere
splitsing in fase 1 en fase2?
Bij punt 6 wordt gewag gemaakt van een inflatiecorrectie 2021-2024 van €
800.000,- en een post onvoorzien van € 500.000,- waarin een post voor de
inflatie voor de komende jaren zit.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Vraag 4: Kunt u voor de post van € 800.000,- een specificatie geven en kunt u
voor de post van € 500.000,- aangeven met welke inflatie u gerekend hebt
en voor welke jaren?
Bij punt 6 bullet 2 wordt een post van € 900.000,- genoemd voor o.a. de
complexiteit waterberging, archeologie en sanering.
Vraag 5: is hier voorafgaand aan de aanbesteding geen onderzoek naar
gedaan en mocht dit wel het geval zijn, mogen wij die stukken dan
ontvangen?
ANTWOORD:
Vraag 1: wanneer was bekend dat het oorspronkelijke krediet van 4,9
miljoen niet toereikend zijn voor de realisatie van het oorspronkelijke plan
van 5 winkelstraten?
Dit was binnen het programma bekend bij de definitieve prijsvorming van de
uitvoeringsovereenkomst voor de uitvoering van Fase 1 van het Werk eind
2023.
Vraag 2: Kunt u aangeven met hoeveel % de prijzen per component zijn
gestegen vanaf prijspeil eind 2021?
Nee, Contractueel is overeengekomen dat er gebruikt wordt gemaakt van
de index 42/43: Grond-, weg- en waterbouw. In deze indexatie zitten
bovengenoemde componenten verwerkt. In totaal is er sprake van een
prijsstijging van 25%.
Vraag 3: over welke opdracht hebben we het hier precies gezien de latere
splitsing in fase 1 en fase2?
Totale opdracht. In de aanbestedingsstukken is een projectraming
opgenomen van het gehele project.
Vraag 4: Kunt u voor de post van € 800.000,- een specificatie geven en kunt u
voor de post van € 500.000,- aangeven met welke inflatie u gerekend hebt
en voor welke jaren?
De inflatiecorrectie (€ 800.000,-) gaat over de inflatie voor de 1e fase en 2e
fase van de realisatie vanaf project tot aan nu.
Voor fase 2 wordt er rekening gehouden met nog circa 5% inflatie in 2026.
2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Vraag 5: is hier voorafgaand aan de aanbesteding geen onderzoek naar
gedaan en mocht dit wel het geval zijn, mogen wij die stukken dan
ontvangen?
Er zijn voorafgaand aan de aanbesteding verschillende onderzoeken
uitgevoerd, dit gaat op basis van vastgestelde richtlijnen in relatie tot de
historie. De resultaten van alle uitgevoerde onderzoeken zijn beschikbaar
voor inzage.
3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>