<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>TECHNISCHE RAADSVRAGEN
ONDERWERP:                STADSKWARTIER & AANVULLEND
                          KREDIET WINKELSTRATEN
DATUM:                    19 NOVEMBER 2024
INGEDIEND DOOR: BERT HOMAN (VVD)
VRAAG
Gezien de complexiteit en onduidelijkheid van alle informatie en financiële
voorstellen hebben wij diverse vragen om tot duidelijkheid te komen en een
goede afweging te kunnen maken.
Aanvullend krediet herinrichting winkelstraten:
      1. Op welke datum is besloten het plan in 2 fasen uit te voeren.
      2. Op welke datum is er voor het eerst met de gemeente
      gecommuniceerd dat alleen fase 1 voor het bedrag gerealiseerd zou
      kunnen worden? Op welke datum is het college hiervan op de hoogte
gesteld?
      3. Waarom zijn de Markt en de Kerkstraat niet in het aanvullende
          krediet opgenomen?
      4. Waarom is er gekozen om de uitvoering van de eerder vastgestelde
          herinrichting van de 5 winkelstraten niet gewoon af te maken, en
          een apart krediet aan te vragen voor de toegevoegde straten
          (deel van de Oude Molenstraat en Mercuriuspassage)?
ANTWOORD:
Vraag 1 Op welke datum is besloten het plan in 2 fasen uit te voeren.
Dit betreft een uitvoeringsfasering die vanuit het samenwerkingsverband
tussen de gemeente en de, voor dit Werk met een bouwteamovereenkomst
gecontracteerde, opdrachtnemer is overeengekomen. Dit is tussen partijen
in de ontwerpfase zo vastgesteld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Vraag 2 Op welke datum is er voor het eerst met de gemeente
gecommuniceerd dat alleen fase 1 voor het bedrag gerealiseerd zou kunnen
worden? Op welke datum is het college hiervan op de hoogte gesteld?
Dit was binnen het programma bekend bij de definitieve prijsvorming van de
uitvoeringsovereenkomst voor de uitvoering van Fase 1 van het Werk eind
2023. Het college is met voorliggend voorstel in de loop van 2024 op de
hoogte gesteld van de huidige financiële situatie.
Vraag 3 Waarom zijn de Markt en de Kerkstraat niet in het aanvullende
krediet opgenomen?
Hiervan zijn nog geen ontwerpen beschikbaar.
Vraag 4 Waarom is er gekozen om de uitvoering van de eerder vastgestelde
herinrichting van de 5 winkelstraten niet gewoon af te maken, en een apart
krediet aan te vragen voor de toegevoegde straten (deel van de Oude
Molenstraat en Mercuriuspassage)?
Oudemolenstraat is om het hydraulisch functioneren van de afvoer
noodzakelijk om spoedig aan te passen. Hierbij moeten werkzaamheden
worden uitgevoerd in de Gedempte Singel en Oudestraat. Anders is er
sprake van dubbele overlast voor de omgeving. Hiermee wordt dit
voorkomen.
Mercuriuspassage is toegevoegd omdat het nu makkelijk is mee te nemen.
De aannemer is bekend met ontwerp en heeft kennis van de binnenstad.
Ook worden vrijkomende materialen hergebruikt binnen het totale Werk.
2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>