<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                               SOK         bijlage 3

Planning op hoofdlijn t/m realisatie overeenkomst                    2017                                      2018
Herstructurering Oost Boswinkel                                  maanden
Deelgebied Ons Huis Datum versie : 9 augustus 2017               1 2 3 4     5   6 7 8    9 10 11 12 1 2 3            4 5 6     7 8 9      10 11 12
     Onderwerp
   1 Opstellen SOK                                               xx xx xx xx xx xx
   2 Besluitvorming SOK                                                          xx xx xx xx xx
   3 Ondertekenen SOK                                                                             xx
   4 Selectie stedenbouwkundig bureau                                              xx xx xx xx
   5 Uitgangspunten en kaders voor ontwerpworkshops                                       xx xx
     met stakeholders bespreken/ ophalen en vaststellen
   6 Voorbereiding participatieproces ook met                                          xx xx xx xx
     stedenbouwkundig bureau en gemeente
   7 Participatie terugkeerders en potentiele, nieuwe huurders                                    xx
     in ontwerpworkshop voor ruimtelijke visie en SBP
   8 Uitwerken input workshop naar voorlopige SBP,                                                     xx xx
     beeldkwaliteitsplan (BKP) en ruimtelijke visie
   9 Terugkoppelen voorlopig SPB, BKP en ruimtelijke visie                                                xx
     aan deelnemers workshop en stakeholders
 10 Maken definitief SBP, BKP en ruimtelijke visie                                                             xx xx xx
 11 Besluitvorming en vaststelling definitief SBP, BKP en                                                                 xx xx xx xx xx
     ruimtelijke visie
 12 Voorbereiden en opstellen Bestemmingsplan/onderzoeken                                                             xx xx xx xx xx
 13 Opstellen ROK (exploitatieovereenkomst)                                                                           xx xx xx xx xx
 14 Vaststellen ROK en definitief SBP en BP                                                                                            xx xx
 15 Bestemmingsplan procedure t/m eind 2019                                                                                                    xx xx
 16 Voorbereiden vastgoed
 17 Voorbereiden sloop- en uitvoeringsfase en
     omgevingsvergunning
 18 Realisatie (sloop en bouwen)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>