<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>PFAS DE BLEEKERIJ BOEKELO
STADSDEELCOMMISSIE WEST

14 MEI 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>VAN APRIL 2022 TOT NU
§ In 2022
- onderzoek naar verdachte locaties in Enschede na oproep ministerie
  - Gebruik PFAS in proces textielveredeling (Texoprint)
  - Historie locatie: branden geblust met PFAS-houdend blusschuim
- sanering 2 speeltuinen
- aankondiging nader (bodem)onderzoek.

§ Het nader onderzoek bestaat uit 4 fases:
1. Onderzoek naar PFAS in grond en grondwater in de openbare ruimte
2. Onderzoek naar PFAS in oppervlaktewater (beken, vijvers) en
waterbodem
3. Onderzoek naar PFAS in tuinen
4. Bepalen van te nemen maatregelen
§ Fases 1 en 2: uitvoering begin 2023, rapporten opgeleverd in april en gedeeld met bewoners
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>RESULTATEN FASE 1 EN 2
§ Fase 1 - grond in de openbare ruimte:
  – overgrote deel onder de INEV norm van 59 μg /kg
  – plaatselijk enkele waarden boven de INEV norm
  – verwachting: saneren van vervuilde plekken, ná sanering tuinen

§ Fase 1 – grondwater openbare ruimte:
  – overschrijding INEV norm op helft van de onderzochte plekken

§ Fase 2: oppervlaktewater :
  – vijvers en de Teesinkbeek zijn vervuild met PFAS
  – contacten met het Waterschap Vechtstromen die de vijvers en de beek
    beheert.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>RESULTATEN FASE 3:TUINONDERZOEKEN
§   Gestart in maart 2023
§   225 adressen in de wijk aangeschreven
§   215 onderzocht
§   Gemiddeld 8 boringen per tuin (4 voor, 4 achter) = ongeveer 1.750 boringen
§   145 adressen onder INEV norm van 59 μg/kg

§ 97 voor- en achtertuinen van 70 huiseigenaren boven INEV norm van 59
  μg/kg
  § Daarvan 25 ernstig en spoedeisend (= boven 234 μg/kg, verplichte
    sanering)
  § 45 ernstig (= tussen 59 μg/kg en 234 μg/kg, vrijwillige sanering)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>PFAS = PIONIEREN
Er is geen ‘handleiding’ voor PFAS-saneringen in woonwijken.

§ Daarom nauw contact met GGD Twente, RIVM en Ministerie
§ Landelijke inzichten en adviezen ontstaan tijdens dit project

Bijvoorbeeld:
§ Bij aanvang project maart 2023: Standaardanalyse op 30 verschillende
  PFAS/stoffen. Toetsing alleen op PFOS/PFOA.
§ Zomer 2023: Relatief veel precursors gevonden. I.o.m. RIVM/GGD tellen we
  die mee.
§ September 2023: TOP analyses. Uitkomsten x 1.3 voor de 4 precursors
§ November 2023: Nieuw beleid provincie: meetellen alle 30 stoffen die zijn
  onderzocht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>AKKOORD PLAN VAN AANPAK
14 DECEMBER 2023
§ Tuinen boven 234 μg/kg verplicht saneren (wettelijk)
§ Tuinen tussen 59 μg/kg – 234 μg/kg vrijwillig saneren (zorgvuldigheid)
§ Onderscheid maken tussen voor- en achtertuinen (wens bewoners)
§ Toetsing op PFOS/PFOA + (4 precursors x 1,3 ) + 30 overige stoffen aan
  INEV (overleg RIVM/GGD)
§ Dekking kosten via SPUK (beschikking november 2023)

                Tuinrapporten + conclusies wel/niet saneren
                 in de wijk bezorgd voor 22 december 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>CONTACT MET BEWONERS
Tot nu toe:
§ Rapporten zijn door ons zelf bezorgd in de wijk. En bij de bewoners waar
  gesaneerd moet worden is geprobeerd de rapporten persoonlijk te
  overhandigen.
§ 6 bijeenkomsten (clusters) in 2024 (5,6 en 7 februari) voor de
  ‘saneringsadressen’
§ 2 informatiebijeenkomsten in 2022 (april en december)
§ 19 (digitale) nieuwsbrieven
§ Brieven voor iedere specifieke situatie
§ 15 ‘keukentafelgesprekken’
§ Makkelijk bereikbaar via telefoon en mail. Wordt heel veel gebruik van
  gemaakt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>CONTACT MET BEWONERS
Vanaf nu:
§ Alle 70 te saneren tuinen zijn geschouwd
§ Regelmatig nieuwsbrieven uitbrengen
§ We zijn en blijven beschikbaar via mail/telefoon en gewenste persoonlijke
  gesprekken
§ Vanaf half mei structureel aanwezig in de wijk op brandweerkazerne
  Boekelo
§ 70 persoonlijke gesprekken over graafplannen + taxatie in de
  brandweerkazerne
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>HOE VERDER?
Formele procedure       Afspraken bewoners        Sanering
- Ontwerpbeschikking - Aanpak/Plan per tuin       - 1 meter schone grond (leeflaag)
- Openbare publicatie - Taxatie                   aanbrengen
- Mogelijkheid          - Persoonlijke            - Aanbesteding
zienswijzen             gesprekken:               - Oplossing afvoer/acceptatie vervuilde
- Definitieve              - akkoord taxatie      grond
beschikking                -                      - Geplande start saneringen najaar 2024
- Mogelijkheid bezwaar/ toestemmingsverklaring/   - Geschatte doorlooptijd 7 maanden
   beroep                     akkoord met
                        graafplan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>SPUK:AANVRAAG/TOEKENNING
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>