<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Kostenramingen fietsroutes Aalten                                                                1
Bijlage F - Kostenramingen Fietsroutes Aalten
Dit document bevat de kostenramingen van de verschillende scenario’s uit de Verkenning Fietsroutes
Aalten.
 Scenario                                       Kosten (ex BTW)
 Zuidzijde twee richtingen                                                      €  1.845.182,31
 Noordzijde twee richtingen                                                     €  1.561.865,17
 Noord en zuidzijde éénrichting                                                 €  2.186.764,30
 Route door kern Aalten                                                         €  1.686.422,12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Kostenramingen fietsroutes Aalten                                                              2
 Fietsroute N318 Aalten
 Kosten maatregelen zuidzijde N318 twee richting
 fietspad
 Hoeveelh.     een          omschrijving                        prijs per    totaal
               heid                                             eenheid
                            Totaal grondwerk                                        189.800,00
                            Totaal verhardingen                                     387.875,00
                            Totaal riolering                                          4.500,00
                            Totaal bebakening                                        11.250,00
                            Totaal groenvoorziening                                  41.481,50
                            Totaal brug over de Slinge                              150.000,00
                            Totaal keerwanden                                       128.250,00
                            Totaal verkeersmaatregelen                               12.000,00
                            Totaal openbare verlichting                             105.900,00
                            Bijkomende werkzaamheden 10%                            103.105,65
                            Totaal van deze maatregel                             1.134.162,15
                            Subtotaal                                             1.134.162,15
                            Staartkosten aannemer (ca 16%)                          181.465,94
                                                                                  1.315.628,09
                            Verleggen K&L                                            65.000,00
                            Voorbereidingskosten                                     26.500,00
                            Onvoorzien (15%)                                        211.069,21
                                                                              € 1.618.197,31
     1005,00 m2             Grondverwerving huispercelen             200,00         201.000,00
       535,00 m2            Grondverwerving agrarische percelen        10,00          5.350,00
                            Grondverwerving onvoorzien (10%)                         20.635,00
                                                                              € 1.845.182,31
                            BTW 21%                                                 387.488,28
                                                                              € 2.232.670,59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Kostenramingen fietsroutes Aalten                                                           3
 Fietsroute N318 Aalten
 Kosten maatregelen noordzijde N318 twee
 richting fietspad
 Hoeveelh.     een      omschrijving                        prijs per   totaal
               heid                                         eenheid
                        Totaal grondwerk                                         181.250,00
                        Totaal verhardingen                                      286.987,50
                        Totaal riolering                                           4.500,00
                        Totaal bebakening                                          9.000,00
                        Totaal groenvoorziening                                   21.237,50
                        Totaal brug over de Slinge                               150.000,00
                        Totaal verkeersmaatregelen                                 9.000,00
                        Totaal openbare verlichting                              113.250,00
                        Bijkomende werkzaamheden 10%                              77.522,50
                        Totaal van deze maatregel                                852.747,50
                        Subtotaal                                                852.747,50
                        Staartkosten aannemer (ca 16%)                           136.439,60
                                                                                 989.187,10
                        Verleggen K&L                                             50.000,00
                        Voorbereidingskosten                                      26.500,00
                        Onvoorzien (15%)                                         159.853,07
                        Totaal excl grondverwerving                      € 1.225.540,17
     1425,00 m2         Grondverwerving huispercelen            200,00           285.000,00
     2075,00 m2         Grondverwerving agrarische percelen       10,00           20.750,00
                        Grondverwerving onvoorzien (10%)                          30.575,00
                        Totaal incl grondverwerving                      € 1.561.865,17
                        BTW 21%                                                  327.991,68
                                                                         € 1.889.856,85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Kostenramingen fietsroutes Aalten                                                         4
 Fietsroute N318 Aalten
 Kosten maatregelen noord- en zuidzijde N318 een richting
 fietspad
 Hoeveelh.     een      omschrijving                        prijs per totaal
               heid                                         eenheid
                        Totaal grondwerk                                       157.437,50
                        Totaal verhardingen                                    343.700,00
                        Totaal riolering                                         4.500,00
                        Totaal bebakening                                        8.250,00
                        Totaal groenvoorziening                                 52.687,50
                        Totaal brug over de Slinge                             210.000,00
                        Totaal keerwanden                                      128.250,00
                        Totaal verkeersmaatregelen                              13.700,00
                        Totaal openbare verlichting                            219.150,00
                        Bijkomende werkzaamheden 10%                           113.767,50
                        Totaal van deze maatregel                            1.251.442,50
                        Subtotaal                                            1.251.442,50
                        Staartkosten aannemer (ca 16%)                         200.230,80
                                                                             1.451.673,30
                        Verleggen K&L                                          100.000,00
                        Voorbereidingskosten                                    30.000,00
                        Onvoorzien (15%)                                       237.251,00
                                                                       € 1.818.924,30
     1600,00 m2         Grondverwerving huis percelen        200,00            320.000,00
     1440,00 m2         Grondverwerving agrarische percelen    10,00            14.400,00
                        Grondverwerving onvoorzien (10%)                        33.440,00
                                                                       € 2.186.764,30
                        BTW 21%                                                459.220,50
                                                                       € 2.645.984,80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Kostenramingen fietsroutes Aalten                                 5
 Fietsroute N318 Aalten
 Kosten maatregelen route door Aalten, maatregel 1
                     Diverse borden
                     Totaal bebakening                     880,00
                     Subtotaal                             880,00
                     Staartkosten aannemer (ca 16%)        140,80
                                                         1.020,80
                     Onvoorzien (10%)                      102,08
                                                      € 1.122,88
                     Grondverwerving
                     Grondverwerving onvoorzien (10%)        0,00
                                                      € 1.122,88
                     BTW 21%                               235,80
                                                      € 1.358,68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Kostenramingen fietsroutes Aalten                                               6
 Fietsroute N318 Aalten
 Kosten maatregelen route door Aalten, maatregelen 2
 Maatregel 2.a       Fietsaansluiting Nijverheidsweg / Richtinkstraat
                     Grondwerk                                          2.080,00
                     Verhardingen                                       6.297,50
                     Riolering                                          1.150,00
                     Bebakening                                           775,00
                     Groenvoorziening                                     150,00
                     Verkeersmaatregelen                                1.250,00
                     Openbare verlichting                               1.250,00
                     Bijkomende werkzaamheden 10%                       1.170,25
                     Totaal van deze maatregel                         14.122,75
                     Verwijderen drempel en uitbuiging Hoogestraat bij
 Maatregel 2.b       huisnr 57
                     Grondwerk                                             60,00
                     Verhardingen                                       4.425,00
                     Riolering                                            575,00
                     Bebakening                                            45,00
                     Groenvoorziening                                     750,00
                     Verkeersmaatregelen                                1.250,00
                     Openbare verlichting                                 650,00
                     Bijkomende werkzaamheden 10%                         775,50
                     Totaal van deze maatregel                          8.530,50
 Maatregel 2.c       Doorgaande route verbeteren bij huisnr 34 en 36
                     Grondwerk                                              0,00
                     Verhardingen                                       2.310,00
                     Riolering                                              0,00
                     Bebakening                                            45,00
                     Groenvoorziening                                       0,00
                     Verkeersmaatregelen                                1.250,00
                     Openbare verlichting                                 650,00
                     Bijkomende werkzaamheden 10%                         425,50
                     Totaal van deze maatregel                          4.680,50
                     Aanpassen tramspoor aan doorgaande
 Maatregel 2.d       fietsrichting
                     Grondwerk                                              0,00
                     Verhardingen                                         875,00
                     Riolering                                              0,00
                     Bebakening                                             0,00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Kostenramingen fietsroutes Aalten                                         7
                     Groenvoorziening                                 0,00
                     Verkeersmaatregelen                            500,00
                     Openbare verlichting                             0,00
                     Bijkomende werkzaamheden 10%                   137,50
                     Totaal van deze maatregel                    1.512,50
                     Aanleg rechtsafstrook voor fietsers bij
 Maatregel 2.e       Bredevoortsestraatweg
                     Grondwerk                                    2.120,00
                     Verhardingen                                 2.550,00
                     Riolering                                        0,00
                     Bebakening                                     665,00
                     Groenvoorziening                               112,50
                     Verkeersmaatregelen                            550,00
                     Openbare verlichting                         1.250,00
                     Bijkomende werkzaamheden 10%                   724,75
                     Totaal van deze maatregel                    7.972,25
                     Subtotaal                                  36.818,50
                     Staartkosten aannemer (ca 16%)               5.890,96
                                                                42.709,46
                     Onvoorzien (15%)                             6.406,42
                                                             € 49.115,88
                     Grondverwerving
                     Grondverwerving onvoorzien (10%)                 0,00
                                                             € 49.115,88
                     BTW 21%                                    10.314,33
                                                             € 59.430,21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Kostenramingen fietsroutes Aalten                                            8
 Fietsroute N318 Aalten
 Kosten maatregelen route door Aalten, maatregelen 3
 Maatregel     3.a     Fietsstraat Richterinkstraat, Willemstraat
                       Totaal grondwerk                             23.787,50
                       Totaal verhardingen                         211.025,00
                       Totaal riolering                             47.425,00
                       Totaal bebakening                             2.250,00
                       Verkeersmaatregelen                           3.500,00
                       Openbare verlichting                         11.500,00
                       Bijkomende werkzaamheden (ca 10%)            29.948,75
                       Totaal van deze maatregel                   329.436,25
 Maatregel     3.b     Fietsstraat Hogestraat tot centrum
                       Grondwerk                                     7.937,50
                       Verhardingen                                 87.490,00
                       Riolering                                    20.945,00
                       Bebakening                                    1.350,00
                       Verkeersmaatregelen                           3.500,00
                       Openbare verlichting                          4.500,00
                       Bijkomende werkzaamheden (ca 10%)            12.572,25
                       Totaal van deze maatregel                   138.294,75
 Maatregel     3.c     Fietsstraat Bredevoortsestraatweg
                       Totaal grondwerk                              4.325,00
                       Totaal verhardingen                          44.985,00
                       Totaal riolering                              8.950,00
                       Totaal bebakening                               900,00
                       Verkeersmaatregelen                           2.500,00
                       Openbare verlichting                          2.000,00
                       Bijkomende werkzaamheden (ca 10%)             6.366,00
                       Totaal van deze maatregel                    70.026,00
 Maatregel     3.d     Fietsstrook verbreden Bredevoortsestraatweg
                       Totaal grondwerk                             13.200,00
                       Totaal verhardingen                         475.107,50
                       Totaal riolering                             58.125,00
                       Totaal bebakening                             1.800,00
                       Totaal groenvoorziening                       7.100,00
                       Verkeersmaatregelen                           3.500,00
                       Openbare verlichting                         13.400,00
                       Bijkomende werkzaamheden (ca 10%)            57.223,25
                       Totaal van deze maatregel                   629.455,75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Kostenramingen fietsroutes Aalten                                    9
                       Subtotaal                         1.167.212,75
                       Staartkosten aannemer (ca 16%)      186.754,04
                                                         1.353.966,79
                       Voorbereidingskosten                 27.079,34
                       Onvoorzien (15%)                    207.156,92
                                                        €
                                                        1.588.203,04
                       Grondverwerving
                       Grondverwerving onvoorzien (10%)          0,00
                                                        €
                                                        1.588.203,04
                       BTW 21%                             333.522,64
                                                        €
                                                        1.921.725,68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Kostenramingen fietsroutes Aalten                                              10
 Fietsroute N318 Aalten
 Kosten maatregelen route door Aalten, maatregel 4
                          Voorrang omdraaien Bredevoortsestraatweg
 Maatregel     4.a        - Prinsenstraat
                          Grondwerk                                     1.562,50
                          Verhardingen                                 20.770,00
                          Riolering                                     2.055,00
                          Bebakening                                      810,00
                          Groenvoorziening                              1.500,00
                          Verkeersmaatregelen                           4.500,00
                          Openbare verlichting                          1.500,00
                          Bijkomende werkzaamheden (ca 10%)             3.269,75
                          Totaal van deze maatregel                    35.967,25
                          Subtotaal                                    35.967,25
                          Staartkosten aannemer (ca 16%)                5.754,76
                                                                       41.722,01
                          Onvoorzien (15%)                              6.258,30
                                                                   €
                                                                   47.980,31
                          Grondverwerving
                          Grondverwerving onvoorzien (10%)                  0,00
                                                                   €
                                                                   47.980,31
                          BTW 21%                                      10.075,87
                                                                   €
                                                                   58.056,18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>