<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Museum Arnhem
Binnenstedelijke ontwikkeling
IGG Bouweconomie.
Versie B, d.d. 21-9-2018 • Definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                     Project:
                                     Project:                         Museum Arnhem
                                     Onderdeel:
                                     Onderdeel:                       Binnenstedelijke ontwikkeling
                                     Projectnummer IGG:
                                     Projectnummer  IGG:              18.257
                                     Opgesteld door:
                                     Opgesteld door:                  ing. M. van Veen (Mario)
                                     Gecontroleerd door:
                                     Gecontroleerd door:              ir. A.S. Vonk MRICS (Arno)
                                     Opdrachtgever:                   Gemeente Arnhem
                                     Opdrachtgever:
                                     Contactpersoon:                  G. de Rijk MSc. (Guus)
                                     Contactpersoon:
                                     Versie:                          Versie B
                                     Versie:
                                     Datum:                           21-9-2018
                                     Datum:




                      Versie        Datum                Status                  Opgesteld            Gecontroleerd
Origineel             Versie A         24-8-2018         Concept                 MVE                  HSM
Huidig                Versie B         21-9-2018         Definitief              MVE                  AVO




igg bouweconomie.
Prinses Catharina-Amaliastraat 32               0031 (0)70 514 54 20              KvK 27272187 | BTW 814090953.B01
2496 XD Den Haag                                info@igg.nl                       IBAN NL 27 RABO 0373641435
Postbus 85767, 2508 CL Den Haag                 www.igg.nl                        BIC RABONL2U
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>MUSEUM ARNHEM

Opdrachtgever:             Gemeente Arnhem
Fase:                      haalbaarheidsstudie
Soort begroting:           Studie
Versie:                    Versie B
Status:                    Definitief
Peildatum:                 24 augustus 2018


Opgesteld door:            ing. M. van Veen (Mario)
Gecontroleerd door:        ir. A.S. Vonk MRICS (Arno)


ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

Omschrijving:              Financiele studie binnenstedelijke locatie voor Museum Arnhem.
Functie:                   Bijeenkomst- / Recreatiefunctie
Type:                      Museum
Soort bouw:                Nieuwbouw


PROJECT / ONTWERPTEAM:

Opdrachtgever
                           Gemeente Arnhem
                           contactpersoon:        G. de Rijk MSc. (Guus)
                           e-mail:                guus.de.rijk@arnhem.nl
Architect
                           Civic architects
                           projectarchitect:      G. Kwekkeboom MSc. (Gert)
                           e-mail:                gert@civicarchitects.eu
Kostendeskundige
                           IGG Bouweconomie
                           projectleider:         ing. M. van Veen (Mario)
                           e-mail:                m.vanveen@igg.nl


GEHANTEERDE GEGEVENS

Architect
          onderwerp:                                                                                                                                    datum:
          Locatie studie                                                                                                                        1 augustus 2018
          Programma van eisen                                                                                                                   1 augustus 2018
          4 gebouw studies inclusief meetstaten                                                                                                 1 augustus 2018


UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA / BUDGET

          Voor het project is het onderstaande programma gedefinieerd:


          Onderdeel                                          Bartokpark              Trans 2a              Trans 2b            Prinsenhof
          Entree                                                     749 m²                 749 m²              749 m²                749 m²
          Zalen                                                    2.661 m²             2.661 m²              2.661 m²               2.661 m²
          Overig publiek                                             767 m²                 767 m²              767 m²                767 m²
          Expeditie                                                  838 m²                 838 m²              838 m²                838 m²
          Kantoren                                                   502 m²                 502 m²              502 m²                502 m²
          Depot                                                    1.389 m²             1.389 m²              1.389 m²               1.389 m²
          Parkeren                                                     0 m²                  0 m²             5.540 m²                   0 m²
          TOTAAL                                                  6.906 m²             6.906 m²             12.446 m²               6.906 m²


          Daktuin                                                  2.000 m²                  0 m²                 0 m²               1.381 m²
          Tuin op maaiveld                                             0 m²             2.200 m²              2.200 m²                   0 m²
          TOTAAL                                                  2.000 m²             2.200 m²               2.200 m²              1.381 m²


igg bouweconomie. | www.igg.nl | 21-9-2018 13:42                                18257_HA_BEGROOT_Museum Arnhem_Bartokpark_B_180921.xlsm; DOCU | pagina 3 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>MUSEUM ARNHEM
UITGANGSPUNTEN BEGROTING ALGEMEEN

Uitgangspunten begroting:
      Alle bedragen zijn Euro exclusief BTW (tenzij specifiek vermeld)
      Verdiepingshoogte standaard verdieping                      5,0 m¹


Kwaliteitsniveau
      In de begroting is in de directe kosten uitgegaan van een hoog kwaliteitsniveau, "esthetish icoon in de stad".


Nader te detailleren
      In de begroting zijn in de directe kosten opslagen meegenomen voor nader te detailleren. Deze opslagen zijn bepaald op basis van de fase
      van het ontwerp en het niveau van uitwerking. In het onderstaande overzicht is weergegeven welke opslagen zijn opgenomen in de begroting.


De volgende onderdelen zijn exclusief:
      Deze begroting bevat alleen de bouw- en installatiekosten. Hiervoor maken wij gebruik van de NEN 2699. Alle in deze norm genoemde
      kosten vallen onder rubriek B zijn opgenomen in deze begroting. De overige rubrieken maken GEEN onderdeel uit van deze begroting
      en vallen onder de investerings- en/of exploitatiekosten.
      BOUWRIJP MAKEN
      Tenzij anders aangegeven maken de kosten voor het bouwrijp maken GEEN onderdeel uit van de begroting. Met andere woorden er wordt
      vanuit gegaan dat de grond bouwrijp wordt opgeleverd aan de aannemer. Eventuele kosten voor bouwrijp maken worden geacht te zijn
      opgenomen onder de investeringskosten (meer specifiek de grondkosten).
      SANERING
      Tenzij anders aangegeven maken de kosten voor het saneren van verontreinigde grond GEEN onderdeel uit van deze begroting. Ook het
      saneren van aanwezige asbest vormt GEEN onderdeel van deze begroting.
      SLOOPWERK BESTAANDE OPSTALLEN
      Tenzij anders aangegeven maken de kosten voor het slopen en afvoeren van aanwezige opstallen GEEN onderdeel uit van deze begroting.
      In gevallen van (gedeeltelijke) verbouw maakt partieel sloopwerk WEL onderdeel uit van de begroting.


Algemene Uitvoeringskosten
      BOUWTIJD
      Uitgangspunt is een uitvoering in één doorlopende bouwstroom. Een te krappe planning leidt tot meerdere, parallelle bouwstromen en
      kostenverhogende omstandigheden. Hiermee is GEEN rekening gehouden.
      BOUWLOCATIE
      In de opstelling van de bouwkosten is WEL rekening gehouden met de locatie factoren behorende bij deze projecten. Locatie factoren zijn
      bijvoorbeeld een krappe bouwlocatie, die zorgt voor complexere bouwlogistiek en meer werkvoorbereiding.
      FASERING
      Uitgangspunt is een uitvoering zonder fasering. Fasering leidt, naast tijdelijke voorzieningen, tot inefficiënte(re) inzet en benutting van
      stafpersoneel, materieel en verbruikskosten. Hiermee is GEEN rekening gehouden.
      BOUWPLAATS-EISEN
      Tenzij anders aangegeven vormen extra eisen aan de bouwplaats, bijvoorbeeld BREEAM, (beperking van) geluid, (afwijkende) werktijden
      GEEN onderdeel van deze begroting.
      MOCKUPS
      De kosten voor het eventueel vervaardigen van mockups vormen, tenzij anders vermeld, geen onderdeel van deze begroting.


Contractuele randvoorwaarden
      AANBESTEDINGSVORM
      Uitgangspunt is in concurrentie een aanbesteding op basis van bestek en -tekeningen. Het ontwerpteam verzorgt de werktekeningen.
      Er worden daarmee GEEN engineeringskosten gevraagd aan de aannemer.
      Ze vormen derhalve GEEN onderdeel van de bouwkostenbegroting (onderdeel investeringskosten).
      ONDERHOUD
      Uitgangspunt is een contractvorm met reguliere onderhouds- en garantietermijnen. Verlengde garantietermijnen en/of onderhoudsperioden
      vormen GEEN onderdeel van deze begroting.
      PRIJSVASTHEID
      De opgestelde begroting is conform het genoemde prijspeil. Tenzij anders vermeld vormen de afkoop van prijsstijgingen tijdens de bouw
      en de prijsstijging tot aan start bouw GEEN onderdeel van deze begroting.
      Onderaan de RECAP begrotingen is door IGG een inschatting gemaakt voor de indexatie.
      WERKEN DERDEN / DIRECTIELEVERINGEN / (VERPLICHTE) ONDERAANNEMING
      Uitgangspunt in deze begroting is dat de (hoofd)aannemer coördinatiekosten rekent over werkzaamheden (materialen) die NIET door hem
      uitgevoerd (geleverd) worden, maar waarover hij WEL wordt geacht de coördinatie te voeren.



igg bouweconomie. | www.igg.nl | 21-9-2018 13:42                              18257_HA_BEGROOT_Museum Arnhem_Bartokpark_B_180921.xlsm; DOCU | pagina 4 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>MUSEUM ARNHEM
BINNENSTEDELIJKE ONTWIKKELING
BASISINVOER!B56BASISINVOER!C56
VERGELIJKING

PROJECTKENMERKEN




                                                         Bartokpark                  Trans 2a                             Trans 2b                      Prinsenhof
      BVO                                            6.906 m²                   6.906 m²                          12.446 m²                           6.905 m²
      aantal bouwlagen onder peil                      0 lagen                   0 lagen                             1 lagen                           0 lagen
      aantal bouwlagen boven peil                      3 lagen                   2 lagen                             2 lagen                           5 lagen
      fundering                                 fundex-palen                fundex-palen                      fundex-palen                    fundex-palen
      bruto gevel / BVO                                   0,55                       0,53                                 0,30                            0,53
      gevel open/dicht verhouding                   20% open                  20% open                            20% open                        20% open
      gevelmaterialisering                      hoogwaardig                 hoogwaardig                       hoogwaardig                     hoogwaardig
      bijzonderheden                                            -                           -               parkeergarage                                      -


VERGELIJK BOUWKOSTEN


                overzicht bouwkosten € / m² BVO                                                          vergelijk bouwkosten
                                                                            2.200
                                                                            2.000
   4.000                                                                    1.800
   3.500                                                                    1.600
   3.000                                                                    1.400
   2.500                                                                    1.200
                                                                            1.000
   2.000
                                                                              800
   1.500                                                                      600
   1.000                                                                      400
     500                                                                      200
       0                                                                        0
            Bartokpark       Trans 2a         Trans 2b         Prinsenhof              bouwkundige        installaties        vaste         terrein       indirecte
                                                                                         werken                             inrichting                   bouwkosten
                bouwkosten peildatum               indexatie                                Bartokpark         Trans 2a          Trans 2b        Prinsenhof



                                                Bartokpark                  Trans 2a                          Trans 2b                         Prinsenhof
      peildatum                                        aug-18                    aug-18                              aug-18                            aug-18
      bouwkosten ongeïndexeerd (€ / BVO)                 3.734                      3.699                                2.648                          3.469


      bouwkundige werken         € / m² BVO              2.030                      1.920                                1.407                          1.897
      installaties               € / m² BVO               933                        938                                  563                            828
      vaste inrichting           € / m² BVO                   59                       62                                  49                                62
      terrein                    € / m² BVO               -                            70                                  39                            -
      indirecte bouwkosten       € / m² BVO               712                        708                                  589                            682


      bouwkundige werken         totaal           14.017.158                 13.262.846                         17.511.174                      13.099.262
      installaties               totaal            6.445.709                  6.477.753                          7.012.463                        5.714.221
      vaste inrichting           totaal              408.639                    428.098                            610.918                            428.065
      terrein                    totaal                   -                     484.000                            484.000                               -
      indirecte bouwkosten       totaal            4.918.478                  4.890.587                          7.334.966                        4.710.383
      Bouwkosten excl. BTW       totaal          25.789.984                 25.543.284                        32.953.522                       23.951.931
      bouwkosten prijspeil heden (€ / BVO)               3.734                      3.699                                2.648                          3.469

      indexatie EXCLUSIEF                                      -                        -                                    -                                -
      bouwkosten geïndexeerd (€ / BVO)                   3.734                      3.699                                2.648                          3.469




      Ontwerponvoorzien (trefzekerheid 80%) 2.171.229                         2.147.816                          2.596.469                        2.088.256
      Bouwkosten + Ontwerponvoorzien             27.961.213                 27.691.100                        35.549.990                       26.040.187


igg bouweconomie. | www.igg.nl | 21-9-2018 13:42                               18257_HA_BEGROOT_Museum Arnhem_Bartokpark_B_180921.xlsm; VERGELIJKING | pagina 5 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>18.257 MUSEUM ARNHEM
BINNENSTEDELIJKE ONTWIKKELING - STUDIE
PROJECTNUMMER:              18.257
NAAM:                       Museum Arnhem
OPDRACHTGEVER:              Gemeente Arnhem
FASE / RAMING:              haalbaarheidsstudie
VERSIE:                     Versie B, d.d. 21-9-2018
PEILDATUM:                  augustus 18

FUNCTIE:             Bijeenkomst- / Recreatiefunctie
TYPE:                Vrijstaand
SOORT:               Nieuwbouw
BOUWLAGEN ONDER PEIL             1 lagen
BOUWLAGEN BOVEN PEIL             3 lagen
FUNDERING:           fundex palen, balken en poeren
HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE:
                     natte ruwbouw
GEVELAFBOUW:         hoogwaardig onder internationale architectuur
AFWERKINGEN:         hoogwaardig
INSTALLATIES:
AANDACHTSPUNTEN:     beeldentuin op dak, kelder onder maaiveld

       METING NEN 2580

ST:    Kenmerkend element                                             -
BVO:   Bruto vloeroppervlak                                          6.906   m²
NVO:   Nuttig vloeroppervlak                                          -      m²                                                                    NVO / BVO:          -
VVO:   Verhuurbare vloeroppervlakte                                   -      m²                                                                    VVO / BVO:          -
BIH:   Bruto inhoud                                                 31.693   m³                                                                     BIH / BVO:      4,59
TBB:   Footprint (incl. onder- & overbouwd)                          1.742   m²                                                                     TBB / BVO:      0,25
BGT:   Bruto geveloppervlak (boven maaiveld)                         3.832   m²     let op! BGT/BVO factor is incl. BVO kelder                     BGT / BVO:       0,55
BGD:   Geveloppervlak dicht                                          3.066   m²                                                                    BGD / BGT:       0,80
BGO:   Geveloppervlak open                                             766   m²                                                                     BGO/ BGT:       0,20
BDT:   Bruto dakoppervlak                                            2.000   m²                                                                    BDT / BVO:       0,29
BOT:   Bruto onbebouwd terreinoppervlak                               -      m²                                                                    BOT / BVO:          -

       BOUWKOSTEN NIVEAU 3                                            hoev. eh           € / eh                   subtotaal           totaal       € / bvo       % bouwk

B1     BOUWKUNDIGE WERKEN
1A     Fundering                                                     1.742   m²             857,37                    1.493.539                        216,27      5,8%
1B     Skelet                                                        6.906   m²             454,76                    3.140.589                        454,76     12,2%
1C     Afbouw daken en buitenplafonds                                2.000   m²             478,39                      956.780                        138,54      3,7%
1D     Gevelafbouw/gevelafwerking                                    3.832   m²           1.052,35                    4.032.607                        583,93     15,6%
1I     Inbouw (excl. inbouw gebruiker)                               6.906   m²             218,44                    1.508.531                        218,44      5,8%
1J     Afwerkingen                                                   6.906   m²             368,77                    2.546.713                        368,77      9,9%
1K     Overige bouwkundige voorzieningen                             6.906   m²              49,00                      338.400                         49,00      1,3%
       TOTAAL BOUWKUNDIGE WERKEN                                                                                                     14.017.158      2.029,71     54,4%

B2     INSTALLATIES
2A     WTB.: Vloeistof- en gasinstallatie                                                                                     -                                        -
2B/C   WTB.: Klimaatinstallaties                                     6.906 m²               558,18                    3.854.791                        558,18     14,9%
2D/F   Elektrotechnische installaties                                6.906 m²               275,00                    1.899.150                        275,00      7,4%
2G     Transportinstallaties                                         6.906 m²               100,17                      691.768                        100,17      2,7%
       TOTAAL INSTALLATIES                                                                                                            6.445.709        933,35     25,0%

B3     VASTE INRICHTING
3A     Vaste inrichting                                              6.906 m²                59,17                      408.639                         59,17      1,6%
       TOTAAL VASTE INRICHTING                                                                                                         408.639          59,17      1,6%

B4     TERREIN
4A/E   Terrein                                                                                                                   -                                     -
       TOTAAL TERREIN                                                                                                                          -                       -

B5     INDIRECTE BOUWKOSTEN
5A     Diversen                                                           -             20.871.506                            -                                        -
5B     Algemene Uitvoeringskosten                                     9,6% over         20.871.506                    2.002.740                        290,00      7,8%
5C     Coördinatiekosten nevenaannemers                                                          -                            -                                        -
5D/E   Opslagen
       - AK                                                          8,0%    over       22.874.246    1.829.940
       - winst & risico                                              4,0%    over       24.704.186      988.167
       - overig (Car - afkoop e.d.)                                  0,4%    over       25.692.353       97.631
                                              totaal opslagen       12,7%    over       22.874.246                    2.915.738                        422,20     11,3%
       TOTAAL INDIRECTE BOUWKOSTEN                                  23,6%    over      20.871.506                                     4.918.478        712,20     19,1%

       TOTAAL BOUWKOSTEN                                        excl. BTW           prijspeil heden                                  25.789.984     3.734,43      100%

       Indexatie einde werk d.d. 1 mei 2022                              -   over       25.789.984                               -

       TOTAAL BOUWKOSTEN                                        excl. BTW, incl. indexatie einde werk                                25.789.984     3.734,43      100%




igg bouweconomie. | www.igg.nl | 21-9-2018 13:42                                              18257_HA_BEGROOT_Museum Arnhem_Bartokpark_B_180921.xlsm; RECAP | pagina 11 van 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>18.257 MUSEUM ARNHEM
BINNENSTEDELIJKE ONTWIKKELING - STUDIE
PROJECTNUMMER:              18.257
NAAM:                       Museum Arnhem
OPDRACHTGEVER:              Gemeente Arnhem
FASE / RAMING:              haalbaarheidsstudie
VERSIE:                     Versie B, d.d. 21-9-2018
PEILDATUM:                  augustus 18

FUNCTIE:             Bijeenkomst- / Recreatiefunctie
TYPE:                Vrijstaand
SOORT:               Nieuwbouw
BOUWLAGEN ONDER PEIL              - lagen
BOUWLAGEN BOVEN PEIL             2 lagen
FUNDERING:           fundex palen, balken en poeren
HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE:
                     natte ruwbouw
GEVELAFBOUW:         hoogwaardig onder internationale architectuur
AFWERKINGEN:         hoogwaardig
INSTALLATIES:
AANDACHTSPUNTEN:     beeldentuin op maaiveld

       METING NEN 2580

ST:    Kenmerkend element                                             -
BVO:   Bruto vloeroppervlak                                          6.906   m²
NVO:   Nuttig vloeroppervlak                                          -      m²                                                                  NVO / BVO:          -
VVO:   Verhuurbare vloeroppervlakte                                   -      m²                                                                  VVO / BVO:          -
BIH:   Bruto inhoud                                                 34.530   m³                                                                   BIH / BVO:      5,00
TBB:   Footprint (incl. onder- & overbouwd)                          3.453   m²                                                                   TBB / BVO:      0,50
BGT:   Bruto geveloppervlak (boven maaiveld)                         3.680   m²                                                                  BGT / BVO:       0,53
BGD:   Geveloppervlak dicht                                          2.944   m²                                                                  BGD / BGT:       0,80
BGO:   Geveloppervlak open                                             736   m²                                                                   BGO/ BGT:       0,20
BDT:   Bruto dakoppervlak                                            3.469   m²                                                                  BDT / BVO:       0,50
BOT:   Bruto onbebouwd terreinoppervlak                              2.200   m²                                                                  BOT / BVO:       0,32

       BOUWKOSTEN NIVEAU 3                                            hoev. eh           € / eh                   subtotaal         totaal        € / bvo      % bouwk

B1     BOUWKUNDIGE WERKEN
1A     Fundering                                                     3.453   m²             341,59                    1.179.505                       170,79     4,6%
1B     Skelet                                                        6.906   m²             459,41                    3.172.703                       459,41    12,4%
1C     Afbouw daken en buitenplafonds                                3.469   m²             173,68                      602.479                        87,24     2,4%
1D     Gevelafbouw/gevelafwerking                                    3.680   m²           1.030,91                    3.793.742                       549,34    14,9%
1I     Inbouw (excl. inbouw gebruiker)                               6.906   m²             215,78                    1.490.156                       215,78     5,8%
1J     Afwerkingen                                                   6.906   m²             386,33                    2.667.985                       386,33    10,4%
1K     Overige bouwkundige voorzieningen                             6.906   m²              51,59                      356.276                        51,59     1,4%
       TOTAAL BOUWKUNDIGE WERKEN                                                                                                  13.262.846        1.920,48    51,9%

B2     INSTALLATIES
2A     WTB.: Vloeistof- en gasinstallatie                                                                                     -                                      -
2B/C   WTB.: Klimaatinstallaties                                     6.906 m²               560,40                    3.870.088                       560,40    15,2%
2D/F   Elektrotechnische installaties                                6.906 m²               288,75                    1.994.108                       288,75     7,8%
2G     Transportinstallaties                                         6.906 m²                88,84                      613.558                        88,84     2,4%
       TOTAAL INSTALLATIES                                                                                                         6.477.753          937,99    25,4%

B3     VASTE INRICHTING
3A     Vaste inrichting                                              6.906 m²                61,99                      428.098                        61,99     1,7%
       TOTAAL VASTE INRICHTING                                                                                                       428.098           61,99     1,7%

B4     TERREIN
4A/E   Terrein                                                       2.200 m²               220,00                      484.000                        70,08     1,9%
       TOTAAL TERREIN                                                                                                                484.000           70,08     1,9%

B5     INDIRECTE BOUWKOSTEN
5A     Diversen                                                           -             20.652.697                            -                                      -
5B     Algemene Uitvoeringskosten                                     9,7% over         20.652.697                    2.002.740                       290,00     7,8%
5C     Coördinatiekosten nevenaannemers                                                          -                            -                                      -
5D/E   Opslagen
       - AK                                                          8,0%    over       22.655.437     #######
       - winst & risico                                              4,0%    over       24.467.872      978.715
       - overig (Car - afkoop e.d.)                                  0,4%    over       25.446.587       96.697
                                              totaal opslagen       12,7%    over       22.655.437                    2.887.847                       418,16    11,3%
       TOTAAL INDIRECTE BOUWKOSTEN                                  23,7%    over      20.652.697                                  4.890.587          708,16    19,1%

       TOTAAL BOUWKOSTEN                                        excl. BTW           prijspeil heden                               25.543.284       3.698,71     100%

       Indexatie einde werk d.d. 1 mei 2022                              -   over       25.543.284                            -

       TOTAAL BOUWKOSTEN                                        excl. BTW, incl. indexatie einde werk                             25.543.284       3.698,71     100%




igg bouweconomie. | www.igg.nl | 21-9-2018 13:41                                                     18257_HA_BEGROOT_Museum Arnhem_Trans 2a_B_180921.xlsm; RECAP | pagina 6 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>18.257 MUSEUM ARNHEM
BINNENSTEDELIJKE ONTWIKKELING - STUDIE
PROJECTNUMMER:              18.257
NAAM:                       Museum Arnhem
OPDRACHTGEVER:              Gemeente Arnhem
FASE / RAMING:              haalbaarheidsstudie
VERSIE:                     Versie B, d.d. 21-9-2018
PEILDATUM:                  augustus 18

FUNCTIE:             Bijeenkomst- / Recreatiefunctie
TYPE:                Vrijstaand
SOORT:               Nieuwbouw
BOUWLAGEN ONDER PEIL             1 lagen
BOUWLAGEN BOVEN PEIL             2 lagen
FUNDERING:           fundex palen, balken en poeren
HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE:
                     natte ruwbouw
GEVELAFBOUW:         hoogwaardig onder internationale architectuur
AFWERKINGEN:         hoogwaardig
INSTALLATIES:
AANDACHTSPUNTEN:     beeldentuin op parkeerdak

       METING NEN 2580

ST:    Kenmerkend element                                    -
BVO:   Bruto vloeroppervlak                                12.446   m²
NVO:   Nuttig vloeroppervlak                                 -      m²                                                               NVO / BVO:          -
VVO:   Verhuurbare vloeroppervlakte                          -      m²                                                               VVO / BVO:          -
BIH:   Bruto inhoud                                        52.812   m³                                                                BIH / BVO:      4,24
TBB:   Footprint (incl. onder- & overbouwd)                 5.540   m²                                                                TBB / BVO:      0,45
BGT:   Bruto geveloppervlak (boven maaiveld)                3.680   m²     let op! BGT/BVO factor is incl. BVO kelder                BGT / BVO:       0,30
BGD:   Geveloppervlak dicht                                 2.944   m²                                                               BGD / BGT:       0,80
BGO:   Geveloppervlak open                                    736   m²                                                                BGO/ BGT:       0,20
BDT:   Bruto dakoppervlak                                   3.469   m²                                                               BDT / BVO:       0,28
BOT:   Bruto onbebouwd terreinoppervlak                     2.200   m²                                                               BOT / BVO:       0,18

       BOUWKOSTEN NIVEAU 3                                   hoev. eh           € / eh                  subtotaal         totaal      € / bvo      % bouwk

B1     BOUWKUNDIGE WERKEN
1A     Fundering                                            5.540   m²             580,73                   3.217.236                    258,50      9,8%
1B     Skelet                                              12.446   m²             357,46                   4.448.977                    357,46     13,5%
1C     Afbouw daken en buitenplafonds                       3.469   m²             243,37                     844.259                     67,83      2,6%
1D     Gevelafbouw/gevelafwerking                           3.680   m²           1.030,91                   3.793.742                    304,82     11,5%
1I     Inbouw (excl. inbouw gebruiker)                     12.446   m²             124,63                   1.551.096                    124,63      4,7%
1J     Afwerkingen                                         12.446   m²             262,75                   3.270.180                    262,75      9,9%
1K     Overige bouwkundige voorzieningen                   12.446   m²              30,99                     385.685                     30,99      1,2%
       TOTAAL BOUWKUNDIGE WERKEN                                                                                        17.511.174     1.406,97     53,1%

B2     INSTALLATIES
2A     WTB.: Vloeistof- en gasinstallatie                                                                           -                                    -
2B/C   WTB.: Klimaatinstallaties                           12.446 m²               340,33                   4.235.728                    340,33     12,9%
2D/F   Elektrotechnische installaties                      12.446 m²               172,46                   2.146.458                    172,46      6,5%
2G     Transportinstallaties                               12.446 m²                50,64                     630.278                     50,64      1,9%
       TOTAAL INSTALLATIES                                                                                               7.012.463       563,43     21,3%

B3     VASTE INRICHTING
3A     Vaste inrichting                                    12.446 m²                49,09                     610.918                     49,09      1,9%
       TOTAAL VASTE INRICHTING                                                                                            610.918         49,09      1,9%

B4     TERREIN
4A/E   Terrein                                              2.200 m²               220,00                     484.000                     38,89      1,5%
       TOTAAL TERREIN                                                                                                     484.000         38,89      1,5%

B5     INDIRECTE BOUWKOSTEN
5A     Diversen                                                  -            25.618.556                            -                                    -
5B     Algemene Uitvoeringskosten                           14,1% over        25.618.556                    3.609.340                    290,00     11,0%
5C     Coördinatiekosten nevenaannemers                                                -                            -                                    -
5D/E   Opslagen
       - AK                                                 8,0%    over      29.227.896     #######
       - winst & risico                                     4,0%    over      31.566.127     #######
       - overig (Car - afkoop e.d.)                         0,4%    over      32.828.772      124.749
                                  totaal opslagen          12,7%    over      29.227.896                    3.725.626                    299,34     11,3%
       TOTAAL INDIRECTE BOUWKOSTEN                         28,6%    over     25.618.556                                  7.334.966       589,34     22,3%

       TOTAAL BOUWKOSTEN                               excl. BTW           prijspeil heden                              32.953.522     2.647,72     100%

       Indexatie einde werk d.d. 1 mei 2022                     -   over      32.953.522                            -

       TOTAAL BOUWKOSTEN                               excl. BTW, incl. indexatie einde werk                            32.953.522     2.647,72     100%




igg bouweconomie. | www.igg.nl | 21-9-2018 13:40                                     18257_HA_BEGROOT_Museum Arnhem_Trans 2b_B_180921.xlsm; RECAP | pagina 6 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>18.257 MUSEUM ARNHEM
BINNENSTEDELIJKE ONTWIKKELING - BUDGET BEGROTING
PROJECTNUMMER:              18.257
NAAM:                       Museum Arnhem
OPDRACHTGEVER:              Gemeente Arnhem
FASE / RAMING:              haalbaarheidsstudie
VERSIE:                     Versie B, d.d. 21-9-2018
PEILDATUM:                  augustus 18

FUNCTIE:             Bijeenkomst- / Recreatiefunctie
TYPE:                Vrijstaand
SOORT:               Nieuwbouw
BOUWLAGEN ONDER PEIL              - lagen
BOUWLAGEN BOVEN PEIL             5 lagen
FUNDERING:           fundex palen, balken en poeren
HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE:
                     natte ruwbouw
GEVELAFBOUW:         hoogwaardig onder internationale architectuur
AFWERKINGEN:         hoogwaardig
INSTALLATIES:
AANDACHTSPUNTEN:     beeldentuin op dak

       METING NEN 2580

ST:    Kenmerkend element                                             -
BVO:   Bruto vloeroppervlak                                          6.905   m²
NVO:   Nuttig vloeroppervlak                                          -      m²                                                                   NVO / BVO:          -
VVO:   Verhuurbare vloeroppervlakte                                   -      m²                                                                   VVO / BVO:          -
BIH:   Bruto inhoud                                                 34.525   m³                                                                    BIH / BVO:      5,00
TBB:   Footprint (incl. onder- & overbouwd)                          1.381   m²                                                                    TBB / BVO:      0,20
BGT:   Bruto geveloppervlak (boven maaiveld)                         3.650   m²                                                                   BGT / BVO:       0,53
BGD:   Geveloppervlak dicht                                          2.920   m²                                                                   BGD / BGT:       0,80
BGO:   Geveloppervlak open                                             730   m²                                                                    BGO/ BGT:       0,20
BDT:   Bruto dakoppervlak                                            1.381   m²                                                                   BDT / BVO:       0,20
BOT:   Bruto onbebouwd terreinoppervlak                               -      m²                                                                   BOT / BVO:          -

       BOUWKOSTEN NIVEAU 3                                            hoev. eh           € / eh                     subtotaal        totaal        € / bvo      % bouwk

B1     BOUWKUNDIGE WERKEN
1A     Fundering                                                     1.381   m²             582,34                        804.208                     116,47      3,4%
1B     Skelet                                                        6.905   m²             472,17                      3.260.348                     472,17     13,6%
1C     Afbouw daken en buitenplafonds                                1.381   m²             451,25                        623.172                      90,25      2,6%
1D     Gevelafbouw/gevelafwerking                                    3.650   m²           1.009,39                      3.684.263                     533,56     15,4%
1I     Inbouw (excl. inbouw gebruiker)                               6.905   m²             222,52                      1.536.466                     222,52      6,4%
1J     Afwerkingen                                                   6.905   m²             386,38                      2.667.963                     386,38     11,1%
1K     Overige bouwkundige voorzieningen                             6.905   m²              75,72                        522.842                      75,72      2,2%
       TOTAAL BOUWKUNDIGE WERKEN                                                                                                    13.099.262      1.897,07     54,7%

B2     INSTALLATIES
2A     WTB.: Vloeistof- en gasinstallatie                                                                                       -                                     -
2B/C   WTB.: Klimaatinstallaties                                     6.905 m²               487,37                      3.365.294                     487,37     14,1%
2D/F   Elektrotechnische installaties                                6.905 m²               275,04                      1.899.150                     275,04      7,9%
2G     Transportinstallaties                                         6.905 m²                65,14                        449.777                      65,14      1,9%
       TOTAAL INSTALLATIES                                                                                                           5.714.221        827,55     23,9%

B3     VASTE INRICHTING
3A     Vaste inrichting                                              6.905 m²                61,99                        428.065                      61,99      1,8%
       TOTAAL VASTE INRICHTING                                                                                                        428.065          61,99      1,8%

B4     TERREIN
4A/E   Terrein                                                                                                                  -                                     -
       TOTAAL TERREIN                                                                                                                         -                       -

B5     INDIRECTE BOUWKOSTEN
5A     Diversen                                                           -             19.241.547                              -                                     -
5B     Algemene Uitvoeringskosten                                    10,4% over         19.241.547                      2.002.450                     290,00      8,4%
5C     Coördinatiekosten nevenaannemers                                                          -                              -                                     -
5D/E   Opslagen
       - AK                                                          8,0%    over       21.243.997      1.699.520
       - winst & risico                                              4,0%    over       22.943.517        917.741
       - overig (Car - afkoop e.d.)                                  0,4%    over       23.861.258         90.673
                                              totaal opslagen       12,7%    over       21.243.997                      2.707.933                     392,17     11,3%
       TOTAAL INDIRECTE BOUWKOSTEN                                  24,5%    over      19.241.547                                    4.710.383        682,17     19,7%

       TOTAAL BOUWKOSTEN                                        excl. BTW           prijspeil heden                                 23.951.931     3.468,78      100%

       Indexatie einde werk d.d. 1 mei 2022                              -   over       23.951.931                              -

       TOTAAL BOUWKOSTEN                                        excl. BTW, incl. indexatie einde werk                               23.951.931     3.468,78      100%




igg bouweconomie. | www.igg.nl | 21-9-2018 13:40                                                  18257_HA_BEGROOT_Museum Arnhem_Prinsenhof_B_180921.xlsm; RECAP | pagina 6 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>