<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>      Jaarprogramma
Integraal Huisvestingsplan
           2023
                               Zaaknummer 174847
                           Versie college 9 mei 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inleiding
Voor u ligt het Jaarprogramma Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP PO) voor 2023. Dit
is het Programma waarin de geactualiseerde uitvoering van het IHP PO/VO/(V)SO en investeringen
voor het betreffende jaar vastgesteld worden.
In twee overzichten wordt de fase getoond waarin de projecten zich bevinden en welke projecten er
op koers liggen en welke (deels) niet. In de bijlage is meer gedetailleerde informatie opgenomen over
de diverse projecten.
De voorbereidingen voor een nieuw IHP PO/VO/(V)SO zijn inmiddels gestart. Dit IHP wordt in 2023
opgeleverd.
Wijzigingen t.o.v. Jaarprogramma 2022
Vorig jaar zijn in het Jaarprogramma alle projecten voortvloeiend uit het IHP PO beschreven.
Vooruitlopend op het voltooien van één integraal huisvestingsplan is besloten om dit jaar alle
projecten te tonen in het Jaarprogramma inclusief de projecten voor (v)SO en VO.
Aanpassing normbedrag
Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden, veroorzaakt door Corona is vorig jaar een hogere
indexatie toegepast. Daarna is de oorlog in de Oekraïne begonnen; dit leidde tot een energiecrisis en
een enorme inflatie. Hierdoor zijn prijzen voor bijvoorbeeld bouwmaterialen bijzonder hard gestegen.
Ook de onderwijsprojecten hebben hier veel last van. Merkbaar is dat het gehanteerde normbedrag
erg onder druk staat. Niet alleen in Arnhem, maar in heel Nederland is zichtbaar dat
onderwijsprojecten veelal niet voor deze normen gerealiseerd kunnen worden. In het nieuwe IHP
wordt een nieuw normbedrag en het proces hoe moet worden omgegaan met indexeringen
voorgesteld, waarmee dit probleem naar verwachting wordt ondervangen. Dit biedt echter geen
oplossing voor onderwijsprojecten die in 2023 of 2024 worden aanbesteed. Er wordt daarom
voorgesteld het normbedrag voor 2023 (en geïndexeerd voor 2024) te herzien, rekening houdend met
de reeds bestaande opbouw. Hierbij is gebruik gemaakt van de bedragen benoemd in het
Kwaliteitskader Huisvesting (Ruimte-OK). Bij dit Kwaliteitskader wordt een stichtingsbedrag
vastgesteld per m2 BVO en zijn er toeslagen per kwaliteitsthema. Indien we de lijn van de Arnhemse
norm hierin hanteren betekent dit dat naast het stichtingsbedrag een gedeelte van de
kwaliteitsthema’s meegenomen dienen te worden.
De bedragen in het Kwaliteitskader zijn gekoppeld aan de BDB index. In het Kwaliteitskader is
rekening gehouden met peildatum augustus 2022. Voor het bepalen van het nieuwe normbedrag 2023
zijn de bedragen geïndexeerd naar februari 2023. Hierdoor komt het nieuwe normbedrag (incl. BTW)
nu uit op € 3.016 / m² BVO. Voor 2024 wordt dit bedrag geïndexeerd (BDB index; peildatum eind
2023). Zodra het nieuwe IHP gereed is en het nieuwe normbedrag bekend is, worden de nieuwe
projecten daarmee doorgerekend.
Vaststellen gemeentelijke bijdrage
Wanneer voor een project de eerste bijdrage van 15% om tot een aanbesteding gereed ontwerp te
komen is opgenomen in het jaarprogramma, wordt de volledige gemeentelijke bijdrage vastgesteld. Bij
het vaststellen van de totale bijdrage, op basis van het actuele normbedrag, wordt deze verder
geïndexeerd tot in het beoogde jaar van uitvoering. Wanneer de tweede termijn van de bijdrage (80%)
in een ander jaarprogramma is opgenomen dan de eerste termijn wordt deze termijn niet opnieuw
+geïndexeerd in het betreffende jaarprogramma. Het eerder bepaalde bedrag blijft dan gehanteerd.
Mocht voor of tijdens de aanbesteding blijken dat de bijdrage ontoereikend is, wordt hiervoor met het
betreffende schoolbestuur overleg gevoerd. Uitgangspunt is een schoolgebouw dat voldoet aan de
kwaliteitseisen volgens het Bouwbesluit en frisse scholen klasse B.
In de bijlage staat weergegeven hoeveel (geïndexeerd) budget er voor een project beschikbaar is
gesteld, hoeveel hiervan al is uitbetaald en welke kosten er worden verwacht. Zo kan worden bekeken
of het project binnen de bandbreedte blijft of dat aanpassing noodzakelijk is.
Let op: voorgesteld wordt om voor projecten waarvan de verwachting is dat deze in 2023 of 2024
aanbesteed (aannemer) worden, de budgetten vast te stellen aan de hand van de voorgestelde norm
voor 2023 (€ 3.016 per BVO), waarbij voor 2024 een indexatie geldt. De overige projecten zijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>opgenomen met het geïndexeerde normbedrag van 2022 en worden bij aanvang opnieuw bekeken
aan de hand van het dan vastgestelde IHP en bijbehorend normbedrag.
Vooruitblik
Het huidige IHP is gebaseerd op een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de schoolgebouwen.
Steeds meer wordt gestreefd naar scholen die aansluiten op de maatschappelijke opgave in de stad
en de verschillende opgaven per wijk. Het IHP dat momenteel wordt geschreven sluit hierop aan en is
beleidsrijk. Daarbij wordt de school gezien als een centraal punt in de wijk, waar kinderen de kans
krijgen om op te groeien en zich te ontwikkelen. Het uitgangspunt is dat schoolgebouwen voldoen aan
wat nodig is voor de opgaven in de wijk.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>      Jaarprogramma 2023
In voorbereiding
Heijenoordschool                De Binnenstad
                  GSG Guido
   Piramide
                                   De Zyp
Johannesschool
                    Mozaïek
       Panorama                 Gymzaal Fluitekruid
           Dr. Bosschool en De Stijgbeugel
Vrijeschool Parcival-Noord
                 Wissellocatie Spiekmanlaan
Sterrenkring
             Arabesk en Schatgraaf (Salamander)
In uitvoering
Ommelander en Da Vinci (KC Vredenburg)
                          Ibn-I-Sina / Parkschool
Toekomst
                        Confetti
Parcival (zuid) en Mozaïek
                                  Witte Vlinder
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>         Overzicht projecten
Project                 Financieel Planning Opmerkingen
Piramide en Horizon                         Indien de nieuwe norm wordt
                                            gehanteerd, is er (minimaal)
                                            € 867.036 extra benodigd.
De Zyp                                      Planning is afhankelijk van
                                            voortgang onderzoek naar
                                            inclusief onderwijs.
Johannesschool                              Indien de nieuwe norm wordt
                                            gehanteerd, is er
                                            € 628.286 extra benodigd.
Mozaïek                                     Bij dit project is rekening
                                            gehouden met het
                                            geïndexeerde normbedrag van
                                            2022. Deze wordt herzien bij
                                            aanvang van het project op
                                            basis van het dan te hanteren
                                            normbedrag (voortkomend uit
                                            het dan vastgestelde IHP).
Heijenoordschool                            Door gebruik te maken van de
                                            nieuwe norm, is er
                                            € 550.419 extra benodigd.
De Binnenstad                               -
Sterrenkring                                -
Dr. Bosschool en De                         Budget reeds ter beschikking
Stijgbeugel                                 gesteld
GSG Guido                                   In juni 2021 is door de raad een
                                            budget op hoofdlijnen
                                            vastgesteld. Dit wordt verder
                                            uitgewerkt.
Panorama                                    Vanwege de complexiteit van
                                            het project is de uitbreiding
                                            vertraagd, daardoor zal de
                                            opleverdatum worden verzet.
Arabesk en Schatgraaf                       Ter aanvulling op het in het IHP
(Salamander)                                opgenomen bedrag: € 2,2
                                            miljoen.
Tijdelijke huisvesting,                     Niet opgenomen in het IHP,
Spiekmanlaan                                benodigd: € 1,6 miljoen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Gymzaal Fluitekruid   Hogere kosten dan verwacht,
                      extra benodigd € 1 miljoen.
KC Vredenburg         Vooralsnog loopt het project
                      volgens planning en budget. Er
                      is echter wel een risico dat er
                      nog een budgetoverschrijding
                      kan plaatsvinden i.v.m. de
                      huidige prijsstijgingen.
Ibn-I-Sina/Parkschool -
Confetti              Ter aanvulling op het in het IHP
                      opgenomen bedrag, benodigd:
                      € 1,3 miljoen.
Vrijeschool Parcival- De zoektocht naar een nieuwe
Noord                 permanente locatie loopt, maar
                      is lastig gezien het zoekgebied.
                      Tot er een locatie is gevonden,
                      wordt de school gehuisvest in
                      de tijdelijke huisvesting aan de
                      Spiekmanlaan.
Witte vlinder         Dit project is opgenomen in het
                      IHP, maar nog niet in
                      voorbereiding.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Bijlage
In deze bijlage staan alle projecten weergegeven die nu in voorbereiding of inmiddels afgerond zijn.
De projecten zijn per categorie (primair, voortgezet of speciaal onderwijs) en per wijk weergegeven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Primair onderwijs
Wijk: Schuytgraaf
     •   Arabesk en Schatgraaf (de Salamander), Meikers 3
         In 2019 is de Salamander met vijf lokalen uitgebreid. Ondanks deze uitbreiding blijft de druk
         ten gevolge van demografische ontwikkelingen voor de scholen in Schuytgraaf onverminderd
         groot. Daar komt bij dat onderzoek1 blijkt dat de scholen in Schuytgraaf een toenemende
         belangstelling genieten vanuit omliggende wijken. Het gevolg hiervan is dat het leerlingaantal
         van de scholen in de omliggende wijken afneemt. Dit is een ongewenste ontwikkeling
         waarover schoolbesturen en gemeente in gesprek zijn. Om de druk op te vangen moet de
         Salamander (wederom) uitbreiden. Deze groei was nog niet eerder voorzien. Vooralsnog
         wordt uitgegaan van een uitbreiding van 700 m2 met een verwachte investering van circa
         EUR 2,1 miljoen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om binnen het bouwvlak te blijven
         door bijvoorbeeld bovenop bestaande lokalen te bouwen. Het is mogelijk dat met name door
         diverse prijsstijgingen het daadwerkelijk benodigde investeringsbedrag flink hoger zal zijn dan
         de genoemde EUR 2,1 miljoen. Dit wordt komende periode nader onderzocht. In eerdere
         overleggen met Delta en Flores is door hen aangegeven dat de eerste prioriteit ligt bij
         uitbreiding van de Salamander. Uiteraard doet dit niks af aan de prioriteit die er is om bij
         Confetti uit te breiden.
     •   Confetti, Vederwolk 17
         In juli 2021 is de nieuwbouw van de Confetti opgeleverd. Door de hierboven geschetste
         ontwikkelingen is een verdere groei van Confetti ook onvermijdelijk. Om de toename van het
         aantal leerlingen op te vangen is een viertal noodlokalen tegenover de Confetti geplaatst en is
         in 2021 ten behoeve van onderwijsuitbreiding grond aangekocht. Op deze grond is de
         bedoeling extra (definitieve) uitbreiding van 420 m2 voor Confetti te realiseren. Om verder
         groei te voorkomen heeft Confetti ook een leerlingenstop ingesteld. De inschatting is dat een
         extra investeringskrediet van EUR 1,2 mln. nodig is in 2025 om de uitbreiding van Confetti te
         realiseren.
Investering
     • Arabesk en Schatgraaf (de Salamander), Meikers 3
  Investeringskosten       Rente       Plankosten     Totale investeringskosten
  € 2.111.200              € 21.112    € 105.560      € 2.237.872
     • Confetti, Vederwolk 17
  Investeringskosten       Rente       Plankosten     Totale investeringskosten
  € 1.206.400              € 12.064    € 60.320       € 1.278.784
Planning
Uitbreiding Salamander             3e kwartaal 2023
Uitbreiding Confetti               Nader te bepalen
1 De herkomst en bestemming van leerlingen van basisscholen in Schuytgraaf, Afdeling Informatie
Onderzoek & Statistiek, 25 maart 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Wijk: Vredenburg en Kronenburg
    •   Ommelander en Da Vinci (Kindcentrum de Vredenburg), Slochterenweg
        Het tweede kwartaal van 2023 wordt het Kindcentrum Vredenburg (voorheen de Krakeling)
        opgeleverd. In dit Kindcentrum zijn twee scholen en een kinderopvangorganisatie gehuisvest.
    •   Piramide, Groningensingel 1185
        De directie en teams van de Piramide en Horizon hebben besloten om samen te gaan werken.
        De inpassingsstudie en startnotitie is gereed en de beschikking voor het bouwkrediet is
        afgegeven. Vanwege de verwevenheid van de twee schoolgebouwen is de vervangende
        nieuwbouw en uitbreiding een bouwkundige uitdaging. Het gevolg hiervan is dat de
        planvorming meer tijd heeft gekost dan voorzien. Daarnaast wordt nog gezocht naar een, liefst
        nabijgelegen, wissellocatie voor tijdelijke huisvesting. In 2023 wordt de (voorbereiding tot)
        sloop van de Piramide in gang gezet. Hierop volgend wordt gestart met de herbouw van
        Piramide.
Investering
    •   Ommelander en Da Vinci (Kindcentrum de Vredenburg), Slochterenweg
          Investeringskosten      Rente           Plankosten    Totale investeringskosten
          € 7.668.600             € 76.686        € 387.246     € 8.132.532
        *Geen sloopkosten opgenomen, sloop is reeds uitgevoerd.
    •   Piramide, Groningensingel 1185
         Investeringskosten      Rente           Plankosten    Sloopkosten    Totale investeringskosten
         € 4.352.099             € 43.521        € 217.604     € 193.753      € 4.806.966
Exploitatie
    •   Ommelander en Da Vinci (Kindcentrum de Vredenburg), Slochterenweg
        Sloop heeft inmiddels plaatsgevonden, er zijn geen exploitatiekosten meer.
    •   Piramide, Groningensingel 1185
          Afboeking boekwaarde        Tijdelijke        Totaal
                                      huisvesting
          € 622.039                   € 40.000          € 622.039
        *Tijdelijke huisvesting is eind 2023 benodigd.
Planning
    •   Ommelander en Da Vinci (Kindcentrum de Vredenburg), Slochterenweg
        2e kwartaal 2023 oplevering nieuwbouw
    •   Piramide, Groningensingel 1185
        Oplevering 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Wijk: Burgemeesterwijk en Hoogkamp
     •   ‘t Panorama, Mesdaglaan 70
Het schoolbestuur onderzoekt samen met de gemeente wat de kleinschalige uitbreiding (inpassing
aan bestaand gebouw) gaat kosten. De verwachting is dat voor deze relatief kleine uitbreiding, ter
vervanging van twee noodlokalen op het schoolplein, het budget niet toereikend zal zijn. Vanwege de
complexiteit van het project is de uitbreiding vertraagd, daardoor zal de opleverdatum worden verzet.
Investering
  Investeringskosten    Rente         Plankosten      Totale investeringskosten
  € 328.320             € 3.283       € 16.580        € 513.879
Exploitatie
  Afboeking boekwaarde     Tijdelijke huisvesting     Totale investeringskosten
  €0                       € 13.000                   € 150.000
Planning
Uitbreiding gereed:                                                                n.t.b.
Sloop noodbouw:                                                                    n.t.b.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Wijk: Presikhaaf
     •   Ibn-i-Sinaschool en Parkschool, Kinderkamp 7
De vervangende nieuwbouw voor de Ibn-i Sina - en Parkschool is in 2022 gestart. De nieuwbouw zal
dit jaar worden opgeleverd.
Investering
  Grondkosten       Investeringskosten     Rente     Plankosten Sloopkosten   Totale investeringskosten
  € 837.000         € 7.468.907            € 74.689  € 377.180  € 114.602     € 8.872.378
Exploitatie
  Afboeking boekwaarde      Tijdelijke huisvesting  Totaal
  € 469.120                 €0                      € 469.120
Planning
Nieuwbouw gereed:                                                            2e kwartaal 2023
Terrein gereed:                                                              4e kwartaal 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Wijk: Malburgen
    •   Johannesschool, Eimerssingel-Oost 262
        De Johannesschool is aan het einde van zijn technische levensduur. De wens vanuit het
        schoolbestuur is om snel te kunnen bouwen, hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van
        modulair bouwen. Er is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor deze ontwikkeling.
    •   Het Mozaïek, Eimerssingel-Oost 264
        Het Mozaïek heeft twee zelfstandig functionerende scholen, aan de Zwanenbloemlaan en de
        Eimerssingel. Locatie Eimerssingel zal volgens het IHP eerst vernieuwd worden, en locatie
        Zwanenbloemlaan daarna. Daarnaast vindt het gesprek plaats over de specifieke
        huisvestingsbehoefte van de OAB doelgroep van Het Mozaïek. Op dit moment wordt gewerkt
        aan stedenbouwkundige en verkeerskundige randvoorwaarden en is de ambitie uitgesproken
        voor een kleine gebiedsontwikkeling.
    •   Parcival-Zuid en Mozaïek, Zwanebloemlaan 4
        Gelijktijdig met de vernieuwing van de locatie van Het Mozaïek aan de Zwanenbloemlaan
        worden er plannen ontwikkeld voor de vervangende nieuwbouw van de locatie Parcival-Zuid.
    •   Gymzaal Fluitekruidstraat
        De gymzaal aan de Fluitekruidstraat is een gymzaal annex activiteitengebouw in eigendom
        van de gemeente Arnhem en dat wordt beheerd door Sportbedrijf Arnhem. Het gebouw stamt
        uit 1956 en heeft sindsdien slechts lichte veranderingen en renovaties ondergaan. Bedoeling
        is dat de gymzaal gesloopt wordt en herbouwd. De ontwikkeling van gymzaal Fluitekruid
        (Malburgen) gaat de aanbestedingsfase is. Dit zal onder regie van Volkshuisvesting Arnhem
        middels een Europese aanbesteding in de markt gezet worden. Het gemeentelijk deel beperkt
        zich tot de gymzaal; het buurthuis en de appartementen zal door Volkshuisvesting Arnhem
        verder opgepakt worden. Volkshuisvesting Arnhem is bouwheer en zal de bouw van gymzaal,
        appartementen en buurthuis integraal uitvoeren.
        Voor de bouw van de gymzaal heeft de gemeente Arnhem een budget van € 1,64 mln.
        beschikbaar, maar mede door de forse bouwkostenstijgingen in de afgelopen periode is dit
        budget niet toereikend. Een aanvullend investeringsbudget van € 1 mln. is nodig om de
        gymzaal te realiseren. De verwachte oplevering is 2024, zodat de kapitaallasten van jaarlijks
        circa € 50.000 vanaf 2025 op de begroting zullen drukken.
Investering
    •   Johannesschool, Eimerssingel-Oost 262
          Investeringskosten     Rente        Plankosten     Sloopkosten   Totale investeringskosten
          € 2.578.680            € 25.787     € 128.934      € 131.088     € 2.864.489
    •   Het Mozaïek, Eimerssingel-Oost 264
          Investeringskosten     Rente        Plankosten     Sloopkosten   Totale investeringskosten
          € 4.157.357            € 41.574     € 209.947      € 274.545     € 4.683.423
    •   Mozaïek, Zwanebloemlaan 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>          Investeringskosten      Rente        Plankosten    Sloopkosten Totale investeringskosten
          € 3.882.542             € 38.825     € 194.127     € 184.225   € 4.299.719
     •  Parcival-Zuid, Zwanebloemlaan 4
          Investeringskosten      Rente        Plankosten    Sloopkosten Totale investeringskosten
          € 3.596.727             € 35.967     € 179.836     € 170.664   € 3.983.195
     •  Gymzaal Fluitekruidstraat
        Beschikbaar gesteld budget: € 1.640.000
        Extra benodigd budget: € 1.000.000
Exploitatie
     •  Johannesschool, Eimerssingel-Oost 262
  Afboeking boekwaarde      Tijdelijke huisvesting*   Totaal
  € 100.900                 €0                        € 100.900
*In 2023 geen tijdelijke huisvesting nodig.
     •  Het Mozaïek, Eimerssingel-Oost 264
  Afboeking boekwaarde      Tijdelijke huisvesting*   Totaal
  € 615.900                 €0                        € 615.900
*In 2023 geen tijdelijke huisvesting nodig.
     •  Parcival-Zuid en Mozaïek, Zwanebloemlaan 4
  Afboeking boekwaarde      Tijdelijke huisvesting*   Totaal
  € 356.862                 €0                        € 356.862
*In 2023 geen tijdelijke huisvesting nodig.
     • Gymzaal Fluitekruidstraat
De sloop en aanleg ecozone is reeds in het project Malburgen opgekomen in de begroting.
Planning
     • Het Mozaïek, Eimerssingel-Oost 264
        Nieuwbouw gereed: nader te bepalen
     •  Johannesschool, Eimerssingel-Oost 262
        Nieuwbouw gereed: nader te bepalen
     •  Parcival-Zuid en Mozaïek, Zwanebloemlaan 4
        Nieuwbouw gereed: 4e kwartaal 2026
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>• Gymzaal Fluitekruidstraat
  Nieuwbouw gereed: 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Wijk: Alteveer/Cranenvelt
     •   De Zyp, Peter van Anrooylaan 3
         Het schoolbestuur ontwikkelt op dit moment samen met de gemeente een aantal
         huisvestingsscenario's voor de huidige locatie. Daarbij zal op verzoek van schoolbesturen en
         de gemeenteraad nadrukkelijk worden gekeken of samenwerking met het oog op inclusiviteit
         met het speciaal onderwijs (Klaproos en Brouwerij) tot de mogelijkheden behoort. Een
         belangrijke randvoorwaarde is ingegeven door de mogelijkheid van halen en brengen van
         schoolgaande kinderen met busjes wat nu reeds als een knelpunt wordt ervaren.
         Verkeerskundig onderzoek zal hierover uitsluitsel geven. De wijkraad Alteveer-Cranevelt stelt
         zich positief op ten opzichte van de nieuwbouw van de Zyp op de zuidelijk gelegen kavel en
         ziet het liefst de scholenbouw opgenomen in een bredere gebiedsontwikkeling. Vanwege
         uitbreiding van de scope en daarmee aanvullend onderzoek naar de verschillende scenario’s
         Zyp met of zonder Klaproos en of Brouwerij zal het project mogelijk vertraging oplopen. Verder
         zal bij doorgang samenwerking Zyp met voornoemde scholen aanvullend budget aan de raad
         worden gevraagd als er sprake is van extra m2 onderwijs ten opzichte van het oorspronkelijke
         vernieuwbouwplan Zyp.
Investering
  Investeringskosten       Rente         Plankosten   Sloopkosten    Totale investeringskosten
  € 4.105.325              € 41.053      € 207.319    € 207.518      € 4.561.215
Exploitatie
  Afboeking boekwaarde        Tijdelijke huisvesting*  Totaal
  € 21.271                    €0                       € 21.271
*In 2023 geen tijdelijke huisvesting nodig.
Planning
Vervangende nieuwbouw Zyp gereed                                                  4e kwartaal 2025
Sloop oudbouw Zyp gereed                                                          1e kwartaal 2026
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Wijk: Heijenoord
     •   Heijenoordschool, Gentiaanstraat 25
In de huidige situatie zijn er twee schoolgebouwen op enige afstand van elkaar gesitueerd. Bedoeling
is beide schoolgebouwen te slopen en nieuwbouw te realiseren op de hoofdlocatie.
Investering
  Investeringskosten      Rente         Plankosten    Sloopkosten Totale investeringskosten
  € 5.290.064             € 52.901      € 264.503     € 197.010   € 5.804.478
Exploitatie
  Afboeking boekwaarde       Tijdelijke huisvesting*   Totaal
  € 156.891                  €0                        € 156.891
*In 2023 geen tijdelijke huisvesting nodig.
Planning
Voorlopig geplande oplevering:              2025/2026
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Wijk: Centrum
    •   Sterrenkring, Blekerstraat 2
        De keuze voor renovatie of nieuwbouw is gemaakt. Er is gekozen voor renovatie mits er een
        goede bestemming wordt gevonden voor het overschot aan m2. Het schoolbestuur
        onderzoekt nu of hier een goede invulling aan kan worden gegeven. Voor de tijdelijke
        huisvesting wordt in eerste instantie in de omgeving gezocht.
    •   Vrijeschool Parcivalschool-Noord, Brugstraat 6
        Huidige pand biedt onvoldoende ruimte voor het (groeiend) aantal leerlingen. Er is een
        onderzoek gestart naar een permanente locatie. Aangezien dit proces veel tijd in beslag
        neemt, is in overleg met de school besloten om de locatie Spiekmanlaan 16 tijdelijk in gebruik
        te nemen. Dit voormalige schoolgebouw wordt in orde gemaakt om voor minimaal 15 jaar als
        wissellocatie voor het onderwijs te kunnen dienen, met als 1 e gebruiker Vrijeschool Parcival-
        Noord. Uit de eerste planning blijkt dat het pand op zijn vroegst eind 2023 gereed kan zijn en
        dit is ook nog afhankelijk van tijdige levering van bouwmaterialen en de beschikbaarheid van
        aannemers. In overleg met de school wordt gekeken naar (tijdelijk) medegebruik in een ander
        schoolgebouw. De ambitie is om bij intrek van het tijdelijke pand (Spiekmanlaan) ook een
        beeld te hebben van de definitieve huisvestingsoplossing.
    •   De Binnenstad, Damstraat 6
        Het schoolbestuur heeft de voorkeur uitgesproken voor renovatie van de school. Dit is, mede
        gezien de locatie, ook een goede optie. Ook worden de opties voor tijdelijke huisvesting
        bekeken.
Investering
    •   Sterrenkring, Blekerstraat 2
      Investeringskosten     Rente          Plankosten     Sloopkosten    Totale investeringskosten
      € 3.546.816            € 35.468       € 177.341      € 184.014      € 3.943.639*
        *Bij berekening van de investeringskosten is rekening gehouden met nieuwbouw. Mocht er
        gekozen worden voor renovatie zal dit budget opnieuw vastgesteld worden.
    •   Vrijeschool Parcival-Noord, Brugstraat 6
        n.v.t.
    •   De Binnenstad, Damstraat 6
      Investeringskosten     Rente          Plankosten     Sloopkosten    Totale investeringskosten
      € 4.333.992            € 43.340       € 216.700      € 147.560      € 4.741.592*
        *Bij berekening van de investeringskosten is rekening gehouden met nieuwbouw. Mocht er
        gekozen worden voor renovatie zal dit budget opnieuw vastgesteld worden.
Exploitatie
    •   Sterrenkring, Blekerstraat 2
         Afboeking boekwaarde       Tijdelijke huisvesting*    Totaal
         €0                         €0                         €0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>       *Kosten tijdelijke huisvesting zijn nog niet bekend.
    •  Vrijeschool Parcivalschool-Noord, Brugstraat 6
         Afboeking boekwaarde      Tijdelijke huisvesting   Totaal
         € 51.918                  €0                       € 51.918
    •  De Binnenstad, Damstraat 6
        Afboeking boekwaarde        Tijdelijke huisvesting*  Totaal
        € 0,00                      € 0,00                   € 0,00
       *Kosten tijdelijke huisvesting zijn nog niet bekend.
Planning
    • Sterrenkring, Blekerstraat 2
       Renovatie gereed: 2e kwartaal 2025
    •  Vrijeschool Parcivalschool-Noord, Brugstraat 6
       Zie Spiekmanlaan
    •  De Binnenstad, Damstraat 6
       4e kwartaal 2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Wijk: Velperweg e.o.
     •   Spiekmanlaan 16
         Dit pand wordt gereed gemaakt om voor minimaal 15 jaar als wissellocatie voor het onderwijs
         te kunnen inzetten voor tijdelijke huisvesting. Als eerste zal hier de Parcivalschool Noord
         tijdelijk in gehuisvest worden. Om het gebouw aan de Spiekmanlaan 16 voor deze periode
         geschikt te maken voor onderwijs is het noodzakelijk om meer te doen dan alleen onderhoud
         en het gebouw ook te laten voldoen aan “frisse scholen Klasse B”. Verder bestaan de
         werkzaamheden onder andere uit het vervangen van installaties en van een groot deel van de
         kozijnen met dubbel glas.
         Na deze periode van 15 jaar kan het pand een andere bestemming krijgen, een definitieve
         locatie voor een school worden (dit kan wellicht ook eerder) of worden verkocht.
Investering
Beschikbaar gesteld bedrag: er is nog geen bedrag beschikbaar, dit wordt meegenomen bij 1e turap
2023.
  Investeringskosten       Rente       Plankosten     Totale investeringskosten
  € 1.504.000              € 16.000    € 80.000       € 1.600.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Voortgezet Onderwijs
Wijk: Geitenkamp
     •    GSG Guido, Grensweg 2
Vanwege de slechte staat van het pand van Guido heeft de raad medio 2021 € 7.000.000,--
beschikbaar gesteld voor vervangende nieuwbouw op de huidige locatie. Het project is in
voorbereiding: een architect is geselecteerd en het ontwerp wordt gemaakt. Verwacht wordt dat de
nieuwbouw gereed is in 2025. Daarnaast wordt naarstig gezocht naar tijdelijke huisvesting.
Investering
Beschikbaar gesteld bedrag: € 7.000.000
Exploitatie
 Afboeking boekwaarde         Tijdelijke huisvesting Totaal
 € 3.686                      € 0,00                 € 3.686
*Tijdelijke huisvesting is benodigd, maar de kosten ervan worden later bepaald.
Speciaal Onderwijs
Wijk: Spijkerkwartier
     •    Dr. Bosschool en De Stijgbeugel, Hommelseweg 403
          Het gebouw de Stijgbeugel (gelegen naast de Dr. Bosschool) zal worden gerenoveerd en
          deels worden uitgebreid. Het afgelopen jaar heeft Kentalis het voorstel gedaan het project aan
          te verkleinen. Over ontwerp, kostenraming en verkeerskundige situatie is de gemeente in
          overleg met het schoolbestuur van Kentalis. Afspraken worden opgenomen in een allonge in
          aanvulling op het eerder overeengekomen convenant. Ontwerp en planning worden de
          komende maanden verder uitgewerkt. De beschikking is bij aanvang projectdefinitie verleend
          en bedragen zijn conform beschikking overgemaakt.
Investering
  Investeringskosten      Rente         Plankosten   Totale investeringskosten
  € 7.623.954             € 182.653     € 560.478    € 8.367.085
Exploitatie
Eventuele tijdelijke huisvesting wordt meegenomen in het project.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Opgeleverde projecten
 Wijk        Soort     School          Adres                Oplevering
             onderwijs
 Elderveld   PO        De Klimboom     Breezandpad 5        2021
 Noord-oost  PO        De Wijzer       Dalweg 40            2020
 Noord-oost  PO        Jozef           Beeldhouwerstraat 29 2021
                       Sartoschool
 Elden       PO        Jozefschool,    Rijksweg-West 29     2021
 Noord-west  PO        Pieter          Zijpendaalseweg 163  2020
                       Jongelingschool
 Schuytgraaf PO        Confetti        Verderwolk 15        2021
 Heijenoord  VSO       Prisma College  Heijenoordseweg 7    2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>