<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                   'N        gemeente

                         Barneveld                                                             Nr. 610660

Aan het college van burgemeester en wethouders


Ondenverp:
Memo Holzenbosch



Gevraagde beslissing:

1.    Bijgaande memo ter kennisname aan de raad voorleggen (via rubriek B, ingekomen stukken).




Akkoord/Aantekéningen secretaris:                   Datum:       21-10-2014   Steller: E. Komdeur

                                                    Afd:         OWB          Aantal bijlagen        1

                                                    Afd.hoofd:     / ^ ^ ^ ^


                                                    Akkoord ^ F I N •    BMO/Jur. •       OR     •   BMO/Com.     ^ADF
                                                             •     P&O                •

0 T e r kennisname naar de raad                     Openbaarheid
    Nummer beleidsproduct: 312                      Besluit (voorblad) openbaar:   © Ja        O Nee, zie beslispunt:
                                                    Groentje openbaar              ® Ja        O Nee, zie beslispunt:
•    op overzicht Bestaand beleid (website)
                                                    Bijlagen openbaar:             © Ja        O Nee, vermelden op bijlage

Collegeleden              Akkoord      Bespreken    Aantekeningen
                               f




                              i
Burgemeester

Wethouder
A. de Kruijf
Wethouder
P.J.T. van Daalen

Wethouder
G.J. van den Hengel

Wethouder
E. Fokkema
Beslissing burgemeester en wethouders :
                                                                              Nummer op besluitenlijst:       i ..^ l   „
                                                   - h NOV, ZOU                                               M^\o3 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                     gemeente
                  \ Barneveld




                    Memo


         Datum:
21 oktober 2014

    Onderwerp:      Holzenbosch


Ter attentie van:   gemeenteraad


      Afzender:     B&W


                    Op verzoek van de Agendacommissie, informeren wij u in deze memo over de
                    voortgang van het woningbouwproject Holzenbosch in Voorthuizen. Dit naar
                    aanleiding van de verschuiving van vaststelling van het bestemmingsplan op de
                    MJRA.

                    Stand van zaken en voortgang
                    Het stedenbouwkundig plan voor de nieuwe woonwijk Holzenbosch is eind 2013
                    door de samenwerkende partijen, te weten Woningstichting Barneveld, Bouwbedrijf
                    Schoonderbeek en gemeente Barneveld, vastgesteld. Daarnaast is door
                    bovengenoemde partijen in de Stuurgroep besloten om een aantal aanvullende
                    (boven op het Bouwbesluit) duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren zowel op
                    kavelniveau (woningen) als in de aanleg van de openbare ruimte. Dit onder de
                    voorwaarde dat deze maatregelen zowel financieel als technisch haalbaar zijn. De
                    gemeente heeft daarbij de intentie uitgesproken om hiervoor een bijdrage per
                    woning beschikbaar te stellen met de restrictie dat deze bijdrage voor
                    duurzaamheid pas wordt verstrekt, indien en voorzover het resultaat van de
                    grondexploitatie van dit project dit toelaat.

                    Het stedenbouwkundig plan heeft als voorontwerp bestemmingsplan ter inzage
                    gelegen van 20 december tot en met 16 januari 2014. Dit heeft negen inspraak-
                    reacties opgeleverd. De volgende stap in de planvoorbereiding voor Holzenbosch is
                    het opstellen, het (eventueel) verwerken van de inspraakreacties en het ter inzage
                    leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan is
                    momenteel in voorbereiding, maar is (mede) afhankelijk van de uitkomst van de
                    uitwerking van het stedenbouwkundig plan in een (civiele) inrichtingstekening. Dit
                    proces vergt momenteel meer tijd dan geraamd, ondermeer vanwege een aantal
                    aanpassingen in het stedenbouwkundig plan die later zijn doorgevoerd als gevolg
                    van overleg met de contractpartners.
                    Het voornemen is om het ontwerp bestemmingsplan eind 2014/begin 2015 ter
                    inzage te leggen, waarna vaststelling bij een vlotte procedure (weinig zienswijzen)
                    naar verwachting eind eerste kwartaal 2015 door uw raad kan plaatsvinden.

                    Gelijktijdig met de planvoorbereiding zijn wij in overleg met de samenwerkende
                    partijen over de verdeling van             het bouwprogramma       conform  de
                    samenwerkingsovereenkomst uit 2008 en de daarmee samenhangende financiële
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>verplichtingen. Er moeten met inachtneming van de afspraken uit de
samenwerkingsovereenkomst concrete afspraken worden gemaakt over wie
wanneer waar wat bouwt. Dit proces heeft in de afgelopen periode ook de nodige
inspanningen gevergd en daarmee voor vertraging gezorgd, maar de uitkomst
hiervan is wel mede bepalend voor de verdere voortgang van het project.
Overigens verwachten wij dat voor het eind van dit jaar tussen partijen hierover
overeenstemming zal zijn bereikt, zodat de planvoorbereiding voor Holzenbosch in
2015 volop kan worden doorgezet en naar verwachting met bevredigend resultaat
kan worden afgerond.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>