<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                  Voortgangsrapportage project
Project                  Duurzaamheid
Tijdvak rapportage       1-1-2017 tot 1-9-          Project status            
                         2017
Opdrachtgever            College van B&W            Opdrachtnemer           Directeur

Portefeuillehouder       N. J. Oosthoek             Projectleider /         Hettie Tychon
                                                    Projectcoördinator

    = alles onder controle; project verloopt naar wens
    = er zijn mogelijke knelpunten; alertheid is geboden
   = er zijn knelpunten; bijsturing is noodzakelijk




                               Bestuurlijk relevante informatie




Terugblik         Zie bijgevoegd document ‘Stand van zaken Uitvoeringsprogramma 2017’.
                  Hierin wordt per project beschreven wat de status is.




Vooruitblik       Zie bijgevoegd document ‘Stand van zaken Uitvoeringsprogramma 2017’.
                  Verder zal de komende maanden gewerkt worden aan het opstellen van het
                  Uitvoeringsprogramma 2018 e.v. met daarin een overzicht van de projecten
                  uit het huidige programma die doorlopen in 2018 en nieuwe projecten die
                  starten in 2018.




Mijlpalen / Planning
Omschrijving                              Gepland           Verwacht    Toelichting
Routekaart Klimaatneutraal Elburg         gereed
Uitrollen Duurzaamheidslening             gereed
Behoeftepeiling doelgroepen               In uitvoering     najaar
PvA gemeentelijke organisatie             Gereed                        Besluitvorming in najaar
Ruimte voor duurzame Energie              In uitvoering     Eind 2017
Opstellen uitvoeringsplan 2018 e.v.       In uitvoering     Eind 2017




Risico’s        Per project worden bij de start van de uitvoering de eventuele risico’s in
                beeld gebracht.


Budget
   -  Budget voor 2017 op product Duurzaamheidsbeleid:                       € 45.000,=
      Waarvan vaste kosten voor o.a. duurzaamheidsadviseur regio:             € 13.000,=
      En waarvan Basiskosten voor Energieloket:                               € 2.000,=
      Dus beschikbaar voor activiteiten/projecten 2017:                      € 30.000,=
   -  Kosten voor IGEV: gemeentelijke bijdrage:                               € 28.670,=
   -  Traject Verduurzamen gemeentelijke organisatie ri. 2025:               € 54.600,=/jaar
   -  Fonds Duurzaamheidsleningen:                                           € 750.000,=
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Beslispunten   Sommige projecten zijn uitvoeringsprojecten, waarbij geen besluitvorming
               (meer) nodig is.
               Andere projecten, zoals het nieuwe uitvoeringsprogramma, worde n ter be-
               sluitvorming voorgelegd aan college en, indien nodig, raad.




Communicatie   Per project vanuit het uitvoeringsprogramma wordt bekeken welke (vorm
               van) communicatie nodig is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Stand van zaken Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017

Stand van zaken Speerpunten voor 2017:
-  Afronden Routekaart Klimaatneutrale Energievoorziening gemeente Elburg : gereed
-  Plannen- en behoeftepeiling doelgroepen: in uitvoering
-  Opstellen nieuw Uitvoeringsplan 2018 (e.v.): in uitvoering
-  Uitrollen Duurzaamheidslening particuliere woningeigenaar: gereed
-  Plan van aanpak Verduurzamen gemeentelijke organisatie: afgerond
-  In kaart brengen en aanwijzen mogelijkheden voor grootschalige Duurzame Energieprojecten: in uit-
   voering
-  Aandacht voor verduurzamen bestaande bouw: doorlopend
-  Aandacht voor energieneutrale nieuwbouw: aandachtspunt bij nieuwbouwplannen gemeente

Programma 2017:
Per thema zoals opgenomen in de Routekaart Klimaatneutrale Energievoorziening gemeente Elburg worden
de activiteiten voor 2017 en de stand van zaken ervan beschreven:

1. Al het vastgoed duurzaam
Het energieverbruik naar beneden brengen door bundeling van maatregelen, zoals informeren, stimuleren
en organiseren van financieringsconstructies. Aandacht voor isoleren, duurzame opwek, duurzaam bouwen.

   1.1. Duurzaamheidslening
   De gemeenteraad heeft in december 2016 de Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Elburg
   vastgesteld. Begin 2017 zal de lening worden uitgerold, inclusief een communicatietraject.
      Doelstelling: verduurzamen bestaande, particuliere woningbouw
      Resultaat: financiële ondersteuning leidend tot meer duurzame woningen
      Doelgroep: particuliere woningeigenaar
      Werkwijze: revolverend fonds in beheer bij SVn, communicatiecampagne
      Budget: € 750.000,= (voor de leningen), communicatie vanuit regulier budget
      Planning: 1 e kwartaal 2017
   Stand van zaken half augustus:
   -   Fonds ingeregeld bij SVn
   -   Themapagina in HAH
   -   Product beschikbaar op gemeentelijke website en link op Veluwe Duurzaam
   -   Al 64 aanvragen om lening binnen (voor een totaal bedrag van ca. € 340.000,=)
   -   Wordt door commerciële partijen opgepakt (Zonneplan, Gewoon Groen, installateurs) om mensen
       tot maatregelen te verleiden

   1.2 Energieloket Veluwe Duurzaam
   Voorjaar 2016 is het Energieloket Veluwe Duurzaam van start gegaan. Hier kunnen mensen terecht
   voor actuele informatie over verduurzamen van woningen, financieringsmogelijkheden, ervaringen van
   anderen. Het Energieloket wordt in ieder geval in de huidige vorm gecontinueerd, maar de bedoeling is
   het verder uit te breiden met meer adviesmogelijkheden en meer mogelijkheden om vragen af te han-
   delen.
      Doelstelling: mensen informeren, stimuleren en enthousiasmeren
      Resultaat: meer duurzame woningen
      Doelgroep: inwoners
      Werkwijze: aanpak in regionaal verband (Veluwe Duurzaam)
      Budget: € 2.000 - € 10.000 (afhankelijk van al dan niet verdere uitbreiding en beschikbare co -fi-
       nanciering)
      Planning: heel 2017
   Stand van zaken half augustus:
   -   Divers Elburgs duurzaamheidsnieuws op Veluwe Duurzaam laten plaatsen (w.o. Duurzaamheidsle-
       ning)
   -   Adviesaanvragen doorgezet
   -   Toekomstplan opgesteld en hiervoor bij provincie Gelderland subsidie aangevraagd. Positieve be-
       schikking ontvangen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    1.3 Ondersteunen Duurzame Huizenroute 2017
       Doelstelling: de verschillende bestaande initiatieven op het gebied van duurzaamheid en wonen
        samen te binden. Of het nu gaat om spouwmuurisolatie, HR++ glas, zonnepanelen of een volledig
        energieneutraal huis, alle opgedane kennis en ervaringen zijn waardevol. Een goed verhaal kan
        anderen op weg helpen in hun zoektocht naar energiezuinig en comfortabel wone n.
       Resultaat: meer duurzame woningen
       Doelgroep: inwoners
       Werkwijze: uitvoering door externen
       Budget: gemeentelijke bijdrage van € 500,=
       Planning: najaar 2017

    1.4 In beeld brengen plannen andere doelgroepen en behoefte gemeentelijke ondersteuning
       Doelstelling: financiële ondersteuning bij verduurzaming vastgoed
       Resultaat: meer duurzaam vastgoed
       Doelgroep: (maatsch.) organisaties, ondernemers, scholen, (sport)clubs
       Werkwijze: inventariseren plannen en behoeftes verschillende doelgroepen
       Budget: n.v.t.
       Planning: 1 e helft 2017
    Stand van zaken half augustus:
    -   Gesproken met enkele partijen (scholen, dorpshuizen, scouting, supermarkt). In contact gebracht
        met IGEV.
    -   Geadviseerde school De Regenboog heeft daadwerkelijk zonnepanelen geplaatst.
    -   Dorpshuizen krijgen een energielabel en een duurzaam meerjarenonderhoudsplan
    -   Duurzame accommodaties is ook onderdeel van op te stellen Accommodatiebeleid
    -   Doelgroepen worden ook betrokken i.k.v. Ruimteateliers (zie project 2.1)

    1.5 Prestatieafspraken met Woningcorporaties
       Doelstelling: verduurzamen woningvoorraad woningcorporaties
       Resultaat: uitvoering prestatieafspraken op gebied van duurzaamheid
       Doelgroep: huurders
       Werkwijze: diverse maatregelen: van energetische maatregelen tot inzet energiecoaches
       Budget: n.v.t.
       Planning: heel 2017
    Stand van zaken half augustus:
    -   In overleg met UWOON om afspraken verduurzaming woningvoorraad aan te scherpen.
    -   Woningcorporaties sluiten mogelijk aan bij Energieloket Veluwe Duurzaam
    -   UWOON biedt huurders de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Hiervoor is veel animo.
    -   Energieneutrale nieuwbouw op locaties vm. Petraschool en De Dijkjes is aandachtspunt

    1.6 duurzame monumenten
       Doelstelling: meer duurzame monumenten
       Resultaat: informatie over verduurzamen monumenten op energieloket
       Doelgroep: bewoners monumentaal pand
       Werkwijze: themapagina duurzame monumenten (laten) maken
       Budget: € 5.000,=
       Planning: gereed eind 2017
    Stand van zaken half augustus:
    -   themapagina Monumenten is in juni toegevoegd op Energieloket Veluwe Duurzaam.
    -   Thematour rondom Verduurzamen Monumenten in juni georganiseerd en succesvol verlopen
    -   Vervolgacties in 2018

2. Ruimtelijke inpassing van duurzame energie
Het vergroten van het aandeel lokaal opgewekte duurzame energie is essentieel voor het behalen van de
duurzaamheidsdoelstellingen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    2.1 Ruimteatelier “Ruimte voor Duurzame Energie”
       Doelstelling: in beeld brengen en ruimtelijke inpassen van (grootschalige) duurzame energieopties
       Resultaat: realistische en realiseerbare potenties
       Doelgroep: gemeente en ondernemers
       Werkwijze: via ruimteateliers (interactieve bijeenkomsten met betrokkenen)
       Budget: subsidie vanuit VNG, eigen bijdrage: € 10.000,=
       Planning: vanaf 2 e kwartaal 2017
    Stand van zaken half augustus:
    -   Onderzoek uitgevoerd door bureau Over Morgen: Energietransitie Atlas opgesteld met (on)moge-
        lijkheden en kansen, bezig met creëren maatschappelijke bewustwording en draagvlak en selectie
        projecten. Presentatie aan raad eind juni was onderdeel van traject.
    -   De samenhang wordt gezocht met de Omgevingsvisie/-wet
    -   In september/oktober bijeenkomsten voor betrokken partijen en een informatieavond voor inwo-
        ners.

3. Energieke samenleving
Inwoners spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de energieambities. Betrokken en actieve inwo-
ners zijn belangrijk om een klimaatneutrale energievoorziening te realiseren.

    3.1 Zeg ‘ns A: vervolgen en uitbreiden
       Doelstelling: verduurzamen woningen en activeren bewoners en bedrijven
       Resultaat: energieadviezen, collectieve uitvraag door inwoners, organisatie en collectief aanbod
        door bedrijven
       Doelgroep: inwoners en (maatschappelijke) organisaties
       Werkwijze: gezamenlijke, regionale aanpak (Veluwe Duurzaam)
       Budget: € 15.000 - € 20.000 (afhankelijk van precieze invulling)
       Planning: heel 2017 e.v.
    Stand van zaken half augustus:
    -   is als onderdeel van energieloket Veluwe Duurzaam meegenomen in plan over toekomst en verdere
        professionalisering van het energieloket (project 1.2)

4. De ondernemende regio
Meer energiebesparing door bedrijven, maar ook duurzame producten en diensten aanbieden en onderlinge
kennisdeling.

    4.1 Inzet IGEV
       Doelstelling: Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV) is een programmatische
        samenwerking tussen ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid met als
        doel: een economisch vitale en schone regio.
       Resultaat: een versnelling in de transitie naar een duurzame energiehuishouding, het gebruik van
        groene grondstoffen en het stimuleren van de lokale werkgelegenheid.
       Doelgroep: ondernemers, organisaties
       Werkwijze: projectondersteuning, kennisdeling, innovaties stimuleren
       Budget: € 28.670,=
       Planning: heel 2017
    Stand van zaken half augustus:
    -   Meerdere partijen in contact gebracht met IGEV voor begeleiding: school, scouting, supermarkt.
    -   IGEV kan voor gemeente subsidieaanvraag SDE+ zonnepanelen ge meentewerf laten doen.

    4.2 Energiebesparing door bedrijven
    •   Doelstelling: minder energiegebruik door bedrijven
    •   Resultaat: toepassen (erkende) maatregelen door bedrijven
    •   Doelgroep: bedrijven
    •   Werkwijze: advisering, toezicht en handhaving vanuit Wet Milieubeheer door ODNV
    •   Budget: ODNV-budget
    •   Planning: heel 2017
    Stand van zaken half augustus:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>    -   Opgeschaald tot regionaal project voor 2017 e.v. met samenwerking tussen gemeenten, RNV en
        Omgevingsdienst
    -   Aanpak richt zich op stimulering en handhaving (wortel & stok benadering) van bedrijven. Ver-
        wacht wordt dat 80% van de bedrijven via stimulering (wortel) gaan voldoen aan de wettelijke
        normen van energiebesparing. Voor de resterende bedrijven is toezicht & handhaving (stok) nood-
        zakelijk.
    -   Wordt momenteel uitgevoerd door IGEV en Omgevingsdienst

5. Vervoersbewegingen zijn duurzaam
Inwoners en ondernemers stimuleren tot mobiliteitsshift. Meer fietsgebruik, meer elektrisch vervoer.

    5.1 Fietsgebruik stimuleren
        Doelstelling: meer structureel fietsgebruik, minder autogebruik
        Resultaat: fietsstimuleringsplan
        Doelgroep: inwoners
        Werkwijze: gedragscampagne vooral gericht op communicatie
        Budget: n.n.b.
        Planning: heel 2017
    Stand van zaken half augustus:
    - Bezig met communicatieplan / -campagne rondom het stimuleren van fietsen. Aandacht via de web-
    site/sociale media/huis-aan-huiskrant/posters/flyers.

    5.2 Elektrisch vervoer stimuleren
       Doelstelling: meer elektrische auto’s
       Resultaat: deregulering (geen APV-vergunning meer nodig)
       Werkwijze: aanpassen huidige beleidslijn
       Budget: n.v.t.
       Planning: 2 e kwartaal 2017
    Stand van zaken half augustus:
    -   Vooruitlopend op formele aanpassing is voor nieuwe palen geen APV -vergunning meer nodig
    -   Actueel: komende jaren wordt flinke groei elektrische auto’s verwacht. In het licht daarvan moe t
        huidige aanpak wellicht heroverwogen worden. Dit zal worden onderzocht.

6. Duurzame Eigen Bedrijfsvoering
De gemeente wil in het kader van haar voorbeeldfunctie een stap vooruitlopen en laten zien wat mogelijk
is. Daarom wordt ingezet op het verduurzamen van onze panden, ons wagenpark en onze installaties.

    6.1 Plan van aanpak verduurzamen gemeentelijke organisatie
       Doelstelling: inzicht in benodigde inspanning voor behalen doelstelling en financiële onderbouwing
        daarvan
       Resultaat: plan van aanpak voor periode tot 2025
       Doelgroep: gemeentelijke organisatie
       Werkwijze: intern project
       Organisatie: projectteam met betrokken medewerkers
       Budget: € 18.000 (eenmalig)
       Planning: gereed 1 e kwartaal 2017
   Stand van zaken half augustus:
    -   Inventarisatie gebouwen, wagenpark en voorzieningen afgerond. Opgave richting 2025 in beeld
        gebracht. Plan van aanpak is gereed.
    -   Momenteel wordt in NEO-verband onderzocht of er mogelijkheden zijn voor uitbesteding van ener-
        gieprestaties aan een uitvoerende partij.
    -   Eerste elektrische auto is in gebruik genomen.
    -   Openbare verlichting: Rondweg op LED (ruim 150 armaturen; levert 75% besparing)

   6.2 Warmetruiendag
      Doelstelling: aandacht voor energiebesparing
      Resultaat: temperatuur 1 graad lager: 6% besparing
      Doelgroep: gemeentelijke organisatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>   Werkwijze: diverse acties
   Organisatie: intern
   Budget: max. € 250,=
   Planning: januari/februari 2017
Afgerond:
 -  10 februari was de Warmetruiendag. Er is positief gereageerd vanuit organisatie en deelname was
    hoog. Vooraf en tijdens dag opgeroepen en gedeeld via diverse media. Ook enkele scholen en St.
    Wiel deden mee.

6.3 Inkooptraject Energie
   Doelstelling: vergroening energie benodigd voor eigen organisatie
   Resultaat: zo “groen” mogelijk inkoopcontract energie eigen organisatie
   Doelgroep: gemeentelijke organisatie
   Werkwijze: regionale aanpak
   Organisatie: via projectteam onder begeleiding van inkoopdeskundigen (intern/extern)
   Budget: -
   Planning: 1 e kwartaal 2017
Afgerond:
 -  Ambitieuze uitvraag gedaan m.b.t. duurzaamheidseisen. Traject is afgerond. ENGIE is nieuwe leve-
    rancier: 100% groene elektriciteit uit Nederland, groen gas mogelijk via certificaten. Meerwaarde
    ENGIE: ondersteuning lokale initiatieven en ontwikkelingen.

6.4 Deelname De Noordwest Veluwe verduurzaamt
   Doelstelling: samenwerkingsconvenant gericht op verduurzaming Noordwest Veluwe
   Resultaat: verduurzaming op gebied milieu, omgeving en sociaal vlak: maatschappelijk verant-
    woord ondernemen
   Doelgroep: organisaties en bedrijven
   Werkwijze: bijeenkomsten, kennisdeling, samenwerken
   Organisatie: Will2Sustain
   Budget: € 250,=
   Planning: heel 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>