<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage I:
    - behorende bij de “Legesverordening 2021”;
    - als bedoeld in onderdeel 2.1.1.1 van de bijbehorende tarieventabel.


Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012
(UAV 2012)
Geldend van 01-03-2012 t/m heden

Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van
technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)

De Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie;

Overwegende dat het wenselijk is de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken te herzien;

Besluiten:

Vast te stellen de in de bijgaande bijlage 1 vervatte Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.




’s-Gravenhage, 19 januari 2012

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J.W.E. Spies

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
M.J.M. Verhagen


Bijlage 1

Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van
technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)

Hoofdstuk I. Algemeen

§ 1. Aanduidingen, begripsbepalingen

   1. Verstaan wordt onder:

             de aannemer: de natuurlijke of rechtspersoon, aan wie het werk is opgedragen;
             de aannemingssom: het bedrag, waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot
             stand te brengen, de omzetbelasting daarin niet begrepen;
             het bestek: de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het
             werk geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van
             aanwijzing;
             bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of
             onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke;
             dag: kalenderdag;
             de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die het werk opdraagt;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>             de overeenkomst: de tussen opdrachtgever en aannemer tot stand gekomen overeenkomst
             van aanneming van werk;
             UAV: deze Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van
             technische installatiewerken 2012;
             het werk: het uit te voeren werk, technische installatiewerk of de te verrichten levering;
             werkdag: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen
         of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve
        arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele
        vrije dag.
   2.   Indien in het bestek een afzonderlijke termijn is gesteld, binnen welke een deel van het werk
        moet worden opgeleverd, wordt voor de toepassing van de §§ 6, vierde lid, 8, 8a, 9, 10, 11, 12,
        42 en 44 dat deel als een afzonderlijk werk aangemerkt.
   3.   Indien in het bestek een afzonderlijke termijn is gesteld, binnen welke de uitvoering van het
        werk tot een bepaalde stand moet zijn gevorderd, voordat de oplevering plaats vindt, is het
        bepaalde in de §§ 8, 8a, 9 en 42 van overeenkomstige toepassing.
   4.   Indien aan de totstandkoming van de overeenkomst geen aanbesteding is voorafgegaan, wordt
        voor de toepassing van de §§ 2, tweede lid, 6, elfde en dertiende lid, 48, tweede lid, en 49,
        tweede lid, in plaats van ‘de dag van aanbesteding’ gelezen ‘de dag van de prijsaanbieding van
        de aannemer’.
   5.   Bij meerjarige onderhoudswerken, opgedragen voor een bepaalde som per jaar wordt, indien
        sprake is van ‘aannemingssom’ of van ‘termijn van betaling’, bedoeld de aannemingssom per
        jaar of de termijn van betaling van het betrokken onderhoudsjaar.

§ 2. Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige bepalingen

   1. De bepalingen van de UAV gelden voor zover daarvan in het bestek niet uitdrukkelijk is
      afgeweken.
   2. Tot het bestek behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de op het werk van
      toepassing verklaarde technische normvoorschriften zoals deze drie maanden voor de dag van
      aanbesteding luiden.
   3. Op de overeenkomst is van toepassing het Nederlandse recht.
   4. Indien onderdelen van het bestek onderling tegenstrijdig zijn, wordt, tenzij een andere
      bedoeling uit het bestek voortvloeit, de rangorde daarvan bepaald aan de hand van de
      volgende regels:

        a. een nieuw geschreven of getekend document gaat voor een oud geschreven of getekend
           document;
        b. de beschrijving gaat voor een tekening;
        c. een bijzondere regeling gaat voor een algemene regeling;
         met dien verstande, dat regel a gaat voor de regels b en c , en regel b voor regel c .

       Indien toepassing van deze regels geen uitkomst biedt, wordt de tegenstrijdigheid, met
      inachtneming van de billijkheid, uitgelegd ten nadele van degene door of namens wie het
      bestek is opgesteld.
   5. Het in het vierde lid bepaalde laat onverlet de verplichting van de aannemer om de directie te
      waarschuwen in geval van een klaarblijkelijke tegenstrijdigheid tussen onderdelen van het
      bestek.

Hoofdstuk II. Vertegenwoordiging van partijen

§ 3. Directie

   1. De opdrachtgever is gerechtigd een of meer personen aan te wijzen om als directie op te
      treden of de directie bij te staan dan wel als zodanig aangewezen personen door anderen te
      vervangen.
   2. Indien de opdrachtgever niet een of meer personen wil aanwijzen om als directie op te treden,
      is hij verplicht hiervan vóór de uitvoering van het werk schriftelijk mededeling te doen aan de
      aannemer. Indien door het niet aanwijzen of niet vervangen van een of meer personen om als
      directie op te treden meer van de aannemer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan
      worden gevergd, heeft hij recht op bijbetaling.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>   3. De opdrachtgever geeft van elke aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, indien deze niet
      reeds in het bestek is gedaan, en van elke wijziging of intrekking daarvan, onverwijld schriftelijk
      kennis aan de aannemer.
   4. Zolang en voor zover de opdrachtgever niet schriftelijk aan de aannemer van het tegendeel
      doet blijken, vertegenwoordigt de directie de opdrachtgever in alle zaken het werk betreffende.
      In de gevallen echter, waar in de UAV uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd, is alleen
      deze bevoegd.
   5. Indien meer dan één persoon als directie is aangewezen, wordt ieder der aangewezen
      personen geacht de directie te vertegenwoordigen.
   6. De directie oefent het toezicht uit op de uitvoering van het werk en op de naleving van de
      overeenkomst.
   7. Personen, die zijn aangewezen om de directie bij te staan, binden deze in zoverre het
      tegendeel niet schriftelijk aan de aannemer is medegedeeld.
   8. De directie is bevoegd te bepalen, dat door haar aan te duiden werkzaamheden niet mogen
      worden uitgevoerd dan in tegenwoordigheid van de directie of van door haar aangewezen
      personen.
   9. Indien en zolang de opdrachtgever van zijn in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geen
      gebruik heeft gemaakt, treedt hij daar, waar in de UAV sprake is van de directie, in haar plaats.

§ 4. Gevolmachtigde van de aannemer

   1. De aannemer is te allen tijde gerechtigd één of meer personen aan te wijzen om hem in zaken
      het werk betreffende te vertegenwoordigen. De aanwijzing door de aannemer van personen
      die hem in zaken het werk betreffende zullen vertegenwoordigen, moet geschieden met
      gebruikmaking van een volmacht overeenkomstig Bijlage A van de UAV. Ditzelfde geldt bij
      wijziging van bedoelde volmacht.
   2. Een door de aannemer gewaarmerkt afschrift van de volmacht wordt onverwijld aan de directie
      verschaft.
   3. De aanwijzing van iedere gevolmachtigde geschiedt voor het werk of voor een bepaald
      gedeelte ervan.

Hoofdstuk III. Algemene verplichtingen van partijen

§ 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

   1. De opdrachtgever zorgt er voor, dat de aannemer tijdig kan beschikken:

      a. over de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, die voor de opzet van het
          werk volgens het bestek vereist zijn;
      b. over het terrein of het water, waarop of waarin het werk moet worden uitgevoerd;
      c. over de benodigde tekeningen en andere gegevens;
      d. over de verstrekkingen, die de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst doet.
       Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie vóór de aanvang van
      het werk een bouwbespreking met de aannemer en de leidingbeheerders, waarbij de
      aannemer wordt ingelicht omtrent de juiste ligging van de zich in of nabij het werk en het
      werkterrein bevindende ondergrondse kabels en leidingen en waarbij wordt vastgesteld wat
      daarmee moet geschieden. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, zal de
      aannemer vóór de aanvang van het werk om het houden van die bespreking verzoeken. De
      directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
   2. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem
      voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door
      de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven
      orders en aanwijzingen.
   3. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld,
      gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte
      schade.
   4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de functionele ongeschiktheid:

      a. van door hem voorgeschreven bouwstoffen;
      b. van bouwstoffen, die bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten worden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>            betrokken, tenzij de aannemer een keuzemogelijkheid had met betrekking tot deze
            bouwstoffen.
         Onder de functionele ongeschiktheid van bouwstoffen wordt verstaan het naar hun aard niet
        geschikt zijn van deze bouwstoffen voor het doel waarvoor zij blijkens het bestek zijn bestemd.
   5.   (Vervallen).
   6.   Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan het werk
        stellen dan in de overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van het werk, welke nodig zijn
        om aan die eisen te voldoen, worden verrekend als meer werk.
   7.   De opdrachtgever zal het aan de aannemer toekomende volgens de in de overeenkomst
        gestelde regelen voldoen.
   8.   Indien het bouwterrein, de uit het werk komende oude bouwstoffen of de door de
        opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen verontreinigd zijn, wordt de aard en de
        omvang daarvan, voor zover voor de uitvoering van het werk van belang, in het bestek
        vermeld. De opzet van het werk zal zodanig zijn, dat daardoor schade aan personen, goederen
        of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

§ 6. Verplichtingen van de aannemer

   1. De aannemer is verplicht het werk uit te voeren naar de bepalingen van de overeenkomst
       zonder aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding te kunnen doen gelden dan
       in de gevallen, waarin dat bepaaldelijk voorgeschreven of kennelijk bedoeld is.
       Hij is verplicht al datgene te verrichten, wat naar de aard van de overeenkomst door de wet, de
       billijkheid of het gebruik wordt gevorderd of tot een behoorlijke aanwending der bouwstoffen
       behoort.
   2. De aannemer is verplicht het werk uit te voeren volgens de door de directie te verstrekken en
       de door haar goed te keuren tekeningen. Hij is verplicht de orders en aanwijzingen op te
       volgen, die hem door de directie worden gegeven.
   3. De verplichtingen van de aannemer omvatten mede:
       a. de levering van de nodige bouwstoffen en het verrichten van de nodige werkzaamheden;
       b. de beschikbaarstelling van gereedschap, materieel,
             hulpmaterialen, hulpstoffen, hulpwerken en andere hulpmiddelen, nodig voor de uitvoering
             van het werk en het verrichten van de nodige hulpwerkzaamheden;
       c. de betaling van precario, kosten van aansluiting van hulpleidingen en dergelijke.
   4. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor rekening van de aannemer met ingang van de
       datum van aanvang of zoveel eerder als de aannemer ingevolge § 7, tweede lid, met het werk
       begint, tot en met de dag waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in § 10, eerste of
       tweede lid, als opgeleverd wordt beschouwd. Onder het werk en de uitvoering daarvan worden
       mede begrepen de voorbereiding, de aanvoer van bouwstoffen, de uitvoering van hulpwerken,
       de doelmatigheid en capaciteit van werktuigen en gereedschappen.
   5. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk
       overeenkomstig de volgens § 8, eerste lid, in het bestek voorgeschreven termijn verzekerd is.
   6. De wijze van uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat voor de opdrachtgever dan wel
       voor derden geen nodeloze hinder is te duchten. De aannemer dient het werk zodanig uit te
       voeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
   7. Onvoldoend werk wordt binnen een door de directie in billijkheid te stellen termijn tot haar
       genoegen door de aannemer verbeterd of vernieuwd. Deze verbetering of vernieuwing
       geschiedt op kosten van de aannemer, tenzij het onvoldoend werk het gevolg is van een
       omstandigheid die voor rekening van de opdrachtgever komt.
   8. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van
       de opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, voor zover
       deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en is toe te rekenen aan nalatigheid,
       onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn
       onderaannemers of zijn leveranciers.
   9. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van
       schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en is toe te rekenen
       aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel,
       zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
   10. De aannemer zorgt voor de tijdige verkrijging van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
       toestemmingen, die hij nodig heeft of wenst, voor zover zij niet behoren tot die, waarvoor de
       opdrachtgever ingevolge het bepaalde in § 5, eerste lid, sub a zorg draagt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>11. De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang
    zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de
    dag van aanbesteding in werking zijn getreden. De aan de naleving van deze voorschriften en
    beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
12. De gevolgen van de naleving van voorschriften van bijzondere aard zijn voor rekening van de
    aannemer, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat hij deze voorschriften niet
    behoefde te kennen. In dit laatste geval heeft hij aanspraak op bijbetaling.
13. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege,
    die na de dag van aanbesteding in werking treden, komen voor rekening van de
    opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aannemer die gevolgen
    reeds op de dag van aanbesteding had kunnen voorzien. Indien echter in de overeenkomst
    bepalingen zijn opgenomen betreffende de verrekening van wijzigingen van lonen en sociale
    lasten of van prijzen, huren en vrachten, komen de gevolgen daarvan slechts voor rekening
    van de opdrachtgever, indien en voor zover zulks uit die bepalingen voortvloeit.
14. Indien de constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen, bedoeld in § 5, tweede lid, dan wel
    de bouwstoffen of hulpmiddelen, bedoeld in § 5, derde lid, klaarblijkelijk zodanige fouten
    bevatten of gebreken vertonen, dat de aannemer in strijd met de eisen van redelijkheid en
    billijkheid zou handelen door zonder de directie daarop te wijzen tot uitvoering van het
    desbetreffende onderdeel van het werk over te gaan, is hij voor de schadelijke gevolgen van
    zijn verzuim aansprakelijk. Het in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de in
    § 5, vierde lid, en deze paragraaf, zevenentwintigste lid, bedoelde gevallen.
15. Indien de aannemer meent, behalve op de aannemingssom, op de vergoeding van de
    omzetbelasting en op de verrekening ingevolge de §§ 35 tot en met 39, nog andere
    aanspraken jegens de opdrachtgever te hebben, geeft hij daarvan zo spoedig mogelijk
    schriftelijk aan deze kennis en in elk geval op zodanig tijdstip dat de directie de ter zake nodige
    gegevens kan verzamelen. Aan het verzamelen van die gegevens verleent de aannemer zijn
    medewerking. De opdrachtgever of de directie kan van de aannemer nadere inlichtingen
    verlangen omtrent de door hem kenbaar gemaakte aanspraken.
16. De aannemer zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor een zodanige
    verlichting, dat een goede uitvoering van het werk gewaarborgd is.
16a.Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen, waarvan
    redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen
    of milieu, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo
    mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste
    veiligheidsmaatregelen.
17. De aannemer is verplicht alle onbekwame dan wel ongeschikte personen, die van zijnentwege
    of vanwege een onderaannemer of leverancier op het werk aanwezig zijn, op verlangen van de
    directie onverwijld daarvan te doen verwijderen.
18. De aannemer moet gedurende de uitvoering van het werk op of in de nabijheid van de plaats,
    waar het wordt uitgevoerd, aanwezig zijn, tenzij de directie zulks onnodig oordeelt of een
    gevolmachtigde hem overeenkomstig § 4 vertegenwoordigt.
19. De aannemer zorgt er voor, dat bij de uitvoering van het werk, tenzij hijzelf of zijn
    gevolmachtigde ter plaatse is, steeds een persoon aanwezig is, die de opdracht heeft orders of
    aanwijzingen van de directie op te volgen en deze onverwijld aan hem of zijn gevolmachtigde
    over te brengen.
20. De aannemer verleent toegang tot het werk en het werkterrein aan de personen, die door de
    opdrachtgever of de directie tot toegang zijn gemachtigd, voor zover hij daartegen geen
    redelijke bezwaren heeft.
21. Behalve het te werk gestelde personeel en uit anderen hoofde bevoegde personen mag de
    aannemer andere personen op het werk en het werkterrein toelaten voor zover de
    opdrachtgever of de directie daartegen geen redelijke bezwaren kenbaar maakt.
22. De aannemer zorgt er voor, dat de directie en door de directie aangewezen personen, voor
    zover fabrieksgeheim zich daartegen niet verzet, vrije toegang hebben tot de terreinen,
    fabrieken, werkplaatsen en loodsen, zowel van de aannemer als van onderaannemers en
    leveranciers, waar werkzaamheden ten behoeve van het werk worden verricht of voor het werk
    bestemde bouwstoffen zijn opgeslagen, teneinde de werkzaamheden respectievelijk de
    bouwstoffen te inspecteren.
23. Indien uit hoofde van fabrieksgeheim vrije toegang als bedoeld in het voorgaande lid niet of
    niet ten volle kan worden gegeven, moet hiervan kennis worden gegeven:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>       a. bij de inschrijving, indien de bevoegdheid tot het verlenen van vrije toegang bij de
           aannemer berust;
       b. bij de aanvraag tot goedkeuring van de betrokken onderaannemer of leverancier, indien de
           bevoegdheid bij een van hen berust.
        Een kennisgeving als bedoeld onder a zal niet worden aangemerkt als een aan de inschrijving
       verbonden voorwaarde.
   24. Indien twee of meer personen tezamen een werk hebben aangenomen, zijn zij hoofdelijk voor
       de gehele uitvoering daarvan aansprakelijk. Zij zijn verplicht een van hen schriftelijk aan te
       wijzen om hen in alle opzichten te vertegenwoordigen.
   25. De aannemer mag het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen zonder
       schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever.
   26. De aannemer kan bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laten uitvoeren, mits
       voor de keuze van deze onderdelen en van de daarvoor in te schakelen onderaannemers de
       schriftelijke goedkeuring van de directie is verkregen; deze goedkeuring zal niet mogen worden
       onthouden op onredelijke gronden. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor
       die onderdelen ten volle verantwoordelijk.
   27. Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van een bepaalde onderaannemer of
       leverancier is of wordt voorgeschreven, is de aannemer voor wat het presteren van die
       onderaannemer of leverancier betreft jegens de opdrachtgever tot niet meer gehouden dan tot
       datgene, waartoe de aannemer die onderaannemer of leverancier kan houden krachtens de
       voorwaarden door deze gehanteerd en zoals deze door de opdrachtgever zijn aanvaard of
       goedgekeurd.
       Indien de voorgeschreven onderaannemer of leverancier niet, niet tijdig of niet deugdelijk
       presteert en de aannemer het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of
       schadevergoeding te verkrijgen, zal de opdrachtgever de voor de aannemer ontstane
       meerdere kosten aan hem vergoeden, voor zover deze hem niet zijn vergoed door de
       onderaannemer of leverancier.
       Daartegenover zal de aannemer, op eerste verzoek van de opdrachtgever, aan deze zijn
       vordering op de voorgeschreven onderaannemer of leverancier cederen tot aan het door de
       opdrachtgever aan hem vergoede bedrag.
   28. Indien onderdelen van het werk in onderaanneming worden uitgevoerd, zal de aannemer de
       onderaannemer volledig inlichten omtrent de bepalingen van het bestek, die bij het
       desbetreffende onderdeel van belang kunnen zijn, en omtrent de wijze van uitvoering.
   29. Orders en aanwijzingen betreffende die onderdelen zullen door de directie uitsluitend aan de
       aannemer worden kenbaar gemaakt en zullen door deze aan de onderaannemer worden
       doorgegeven, tenzij de aannemer na overleg met de onderaannemer schriftelijk verzoekt
       bedoelde orders en aanwijzingen tevens rechtstreeks aan de onderaannemer mede te delen.
   30. De aannemer is verplicht ter zake van de overeenkomst in Nederland domicilie te hebben voor
       zover hij niet reeds in Nederland is gevestigd.

Hoofdstuk IV. Aanvang, uitvoeringsduur, oplevering

§ 7. Datum van aanvang

   1. Als datum van aanvang zal worden aangemerkt de vijfde werkdag na de dag waarop de
      aannemer het werk is opgedragen.
   2. Tenzij in het bestek anders is bepaald, staat het de aannemer vrij, behoudens bezwaar van de
      directie, ook vóór de datum van aanvang met het werk te beginnen.

§ 8. Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering

   1. De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, wordt in het bestek uitgedrukt:
      a. hetzij in een aantal werkbare werkdagen;
      b. hetzij in een aantal kalenderdagen, -weken of -maanden;
      c. hetzij door een bepaalde dag te noemen.
   2. Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare werkdagen, worden werkdagen,
      respectievelijk halve werkdagen, als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door
      omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de aannemer gedurende ten minste vijf uren,
      respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet
      kon worden gewerkt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>   3. Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die geen werkdag is, geldt
      de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
   4. De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, kan door de opdrachtgever
      worden verlengd, hetzij eigener beweging, hetzij op een daartoe strekkend verzoek van de
      aannemer. Een verzoek van de aannemer om termijnverlenging zal slechts in overweging
      kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk geschiedt en – behoudens ontheffing door de
      directie – ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn bij de directie is
      bezorgd.
   5. Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden,
      of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van
      wijzigingen in de uitvoering van het werk, niet van de aannemer kan worden gevergd dat het
      werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd, heeft hij recht op termijnverlenging.

§ 8a. Beproeving

   1. Beproeving van het technische installatiewerk of een of meer onderdelen daarvan vindt plaats,
      indien dit is overeengekomen. De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid
      van de directie en dient om vast te stellen of het technische installatiewerk, of het
      desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan
      hetgeen is overeengekomen voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is.
   2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van de beproeving vast. Indien
      aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van de
      beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen
      tevoren schriftelijk kennis aan de directie.
   3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en
      het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar. De kosten van de voor de beproeving
      benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.
   4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer een
      rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien zulks is
      overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en andere relevante gegevens
      vermeldt. Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door de aannemer
      en de directie staan de resultaten van de beproeving vast. Indien de directie tijdens de
      beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de beproeving vast door de
      enkele vermelding daarvan in het rapport.
   5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het technische installatiewerk, op het
      gebied bestreken door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat
      de aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald. Op
      deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met dien
      verstande dat in dit geval de kosten voor water en energie, benodigd voor de beproeving, voor
      rekening van de aannemer zijn.
   6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het technische installatiewerk, op het
      gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het
      technische installatiewerk ook overigens is voltooid, vindt opneming van het technische
      installatiewerk plaats zoals bedoeld in § 9.

§ 9. Opneming en goedkeuring

   1. De opneming van het werk geschiedt op schriftelijke, tot de directie gerichte aanvrage van de
      aannemer, waarin deze mededeelt op welke dag het werk naar zijn oordeel voltooid zal zijn.
      De directie kan genoegen nemen met een mondelinge mededeling, welke in het dagboek of
      weekrapport, bedoeld in § 27, wordt aangetekend.
   2. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk en in de regel binnen acht dagen na de in het
      eerste lid bedoelde dag. De dag en het tijdstip van opneming worden aan de aannemer tijdig
      en zo mogelijk ten minste drie dagen tevoren schriftelijk medegedeeld. De directie kan
      verlangen, dat de aannemer of zijn gevolmachtigde bij de opneming tegenwoordig is.
   3. Nadat het werk is opgenomen, wordt aan de aannemer binnen acht dagen schriftelijk
      medegedeeld, of het al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van de
      gebreken, die de redenen voor de onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk
      goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de
      desbetreffende mededeling aan de aannemer is verzonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>   4. Met toestemming van de aannemer kan, in plaats van de schriftelijke mededeling bedoeld in
      het vorige lid, worden volstaan met een overeenkomstige aantekening in het dagboek of
      weekrapport, met vermelding van de datum der aantekening. Alsdan wordt, indien het werk
      wordt goedgekeurd, als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende
      aantekening is geplaatst.
   5. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling, of het werk al dan
      niet is goedgekeurd, aan de aannemer verzonden dan wel, in het geval bedoeld in het vierde
      lid, een overeenkomstig aantekening in het dagboek of weekrapport geplaatst, dan wordt het
      werk geacht op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
   6. Geschiedt de opneming niet binnen vijftien dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan
      kan de aannemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot de directie richten, met
      verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet de directie niet aan dit verzoek, dan
      wordt het werk geacht op de achtste dag na de verzending van die brief te zijn goedgekeurd.
   7. Kleine gebreken, die gevoeglijk vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden
      hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele
      ingebruikneming niet in de weg staan. De aannemer is gehouden de in dit lid bedoelde
      gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
   8. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde
      bepalingen overeenkomstige toepassing.
   9. Bij een heropneming zullen andere gebreken dan die, welke overeenkomstig het zevende lid
      aan de aannemer zijn opgegeven, alleen dan reden tot hernieuwde onthouding van
      goedkeuring kunnen zijn, indien zij eerst na de voorafgegane opneming aan de dag zijn
      getreden.

§ 10. Oplevering

   1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig het bepaalde in § 9 is of
       geacht wordt te zijn goedgekeurd.
       De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk
       als opgeleverd wordt beschouwd.
   1a. Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en
       onderhoudsvoorschriften zal verstrekken met betrekking tot het technische installatiewerk,
       overhandigt hij deze op het tijdstip van ingebruikneming van het technische installatiewerk, of
       van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het technische
       installatiewerk als opgeleverd wordt beschouwd. Indien in het bestek is voorgeschreven dat de
       aannemer de opdrachtgever revisietekeningen met betrekking tot het technische installatiewerk
       zal verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop het technische
       installatiewerk als opgeleverd wordt beschouwd.
   2. Indien de aannemer niet een aanvrage om opneming als bedoeld in § 9, eerste lid, tot de
       directie heeft gericht, doch de opdrachtgever het werk voltooid acht, kan deze de aannemer
       zulks schriftelijk mededelen. De vijfde dag na de verzending van deze mededeling geldt dan
       als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
   3. De opdrachtgever kan het werk, voordat dit voltooid is, of een al dan niet voltooid onderdeel
       daarvan, in gebruik nemen of doen nemen mits de ingebruikneming een voldoende voortgang
       van het werk niet in gevaar brengt. De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit
       schriftelijk aan de aannemer heeft medegedeeld en hij deze heeft gehoord en een opneming,
       dan wel – indien het een technisch installatiewerk betreft – een beproeving en opneming als
       bedoeld in § 8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden.
       Indien door de ingebruikneming meer wordt verlangd van de aannemer dan redelijkerwijs van
       hem kan worden gevergd, zal dit worden verrekend als meer werk. Indien door de
       ingebruikneming schade aan het werk ontstaat komt deze schade niet voor rekening van de
       aannemer. Door de in dit lid bedoelde ingebruikneming en opneming wordt het werk, dan wel
       dat onderdeel, niet als opgeleverd beschouwd. Voor technische installatiewerken geldt dat
       indien in het bestek een onderhoudstermijn als bedoeld in § 11 is voorgeschreven, door de in
       dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhoudstermijn onmiddellijk ingaat na de dag van
       ingebruikneming.

§ 11. Onderhoudstermijn

   1. Indien in het bestek een onderhoudstermijn is voorgeschreven, gaat deze termijn in
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>        onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in § 10, eerste of
        tweede lid, als opgeleverd wordt beschouwd.
   2.   De aannemer is gehouden gebreken, welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, te
        herstellen, met uitzondering echter van die, waarvoor de opdrachtgever op grond van § 5,
        tweede lid de verantwoordelijkheid draagt of waarvoor hij op grond van § 5, derde of vierde lid,
        aansprakelijk is. Onder de in dit lid bedoelde gebreken vallen niet die gebreken die het gevolg
        zijn van onjuist of onzorgvuldig gebruik dan wel gekwalificeerd kunnen worden als normaal te
        verwachten slijtage als gevolg van het feitelijke gebruik.
   3.   Het in het tweede lid bedoelde herstel geschiedt voor rekening van de aannemer, tot genoegen
        van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.
   4.   In de onderhoudstermijn optredende schade aan het werk is voor rekening van de
        opdrachtgever, met uitzondering echter van die schade, welke het gevolg is van door de
        aannemer verricht onvoldoend werk. In het laatste geval is het bepaalde in het derde lid van
        overeenkomstige toepassing.
   5.   Indien de aannemer zich desgevraagd verbindt tot herstel van niet voor zijn rekening komende
        gebreken of schade aan het werk, geschiedt de verrekening daarvan als meer werk.
   6.   Na afloop van de onderhoudstermijn zal het werk wederom worden opgenomen om te
        constateren, of de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan, waarbij wordt gehandeld
        overeenkomstig het bepaalde in § 9.

§ 12. Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering

   1. Na de dag, waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in § 10, eerste of tweede lid, als
      opgeleverd wordt beschouwd, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen
      aan het werk.
   2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek:
      (a) dat toe te rekenen is aan de aannemer en
      (b) dat bovendien ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming
          van het werk als bedoeld in § 9, tweede lid, door de directie redelijkerwijs niet onderkend
          had kunnen worden
          en waarvan
      (c) de aannemer binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan.
   3. (Vervallen).
   4. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor de aannemer krachtens het tweede lid
      aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van:
      (a) vijf jaren na de in het eerste lid bedoelde dag, of
      (b) tien jaren na de in het eerste lid bedoelde dag, indien het werk geheel of gedeeltelijk is
          ingestort of dreigt in te storten dan wel ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te
          geraken voor de bestemming waarvoor het blijkens de overeenkomst bedoeld is en dit
          slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van zeer kostbare
          voorzieningen.
   5. Indien in het bestek een onderhoudstermijn is voorgeschreven, treedt voor de toepassing van
      deze paragraaf de dag na het verstrijken van die termijn in de plaats van de in het eerste lid
      bedoelde dag en wordt onder opneming van het werk verstaan: de opneming genoemd in § 11,
      zesde lid.

Hoofdstuk V. Wijziging tijdstippen van uitvoering, schorsing, beëindiging in onvoltooide staat

§ 13. Wijziging tijdstippen van uitvoering

   1. De directie is bevoegd:
      a. indien in het bestek een onderhoudstermijn als bedoeld in § 11, eerste lid, is
          voorgeschreven, de uitvoering van ondergeschikte werkzaamheden tot in die
          onderhoudstermijn te verschuiven;
      b. bij meerjarig onderhoud de uitvoering van werken, waartoe de aannemer in een bepaald
          jaar verplicht is, in een ander jaar binnen de duur van dit onderhoud te verlangen.
   2. Indien het voorafgaande aanleiding tot verrekening geeft, wordt daarvoor overeenkomstig het
      bepaalde in § 36 een regeling getroffen.

§ 14. Schorsing van het werk en beëindiging van het werk in onvoltooide staat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>   1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk voor het geheel of voor een gedeelte
       te schorsen.
   2. In spoedeisende gevallen is de directie, hangende de beslissing van de opdrachtgever,
       voorlopig tot zodanige schorsing bevoegd.
   3. Gedurende de schorsing is de aannemer verplicht:
       a. in overleg met de directie gepaste maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van
           schade, die aan het werk zou kunnen ontstaan;
       b. na te laten zowel hetgeen schade aan het werk ten gevolge zou kunnen hebben als
           hetgeen de latere voortzetting zou kunnen bemoeilijken.
   4. Voorzieningen, die de aannemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meer
       werk met hem verrekend. Schade, die de aannemer ten gevolge van de schorsing lijdt, wordt
       hem vergoed.
   5. Indien de schorsing langer dan één maand duurt, kan de aannemer bovendien vorderen, dat
       een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk plaats heeft. Daarbij wordt
       rekening gehouden met de nog niet verwerkte bouwstoffen, voor zover deze in verband met
       het bepaalde in § 19 eigendom van de opdrachtgever zijn geworden. Nog niet verwerkte voor
       keuring gereed zijnde bouwstoffen worden op verzoek van de aannemer eerst nog gekeurd.
   6. Indien de schorsing van het gehele werk langer duurt dan zes maanden, is de aannemer
       bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen.
   7. De opdrachtgever is bevoegd de aannemer op te dragen het werk in onvoltooide staat te
       beëindigen.
   8. Wanneer door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden de uitvoering
       van het werk gedurende meer dan twee maanden ononderbroken is vertraagd, is de aannemer
       bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen.
   9. In de gevallen bedoeld in het zesde, zevende en achtste lid zal de opdrachtgever zo spoedig
       mogelijk na de beëindiging het werk overnemen. De aannemer is tot aan de overneming van
       het werk door de opdrachtgever gehouden de in het derde lid bedoelde verplichtingen na te
       komen.
   10. De aannemer heeft alsdan recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als
       gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de
       beëindiging bespaarde kosten. Aanspraken van de aannemer en de opdrachtgever op hetgeen
       overigens ter zake van de overeenkomst verschuldigd is blijven onverlet.

Hoofdstuk VI. Werkterrein, reclame

§ 15. Werkterrein

   1. Indien in het bestek oppervlakten van grond of water als werkterrein zijn aangeduid, heeft de
      aannemer daarover de kosteloze beschikking, zolang de uitvoering van het werk dit nodig
      maakt. Gebruik van ander terrein of water als werkterrein is voor rekening van de aannemer.
   2. De directie wijst aan, na overleg met de aannemer, welke gedeelten van het werkterrein in
      gebruik mogen worden genomen als opslagplaatsen en voor de plaatsing van keten, loodsen,
      hulpwerken en andere hulpmiddelen.
   3. De aannemer kan vóór de aanvang van het werk schriftelijk vorderen, dat de toestand van het
      werkterrein zo goed mogelijk wordt vastgesteld, in welk geval de opneming door de directie in
      samenwerking met en voor rekening van de aannemer ten spoedigste plaats vindt. Indien
      daarbij afwijkingen ten opzichte van de in het bestek omschreven toestand aan het licht
      komen, is het bepaalde in § 29, derde lid, van toepassing.
   4. Na gebruik en uiterlijk bij de oplevering moet het werkterrein naar genoegen van de directie
      zoveel mogelijk weder in de oorspronkelijke toestand worden opgeleverd.

§ 16. Afsluiting, reclame

   1. Indien de opdrachtgever afsluiting van het werk en het werkterrein nodig oordeelt, wordt de
      wijze van afsluiting in het bestek omschreven.
   2. De opdrachtgever heeft het recht om na overleg met de aannemer op schuttingen en
      afrasteringen, welke dienen ter afsluiting van het werk of het werkterrein, alsmede elders op
      het werkterrein of aan het werk reclame of andere kennisgevingen aan te brengen.
   3. Aan de aannemer is het evenwel toegestaan op een deel van die plaatsen aanduidingen van
      zijn naam en bedrijf aan te brengen, mits plaats, uiterlijk en afmetingen hiervan door de directie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>      zijn goedgekeurd. Hetzelfde kan door de directie op een door tussenkomst van de aannemer
      gedaan verzoek aan onderaannemers en leveranciers worden toegestaan.

Hoofdstuk VII. Bouwstoffen

§ 17. Verwerking van bouwstoffen

   1. Met inachtneming van § 5, derde en vierde lid, alsmede § 6, zevenentwintigste lid, staat de
      aannemer in voor de goede hoedanigheid van de bouwstoffen, voor de geschiktheid voor hun
      bestemming en het voldoen aan de gestelde eisen, alsmede voor de tijdige levering.
   2. Indien en voor zover in het bestek is bepaald dat bouwstoffen gekeurd moeten worden, mag de
      aannemer deze niet verwerken voordat deze zijn goedgekeurd.
   3. De directie kan verlangen, dat goedgekeurde bouwstoffen ook nadat zij zijn verwerkt alsnog
      worden vervangen, indien daaraan na de keuring nog gebreken worden geconstateerd. Deze
      vervanging geschiedt voor rekening van de opdrachtgever en wordt als meer werk verrekend,
      onverminderd het recht van de aannemer op schadevergoeding, indien daartoe gronden zijn.
      Indien echter het gebrek redelijkerwijs niet door de directie had kunnen worden onderkend en
      het gebrek aan de aannemer kan worden toegerekend, komt deze vervanging voor rekening
      van de aannemer.
   4. De directie is bevoegd een bewijs van oorsprong van bouwstoffen te verlangen.
   5. Indien de directie zulks goed vindt, zal de aannemer in plaats van met een fabrieksnaam
      aangeduide bouwstoffen andere mogen leveren, mits van overeenkomstige hoedanigheid. De
      directie onthoudt de goedkeuring niet op onredelijke gronden.

§ 18. Keuring van bouwstoffen

   1. Indien en voor zover in het bestek is bepaald dat bouwstoffen door de directie worden gekeurd,
      worden deze in geval van goedkeuring zo nodig gemerkt. Door de opdrachtgever ter
      beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd.
      Indien voorgeschreven is dat bouwstoffen moeten worden geleverd met een
      kwaliteitsverklaring afkomstig van een door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-
      instelling, wordt in het kader van de keuring volstaan met een uitwendige visuele beoordeling.
      De kwaliteitsverklaring wordt door de aannemer ter gelegenheid van de beoordeling door de
      directie aan haar ter beschikking gesteld.
   2. Ten behoeve van de keuring moeten de monsters en bouwstoffen tijdig op het werk of in de
      werkplaatsen worden aangevoerd. Zolang de directie zulks nodig oordeelt, blijven door de
      aannemer ingediende monsters onder haar berusting; zij zijn evenwel voor zijn rekening en
      blijven voor hem toegankelijk.
   3. De aannemer verleent bij de keuring, alsmede bij het merken van goedgekeurde bouwstoffen,
      de nodige hulp en stelt daartoe personeel en eenvoudige hulpmiddelen ter beschikking.
   4. De aannemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen; de
      directie kan dit van hem verlangen.
   5. De directie is bevoegd bouwstoffen door derden te doen onderzoeken; de hieraan verbonden
      kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, behoudens het bepaalde in het zesde lid,
      onder d.
   6. Voor rekening van de aannemer komen de kosten van:
      a. het beschikbaar stellen van de voor de keuring nodige bouwstoffen;
      b. het brengen van de bouwstoffen in een voor de keuring geschikte samenstelling en vorm;
      c. de emballage en de verzending van elders te keuren bouwstoffen;
      d. het in het vijfde lid bedoelde onderzoek, indien dit tot afkeuring leidt, tenzij het een
           bouwstof betreft, in het bestek aangeduid met een fabrieksnaam, of waarvan de leverancier
           door of namens de opdrachtgever is aangewezen;
      e. de in het twaalfde lid bedoelde herkeuring, indien de deskundige de afkeuring handhaaft.
   7. De in het vorige lid bedoelde kosten worden zo nodig overeenkomstig § 42, zesde lid,
      verrekend.
   8. De keuring geschiedt – ter keuze van de directie – op het werk, in de middelen van vervoer of
      elders, zo spoedig mogelijk na aanvoer of gereedkoming. Indien, ondanks een door de directie
      ontvangen schriftelijk verzoek van de aannemer om bouwstoffen te keuren, uiterlijk op een in
      dat verzoek vermeld redelijk tijdstip de schriftelijke mededeling van de uitslag van de keuring
      niet door de aannemer is ontvangen, worden die bouwstoffen geacht te zijn goedgekeurd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>       Onder een schriftelijk verzoek en onder een mededeling als in dit lid bedoeld wordt mede
       verstaan een aantekening in het dagboek of weekrapport, bedoeld in § 27.
   9. Verzoekt de aannemer om keuring op een andere plaats dan door de directie is
       voorgeschreven, dan wordt dat niet geweigerd, indien toestaan niet in strijd is met de belangen
       van een goede hoedanigheid van het werk en van doeltreffende controle en mits de aannemer
       de hogere kosten ervan voor zijn rekening neemt.
   10. Waardevermindering en verlies van voor de keuring gebezigde bouwstoffen worden aan de
       aannemer niet vergoed.
   11. Ingeval van afkeuring van bouwstoffen kan zowel de directie als de aannemer vorderen, dat
       een in onderlinge overeenstemming getrokken monster uit die bouwstoffen tot na de
       beslechting van het uit die afkeuring mogelijk voortvloeiend geschil wordt bewaard. Deze
       monsters worden door beiden gewaarmerkt. De bewaring geschiedt op een in onderlinge
       overeenstemming te bepalen plaats.
   12. De aannemer heeft de bevoegdheid om ingeval van afkeuring van bouwstoffen herkeuring aan
       te vragen door een in overeenstemming met de opdrachtgever aan te wijzen deskundige, aan
       wiens uitspraak partijen ook in een later geschil gebonden zijn.
   13. Afgekeurde bouwstoffen worden zo spoedig mogelijk afgezonderd en van het werk verwijderd,
       ook indien zij reeds mochten zijn verwerkt.

§ 19. Eigendom van bouwstoffen

   1. Alle voor het werk bestemde bouwstoffen worden – zonder dat de opdrachtgever daardoor
      aansprakelijk wordt voor betalingen aan leveranciers of andere rechthebbenden – eigendom
      van de opdrachtgever, zodra zij zijn goedgekeurd en de aannemer door overlegging van (een)
      verklaring(en) volgens het bij de UAV behorende bijlage B heeft aangetoond, dat de
      leveranciers en eventuele andere rechthebbenden afstand doen van alle aanspraken op die
      bouwstoffen ten behoeve van de opdrachtgever.
   2. Geen overdracht van eigendom aan de opdrachtgever als bedoeld in het eerste lid wordt
      geacht te hebben plaats gevonden:

      a. indien een schuldeiser van de opdrachtgever beslag legt op de in het eerste lid bedoelde
         bouwstoffen;
      b. indien de opdrachtgever failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt
         verleend en het werk door de curator dan wel door de opdrachtgever en diens
         bewindvoerders niet wordt voortgezet.
       Het in dit lid bepaalde lijdt nochtans uitzondering met betrekking tot die bouwstoffen, welke de
      opdrachtgever aan de aannemer heeft betaald.
   3. Na voltooiing van het werk overgebleven bouwstoffen worden aan de aannemer teruggegeven
      en als niet geleverd beschouwd, behoudens toepassing van § 36, achtste lid.

§ 20. Zorg voor bouwstoffen

De aannemer draagt zorg voor de goedgekeurde en de door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde bouwstoffen, alsmede voor de uit het werk komende bouwstoffen. Verlies, vermissing of
beschadiging van deze bouwstoffen is voor zijn rekening, behoudens het bepaalde in § 44.

§ 21. Oude bouwstoffen

   1. Tenzij het bestek anders bepaalt, blijven de uit het werk komende oude bouwstoffen eigendom
      van de opdrachtgever.
   2. (Vervallen).
   3. (Vervallen).
   4. De aannemer is niet verantwoordelijk voor de hoedanigheid van uit het werk komende
      bouwstoffen, voor zover achteruitgang van die hoedanigheid niet aan hem is toe te rekenen.

§ 22. Garantie voor een onderdeel

   1. Het bepaalde in deze paragraaf is van toepassing, tenzij het bestek anders bepaalt.
   2. Indien in het bestek is vermeld dat één of meer onderdelen van het werk moeten worden
      gegarandeerd, zal de aannemer op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>      mogelijk de tijdens de garantieperiode optredende gebreken voor zijn rekening herstellen.
      Gebreken in de zin van deze bepaling zijn gebreken, waarvan de opdrachtgever aannemelijk
      maakt dat die met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een
      omstandigheid, die aan de aannemer kan worden toegerekend.
   3. Indien in het bestek is vermeld dat een onderdeel van het werk door een onderaannemer of
      een leverancier moet worden gegarandeerd, draagt de aannemer zorg voor het verstrekken
      van de garantie door de onderaannemer of leverancier aan de opdrachtgever. Indien deze
      garantie niet door de onderaannemer of leverancier wordt verstrekt, wordt een
      dienovereenkomstige garantie door de aannemer verstrekt.
   4. Een op grond van deze paragraaf overeengekomen garantie geldt vanaf het gereedkomen of
      de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de in het bestek genoemde periode.

Hoofdstuk VIII. Hulpmiddelen

§ 23. Loodsen en andere hulpmiddelen

   1. De verplichtingen van de aannemer met betrekking tot het ter beschikking stellen,
      onderhouden, en verwijderen van loodsen en/of directieverblijf en andere hulpmiddelen worden
      in het bestek omschreven.
   2. (Vervallen).
   3. (Vervallen).

§ 24. Hulpmiddelen van de opdrachtgever

   1. Indien aan de aannemer het gebruik van gebouwen, terreinen en hulpmiddelen van de
      opdrachtgever is opgedragen of vergund, komen het onderhoud en het herstel, zolang het
      gebruik duurt, voor rekening van de aannemer.
   2. Ingeval van verloren gaan door het in het eerste lid bedoelde gebruik, is hij verplicht tot
      vergoeding van de schade.
   3. Zodra het in gebruik genomene voor de uitvoering van het werk niet meer nodig is, stelt de
      aannemer het, zoveel doenlijk in gelijke staat als hij het heeft ontvangen, weer ter beschikking
      van de opdrachtgever en bergt de hulpmiddelen op door of namens hem aan te wijzen
      plaatsen op.

§ 25. Gezonken materieel

   1. Indien ten behoeve van het werk in gebruik zijnde hulpmiddelen, zoals vaartuigen en
      werktuigen, dan wel voor het werk bestemde bouwstoffen gezonken zijn in wateren, welke bij
      de opdrachtgever in eigendom of beheer zijn, is de aannemer verplicht ze met inbegrip van
      lading en toebehoren te lichten en te verwijderen.
   2. Hij is in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, verplicht dadelijk de vereiste aanduiding en
      verlichting aan te brengen, zo spoedig mogelijk de eerste maatregelen tot lichting, zoals het
      onderdoor brengen van kettingen, te nemen en de lichting in zo kort mogelijke tijd te voltooien.
   3. De in de voorgaande leden bedoelde werkzaamheden geschieden op kosten van de
      aannemer, tenzij het in het eerste lid bedoelde zinken is veroorzaakt door een omstandigheid
      die voor rekening van de opdrachtgever komt.

Hoofdstuk IX. Uitvoering

§ 26. Algemeen tijdschema, werkplan

   1. De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een op de aard van het werk afgestemd algemeen
      tijdschema op.
      In dit algemene tijdschema wordt duidelijk aangegeven op welke wijze, in welke volgorde, met
      welk materieel en met welke hulpmiddelen de aannemer voornemens is het werk en zijn
      onderdelen uit te voeren alsmede welke tijdsduur hij voor elk onderdeel nodig acht.
      Tevens wordt daarin aangegeven op welke tijdstippen de aannemer ten behoeve van de
      voortgang van het werk en de volgorde van de onderdelen ervan zal dienen te beschikken over
      datgene waarvoor de opdrachtgever of de directie volgens de overeenkomst dient te zorgen.
      Het algemene tijdschema dient te voldoen aan de eisen, die ten aanzien van de uitvoering van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>        het werk in de overeenkomst zijn gesteld, en wordt door de aannemer van een behoorlijke
        toelichting voorzien.
   2.   De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
        directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk
        is opgedragen onderscheidenlijk de directie om een algemeen tijdschema heeft verzocht.
   3.   De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het algemene tijdschema
        en deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag, nadat zij het heeft
        ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mede. De goedkeuring wordt slechts aan het
        algemene tijdschema onthouden, indien uit de inhoud daarvan blijkt, dat niet aan de uit de
        overeenkomst voortvloeiende eisen wordt voldaan.
   4.   Ingeval van goedkeuring worden de beide exemplaren van het algemene tijdschema ook door
        de directie gedateerd en ondertekend, waarna een van de exemplaren aan de aannemer wordt
        toegezonden. In geval het algemene tijdschema niet wordt goedgekeurd, wordt de aannemer
        met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De aannemer legt in dat geval zo spoedig
        mogelijk, doch binnen tien werkdagen, een nieuw algemeen tijdschema, waarbij met de
        bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter goedkeuring aan de directie over. Ten
        aanzien van de beslissing op het nieuwe algemene tijdschema is het derde lid van
        overeenkomstige toepassing.
   5.   Het algemene tijdschema geldt als een leidraad voor de aannemer en verzwaart de voor hem
        uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet. De goedkeuring door de directie van
        het algemene tijdschema en daarin onder haar goedkeuring aangebrachte wijzigingen
        ontheffen de aannemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de uit de overeenkomst
        voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.
   6.   Indien van de aannemer wordt verlangd, dat hij in plaats van of naast het in deze paragraaf
        bedoelde algemene tijdschema een gedetailleerd werkplan aan de directie overlegt, wordt
        zulks, onder vermelding van de aan dit werkplan te stellen eisen, in de overeenkomst vermeld.
        Voor zover de overeenkomst niet anders vermeldt, is het bepaalde in het eerste tot en met het
        vijfde lid alsdan van overeenkomstige toepassing.
   7.   Wijzigingen door de directie in het goedgekeurde algemene tijdschema of gedetailleerde
        werkplan aangebracht geven de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer
        wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

§ 27. Dagboek, lijsten, rapporten, verslagen van bouwvergaderingen

   1. De directie maakt weekrapporten op. Hierin worden onder meer aantekeningen opgenomen
      betreffende:
      – de vordering en de stand van het werk;
      – de onwerkbare dagen en het verleende uitstel van oplevering;
      – de aan- en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen;
      – de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen;
      – bestekswijzigingen, meer en minder werk, verwerkte hoeveelheden en stelposten;
      – opneming, goedkeuring en oplevering van het werk;
      – de verstrekking van tekeningen;
      – voorvallen betreffende de veiligheid en/of gezondheid van personen.
   2. De in het eerste lid bedoelde aantekeningen worden telkens uiterlijk op de vijfde werkdag na
      het verstrijken van de werkweek, waarop zij betrekking hebben, opgenomen in het
      weekrapport, dat terstond na het opmaken door de directie wordt ondertekend.
   3. Het door de directie ondertekende weekrapport wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de
      vijftiende werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop het betrekking heeft, aan de
      aannemer ter ondertekening voorgelegd. Aan de aannemer wordt afschrift van de
      weekrapporten verstrekt.
   4. Indien de aannemer zich met de inhoud van het weekrapport kan verenigen, tekent hij dit voor
      akkoord uiterlijk op de vijfde werkdag, nadat het hem is voorgelegd.
   5. Indien de aannemer zich met de inhoud van het weekrapport niet kan verenigen, ondertekent
      hij dit eveneens uiterlijk op de vijfde werkdag, nadat het hem is voorgelegd, doch onder
      toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welke gedeelten en om welke redenen hij
      bezwaar heeft.
   6. Ingeval de directie niet alleen weekrapporten opmaakt maar ook een dagboek bijhoudt, is op
      dit dagboek het bepaalde in het eerste tot en met het vijfde lid van overeenkomstige
      toepassing, met dien verstande dat geen afschrift van het dagboek aan de aannemer wordt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>      verstrekt, tenzij deze daarom verzoekt.
   7. Indien dit in de overeenkomst is voorgeschreven of na de opdracht door de directie wordt
      verlangd, verstrekt de aannemer telkens uiterlijk op de vijfde werkdag na het verstrijken van
      een werkweek een op die week betrekking hebbende, door hem gedateerde en ondertekende
      lijst, bevattende opgaven omtrent het personeel en voorts zodanige verdere mededelingen als
      door de directie worden gewenst.
   8. Indien ten behoeve van het werk buiten het werkterrein werkzaamheden worden verricht, kan
      de directie vorderen, dat de aannemer daaromtrent uiterlijk op de vijfde werkdag na het
      verstrijken van een werkweek een door hem ondertekend rapport in tweevoud bij haar indient.
      In dit rapport worden aantekeningen als in het eerste lid bedoeld en betrekking hebbend op de
      in voornoemde werkweek verrichte werkzaamheden opgenomen.
   9. Indien is overeengekomen dat tijdens de uitvoering van het werk bouwvergaderingen worden
      gehouden, maakt de directie daarvan verslagen. De verslagen worden zo spoedig mogelijk aan
      de aannemer ter ondertekening voorgelegd. Indien de aannemer zich met de inhoud van het
      verslag niet kan verenigen, wordt aan het verslag een aantekening toegevoegd waaruit blijkt
      tegen welke gedeelten en om welke reden hij bezwaar heeft. Het verslag wordt in de daarop
      volgende bouwvergadering vastgesteld.

§ 28. Afbakening, peilingen en opmetingen

De aannemer zal voor zijn rekening:

   a. het werk uitzetten en de vereiste profielen en bakens stellen;
   b. ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen geschikt personeel en hulpmiddelen,
      als: roei- en peilboten, meetinstrumenten, bakens, enz., ter beschikking van de directie stellen;
   c. de gedane uitzetting en afbakening in goede staat onderhouden, zolang de directie dit nodig
      oordeelt.

§ 29. Verschillen in afmetingen of in de toestand van bestaande werken en terreinen

   1. Indien de in de beschrijving van het werk vermelde afmetingen niet overeenkomen met die,
      voorkomende op de tekening, is de aannemer verplicht de door hem geconstateerde afwijking
      ter kennis te brengen van de directie, opdat deze, zo zij zulks nodig acht, kan besluiten van de
      in § 2, vierde lid, bedoelde rangorde af te wijken. Een zodanig besluit van de directie wordt als
      een bestekswijziging aangemerkt.
   2. Indien de in het bestek aangegeven afmetingen niet overeenkomen met die, voorkomende in
      de werkelijkheid, is de aannemer verplicht de door hem geconstateerde afwijking ter kennis te
      brengen van de directie, teneinde met deze overleg te plegen omtrent hetgeen moet
      geschieden om, gelet op de afwijking, het werk juist uit te voeren. De gebleken afwijking geeft,
      afgezien van de verrekening van meer en minder werk, welke uit het bestek mocht
      voortvloeien, de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien die afwijking van zodanige aard is,
      dat de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet voor zijn rekening dienen te komen.
   3. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen,
      werken en terreinen enerzijds en de in het bestek aangeduide toestand anderzijds geven,
      afgezien van de verrekening van meer en minder werk, welke uit het bestek mocht
      voortvloeien, de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien die verschillen van zodanige aard
      zijn, dat de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet voor zijn rekening dienen te komen. Overigens
      draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem
      verstrekte gegevens. Het in dit lid bepaalde is ook van toepassing indien in het bestek geen
      toestand of gegevens zijn aangeduid, doch de tijdens de uitvoering blijkende toestand afwijkt
      van die welke de aannemer redelijkerwijs had mogen verwachten.

§ 30. Voorziening in waterkering, waterdoorlaat en verkeer

   1. De aannemer mag het werk of onderdelen daarvan, waardoor de belangen van waterkering of
      waterdoorlaat zouden kunnen worden geschaad of stremming of stoornis in of hinder aan of
      gevaar voor het verkeer te land, te water of door de lucht zou kunnen worden veroorzaakt,
      slechts uitvoeren, indien en zolang hij met het oog op die belangen de nodige voorzieningen
      heeft getroffen.
   2. Onder de in het eerste lid bedoelde voorzieningen worden verstaan: tijdelijke werken,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>      afsluitingen, waarschuwingsborden, kentekens, verlichting en andere veiligheidsmaatregelen,
      die door wettelijke voorschriften worden vereist of uit anderen hoofde nodig mochten zijn.
   3. Zolang hinder aan of stoornis in het verkeer te land, te water of door de lucht wordt
      toegebracht, moet ten behoeve van dat verkeer de nodige hulp worden beschikbaar gesteld.
   4. De in deze paragraaf bedoelde voorzieningen en hulp zijn voor rekening van de aannemer,
      met dien verstande, dat dit voor tijdelijke werken van betekenis of maatregelen van ingrijpende
      aard slechts geldt, indien deze in de overeenkomst zijn omschreven.

§ 31. Verband met andere werken

   1. Indien verschillende werken in elkander grijpen, wordt dit in het bestek vermeld.
   2. Tenzij in het bestek anders is bepaald, geschiedt de coördinatie van in elkander grijpende
      werken door de directie.
   3. De aannemer gedoogt – zonder aanspraak op andere vergoedingen dan de in het volgende lid
      bedoelde – dat door derden, aan wie de directie zulks toestaat, tegelijkertijd en te zelfder
      plaatse wordt gewerkt.
   4. Hij gedoogt, dat daarbij gebruik wordt gemaakt van reeds gemaakt werk en gemaakte
      hulpwerken. Voor dit gebruik kan de aannemer aanspraak op bijbetaling doen gelden, indien
      meer van hem wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

§ 32. Gevonden voorwerpen

De aannemer is verplicht de vondst van alle voorwerpen, die bij de uitvoering van het werk worden
gevonden en die van waarde zijn of uit een historisch of wetenschappelijk oogpunt van belang kunnen
zijn, terstond aan de directie te melden en deze voorwerpen zo mogelijk in handen van de directie te
stellen, tenzij het bestek anders bepaalt.

§ 33. Vermoeden van onvoldoend werk

Indien de directie vermoedt, dat het werk niet aan de bij de overeenkomst gestelde eisen voldoet, is
de aannemer verplicht de maatregelen te nemen of te gedogen, die nodig zijn om vast te stellen of
zulks al dan niet het geval is. Ingeval het werk niet aan deze eisen voldoet, komen de kosten van
bedoelde maatregelen voor rekening van de aannemer. In het tegengestelde geval worden zij,
evenals de kosten van herstel, verrekend als meer werk en wordt eventuele schade vergoed.

§ 34. Wijzigingen in de uitvoering

Wijzigingen door de directie in de uitvoering van het werk aangebracht geven de aannemer aanspraak
op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Hoofdstuk X. Meer en minder werk

§ 35. Verrekening van meer en minder werk

   1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

       a. ingeval van bestekswijzigingen (§ 36);
       b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten (§ 37);
       c. ingeval van afwijkingen van geschatte hoeveelheden (§ 38, tweede lid);
       d. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden (§ 39);
       e. in de gevallen waarin verrekening als meer en minder werk in deze UAV of in de
          overeenkomst is voorgeschreven. In deze gevallen is het bepaalde in par. 36 lid 1a van
          overeenkomstige toepassing.
       Aanspraken van de aannemer en de opdrachtgever op hetgeen overigens ter zake van de
      overeenkomst verschuldigd is blijven onverlet.
   2. De verrekening van het meer werk geschiedt door bijbetaling, die van het minder werk door
      inhouding op de aannemingssom. De opdrachtgever en de aannemer komen overeen op
      welke wijze – ineens of in gedeelten – en wanneer de verrekening geschiedt van het meer en
      het minder werk of, indien er zowel van meer als van minder werk sprake is, van het saldo
      daarvan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>   3. Indien omtrent wijze en tijdstip van de verrekening van het meer werk niets is
      overeengekomen, geschiedt deze verrekening ineens na de voltooiing van het meer werk.
   4. Indien omtrent wijze en tijdstip van de verrekening van het minder werk niets is
      overeengekomen, geschiedt deze verrekening, met inachtneming van het bepaalde in § 40,
      zevende lid, ineens bij de eindafrekening van het werk.
   5. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt, dat het totaal van het reeds verrekende en het
      nog te verrekenen minder werk dat van het reeds verrekende en het nog te verrekenen meer
      werk overtreft, heeft de aannemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van
      deze totalen. Het in dit lid bepaalde lijdt uitzondering, voor zover het minder werk het gevolg is
      van een verzoek van de aannemer om minder te mogen uitvoeren dan in de overeenkomst is
      bepaald.
   6. Voor de toepassing van het bepaalde in het vijfde lid wordt onder het werk verstaan:
      a. bij aanneming in massa, de werken van de percelen gezamenlijk;
      b. bij meerjarige onderhoudsbestekken de werken van de onderhoudsjaren gezamenlijk.

§ 36. Bestekswijzigingen

   1. Onder bestekswijzigingen worden verstaan wijzigingen in het bestek, het werk of de
       voorwaarden van uitvoering van het werk.
   1a. In geval van door de opdrachtgever gewenste bestekswijzigingen kan de aannemer slechts
       dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op
       de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die
       noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
   2. De directie is bevoegd voor of tijdens de uitvoering van het werk bestekswijzigingen aan te
       brengen. Indien en voor zover deze bevoegdheid in het bestek aan de opdrachtgever is
       voorbehouden, is voor deze bestekswijzigingen een door de opdrachtgever aan de aannemer
       te verstrekken schriftelijke opdracht vereist.
   3. De aannemer zal aan opdrachten tot bestekswijzigingen gevolg geven, ook indien daardoor de
       omvang van het werk wordt vermeerderd of verminderd, mits dientengevolge de totalen van de
       bijbetalingen en inhoudingen elk niet meer bedragen dan 15% van de aannemingssom dan wel
       het saldo van die bijbetalingen en inhoudingen niet meer bedraagt dan 10% van de
       aannemingssom.
   4. Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van die
       wijzigingen of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen de opdrachtgever en de
       aannemer worden overeengekomen. Indien de directie overweegt om een bestekswijziging
       aan te brengen en daartoe de aannemer verzoekt een prijsaanbieding te doen, plegen de
       directie en de aannemer op verzoek van de aannemer tevoren overleg omtrent de vraag of, en
       zo ja onder welke omstandigheden, de aannemer aanspraak zal kunnen maken op een
       redelijke vergoeding van de aan het doen van de prijsaanbieding verbonden kosten.
   5. Bestekswijzigingen zullen de aannemer schriftelijk worden opgedragen. De aannemer kan
       genoegen nemen met een overeenkomstige aantekening in het dagboek, het weekrapport of
       het verslag van de bouwvergadering, welke dan als schriftelijke opdracht zal worden
       aangemerkt. Het gemis van een schriftelijke opdracht of van een aantekening in het dagboek
       of weekrapport laat de aanspraken van de aannemer en van de opdrachtgever op verrekening
       van meer en minder werk onverlet.
   6. Ten aanzien van bestekswijzigingen zal op verzoek van de directie of van de aannemer een
       afzonderlijke termijn worden overeengekomen, binnen welke het meer werk zal worden
       voltooid, hetgeen dan in de schriftelijke opdracht wordt vermeld.
   7. Bij meerjarige onderhoudsbestekken wordt bij de in het derde lid vermelde totalen van
       bijbetalingen en van inhoudingen elk onderhoudsjaar op zichzelf beschouwd.
   8. De opdrachtgever zal de reeds aangevoerde, de blijkens de vrachtbrief afgezonden en de
       uitsluitend ten behoeve van het werk bestelde bouwstoffen, die tengevolge van
       bestekswijzigingen niet kunnen worden gebruikt, voor zover deze bouwstoffen aan de gestelde
       eisen voldoen, overnemen of deswege een billijke schadevergoeding verlenen.

§ 37. Stelposten

   1. Onder stelposten worden verstaan in het bestek als zodanig aangeduide geldbedragen, welke
      in de aannemingssom zijn begrepen en ten laste waarvan nader in het bestek beschreven
      uitgaven worden gebracht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>   2. Indien de som van de uitgaven, die ten laste van een stelpost worden gedaan, hoger of lager
      blijkt te zijn dan het bedrag van die stelpost, zal de afwijking worden verrekend.
   3. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op de aanschaffing
      van bouwstoffen, wordt gerekend met prijzen, welke zijn samengesteld uit:
      a. de prijzen op basis van franco levering op of in het vervoermiddel bij het werkterrein;
      b. een aannemersvergoeding van 10% van de onder a bedoelde prijzen.
   4. (Vervallen).
   5. Kosten van emballage en de terugzending daarvan komen voor rekening van de aannemer,
      behalve voor zover die kosten, door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven, hoger zijn
      dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
   6. De kosten van het in het werk brengen van ten laste van stelposten aangeschafte bouwstoffen
      zijn in de aannemingssom begrepen en worden niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen
      echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop ook de aanschaffing van die
      bouwstoffen wordt verrekend, indien zij betrekking hebben op het in het werk brengen van
      installaties, zoals liften, centrale verwarming en dergelijke, of voor zover zij door de invulling
      die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs
      rekening heeft moeten houden.
   7. De aanschaffing van bouwstoffen, waarvoor stelposten zijn opgenomen, geschiedt door de
      aannemer volgens nadere opdracht van de directie en, tenzij de directie de aannemer daarin
      vrijlaat, bij leveranciers die daartoe door haar worden aangewezen.
   8. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op de verrichting
      van werkzaamheden, wordt gerekend met prijzen, welke zijn samengesteld uit:

       a. de voor de uitvoering nodige kosten, voor zover deze rechtstreeks op de uitvoering
           betrekking hebben;
       b. een aannemersvergoeding van 10% van de onder a bedoelde kosten.
        De kosten op de bouwplaats voor algemene inrichting, verzorging en uitvoering worden niet
       afzonderlijk verrekend, maar worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen, behalve
       voor zover die kosten, door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven, hoger zijn dan die
       waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
   9. De verrichting van werkzaamheden als bedoeld in het achtste lid geschiedt volgens nadere
       opdracht van de directie door de aannemer of door derden, die daartoe door haar worden
       aangewezen.
   10. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op het doen van
       betalingen aan derden, wordt gerekend met bedragen, welke zijn samengesteld uit:
       a. het bedrag van de aan derden gedane betaling, de omzetbelasting daarin niet begrepen;
       b. een aannemersvergoeding van 5% van het onder a bedoelde bedrag.
   11. Betalingen aan derden, waarvoor stelposten zijn opgenomen, geschieden door de aannemer
       volgens nadere opdracht van de directie.
   12. Alvorens een uitgave ten laste van een stelpost te brengen, kan de directie van de aannemer
       overlegging van bewijsstukken verlangen.

§ 38. Hoeveelheden

   1. Onder verrekenbare hoeveelheden worden verstaan de in het bestek als zodanig aangeduide
      hoeveelheden; afwijkingen worden verrekend overeenkomstig het bepaalde in § 39.
   2. Onder geschatte hoeveelheden worden verstaan de met de toevoeging ‘naar schatting’,
      ‘ongeveer’ of dergelijke aanduidingen in het bestek genoemde hoeveelheden. Een afwijking
      van een geschatte hoeveelheid wordt verrekend indien en voor zover er sprake is van een
      afwijking die meer bedraagt dan 10% van die geschatte hoeveelheid, tenzij zulks aanleiding tot
      onbillijkheid zou geven.
   3. Afwijkingen van andere dan de in het eerste of tweede lid bedoelde hoeveelheden, welke door
      de directie worden verlangd of voorgeschreven, worden beschouwd als bestekswijzigingen en
      verrekend overeenkomstig het bepaalde in § 36.
   4. Indien in het bestek hoeveelheden bouwstoffen zijn vermeld, worden daaronder verstaan, voor
      zover niet anders is bepaald, hoeveelheden in het werk gemeten.
   5. De meting van geleverde of verwerkte bouwstoffen geschiedt door de aannemer ten overstaan
      van de directie en op door haar goed te keuren wijze.

§ 39. Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>   1. Indien in het bestek verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen en deze blijken te hoog of te
      laag te zijn om het werk overeenkomstig de bepalingen van het bestek of de aard van het werk
      tot stand te brengen, zullen de afwijkingen van deze hoeveelheden worden verrekend tegen
      verrekenprijzen, die daartoe bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn overeengekomen.
   2. Indien een verrekenprijs voor afwijkingen van een in het bestek opgenomen verrekenbare
      hoeveelheid te laag of te hoog blijkt te zijn, zal een gewijzigde verrekenprijs tussen de
      opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen. De herziening zal slechts kunnen
      plaats vinden, indien meer dan 110% of minder dan 90% van de in het bestek opgenomen
      verrekenbare hoeveelheid is of zal worden verwerkt.
   3. Indien overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid een verrekenprijs wordt gewijzigd, wordt
      de afwijking van de in het bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheid verrekend tegen die
      gewijzigde verrekenprijs; zodanige wijziging leidt echter niet tot wijziging van de
      aannemingssom.
   4. Indien voor een bepaalde bouwstof of voor een bepaald soort werk meer dan één
      verrekenbare hoeveelheid in het bestek is opgenomen en voor die hoeveelheden een zelfde
      verrekenprijs geldt, wordt voor de toepassing van het bepaalde in het tweede en derde lid het
      totaal van deze hoeveelheden als de in het bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheid
      beschouwd.
   5. In de in deze paragraaf bedoelde verrekenprijzen worden geacht begrepen te zijn alle
      rechtstreeks of zijdelings voor de uitvoering nodige kosten en een aannemersvergoeding. In de
      aannemersvergoeding worden de algemene kosten van de aannemer en een normale
      aannemerswinst geacht begrepen te zijn.

Hoofdstuk XI. Betaling, omzetbelasting, kortingen, verpanding

§ 40. Betaling

   1. Het ingevolge de overeenkomst aan de aannemertoekomende bedrag is het saldo, gevormd
      door de aannemingssom, verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen overigens aan of
      door hem ter zake van de overeenkomst verschuldigd is.
   2. Indien de aannemer volgens de overeenkomst recht heeft op betaling in termijnen, heeft met
      het oog op het verschijnen van een betalingstermijn opneming van het uitgevoerde gedeelte
      van het werk plaats.
   3. Bij de opneming, bedoeld in het tweede lid, wordt rekening gehouden met de waarde van
      goedgekeurde, doch nog niet verwerkte bouwstoffen, voor zover deze krachtens § 19
      eigendom van de opdrachtgever zijn geworden.
   4. Geschiedt de opneming, bedoeld in het tweede lid, niet binnen acht dagen nadat de aannemer
      daarom heeft verzocht, dan kan de aannemer schriftelijk een nieuwe aanvrage tot de directie
      richten, met verzoek binnen vier dagen tot opneming over te gaan. Voldoet de directie niet aan
      dit verzoek, dan wordt de opneming geacht te zijn geschied en wordt het door de aannemer in
      zijn verzoek opgegeven termijnbedrag uitbetaald overeenkomstig het in het zesde lid bepaalde.
   5. Indien de directie na een opneming, bedoeld in het tweede lid, nalaat binnen vier dagen nadat
      de aannemer daarom schriftelijk heeft verzocht, het resultaat van de opneming bekend te
      maken, wordt het door de aannemer in zijn verzoek opgegeven termijnbedrag uitbetaald
      overeenkomstig het in het zesde lid bepaalde.
   6. De uitbetaling van een termijn zal plaats vinden binnen vier weken, nadat bij de opneming,
      bedoeld in het tweede lid, is gebleken, dat de aannemer recht heeft op betaling van die termijn.
      Indien in het bestek is bepaald, dat de betaling van een termijn eerst zal geschieden nadat de
      aannemer een declaratie heeft ingediend, zal de betaling plaats vinden binnen vier weken
      nadat de declaratie in goede orde bij de directie is ingekomen. De declaratie wordt geacht in
      goede orde bij de directie te zijn ingekomen indien de directie niet binnen zeven dagen na
      ontvangst van de declaratie aan de aannemer heeft medegedeeld dat daaraan documenten
      ontbreken welke nodig zijn ter beoordeling van de juistheid van de declaratie. Indien de directie
      tegen de inhoud van de declaratie bezwaar heeft, stelt zij de aannemer onder opgave van
      redenen daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de
      declaratie, op de hoogte.
   7. Indien een termijn verschenen is, waarvan het bedrag beïnvloed kan worden door de
      eindafrekening van het gehele werk, wordt die termijn gesteld op het bedrag, dat de aannemer,
      gegeven de voortgang van het werk, ontwijfelbaar toekomt en wordt dit bedrag aan hem
      uitbetaald.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>   8. Indien een termijn nog niet verschenen is, kan de opdrachtgever niettemin, zo daartoe
       aanleiding bestaat, tot gedeeltelijke betaling daarvan overgaan.
   9. Indien niet is overeengekomen, dat betaling in termijnen zal geschieden, ontvangt de
       aannemer, vooruitlopend op de eindafrekening, binnen vier weken nadat het werk is
       opgeleverd het bedrag, dat hem ontwijfelbaar toekomt.
   10. Op de betaling van bedragen buiten de aannemingssom of van bedragen buiten de termijnen
       van de aannemingssom is het bepaalde in het zesde lid van overeenkomstige toepassing.
   11. Zo spoedig mogelijk na de oplevering van het werk, of, indien in het bestek een
       onderhoudstermijn is voorgeschreven, zo spoedig mogelijk na het verstrijken daarvan, wordt
       de eindafrekening van het werk opgesteld. Hetgeen reeds is betaald wordt dan in mindering
       gebracht op hetgeen de aannemer volgens het eerste lid toekomt en het restant wordt hem
       binnen vier weken betaald. Indien de aannemer bij de eindafrekening een bedrag aan de
       opdrachtgever verschuldigd blijkt, is hij binnen vier weken tot betaling daarvan gehouden.
   12. Indien door in gebreke blijven of onvermogen van de aannemer de opdrachtgever het werk
       geheel of gedeeltelijk uitvoert, of door anderen doet uitvoeren, wordt de betaling opgeschort,
       totdat zal zijn gebleken, welk bedrag dientengevolge door of aan de aannemer verschuldigd is.
       Het bepaalde in § 45, eerste en tweede lid, is niet van toepassing over het tijdvak van de
       opschorting.
   13. In de in het voorgaande lid bedoelde gevallen heeft de opdrachtgever tevens het recht om voor
       rekening van de aannemer rechtstreeks aan onderaannemers en leveranciers een billijke
       vergoeding uit te keren voor de werkzaamheden en leveringen, waarvoor deze nog geen
       betaling genoten. De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan na de aannemer of diens
       wettelijke vertegenwoordiger ter zake te hebben gehoord.

§ 41. Omzetbelasting

   1. De ter zake van het werk verschuldigde omzetbelasting is niet begrepen in de tussen
      opdrachtgever en aannemer overeengekomen of overeen te komen bedragen en prijzen, doch
      het bedrag daarvan wordt door de aannemer in zijn prijsopgaven afzonderlijk vermeld.
   2. De opdrachtgever vergoedt de aannemer de ter zake van het werk verschuldigde
      omzetbelasting.
   3. De aannemer ontvangt echter geen vergoeding van de ter zake van het werk verschuldigde
      omzetbelasting voor zover deze van de opdrachtgever wordt geheven.
   4. De berekening van hetgeen de aannemer ingevolge de overeenkomst toekomt geschiedt met
      inachtneming van bedragen en prijzen, waarin de omzetbelasting niet is begrepen; de
      berekening van de door de opdrachtgever aan de aannemer te vergoeden omzetbelasting
      geschiedt afzonderlijk.
   5. De vergoeding van omzetbelasting aan de aannemer geschiedt gelijktijdig met de ter zake van
      het werk aan hem te verrichten betalingen.

§ 42. Kortingen

   1. De opdrachtgever kan wegens te late oplevering van het werk aan de aannemer kortingen op
      de aannemingssom opleggen. Voor de toepassing van deze paragraaf wordt als dag van
      oplevering aangemerkt de dag, welke door de aannemer overeenkomstig het bepaalde in § 9,
      eerste lid, of, ingeval van heropneming na onthouding van goedkeuring, overeenkomstig het
      bepaalde in § 9, achtste lid, is opgegeven, mits het werk vervolgens is of geacht wordt te zijn
      goedgekeurd.
   2. Het bedrag der kortingen wordt in het bestek bepaald. Bij gebreke van zodanige bepaling
      bedraagt het € 60 per dag.
   3. Geen korting wordt opgelegd voor na de opleveringstermijn verstreken dagen die geen
      werkdag zijn. Evenmin wordt korting opgelegd voor de zowel binnen als na bedoelde termijn
      gevallen dagen, dat de oplevering door overmacht is vertraagd, voor zover daarmede bij een
      verleende termijnverlenging geen rekening is gehouden. Vertraging in de voortgang van het
      werk door bedrijfsstoornissen en – indien de opleveringstermijn niet is bepaald in werkbare
      werkdagen – door onwerkbare dagen, wordt daarbij slechts als overmacht aangemerkt, voor
      zover die vertraging van ongewone duur is geweest.
   4. Geen korting wordt opgelegd wegens overschrijding van een termijn, indien en voor zover deze
      overschrijding het gevolg is van overschrijding van een eerder geëindigde termijn, waarvoor
      reeds korting is opgelegd, mits de bedoelde termijnen met elkaar in verband staan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>   5. Kortingen worden verbeurd enkel ten gevolge van het verschijnen van de bepaalde dag,
      zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is om daarvan te doen blijken.
   6. Kortingen en andere bedragen, die ingevolge de overeenkomst door de aannemer
      verschuldigd zijn, worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende
      termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

§ 43. Verpanding of cessie door de aannemer aan derden

   1. De aannemer zal het recht op het saldo, bedoeld in § 40, eerste lid, geheel of gedeeltelijk
      kunnen cederen of in pand geven.
   2. Indien een cessie aan de opdrachtgever is betekend, is de aannemer verplicht de akte van
      cessie aan de opdrachtgever over te leggen, indien deze zulks wenst.

Hoofdstuk XIa. Zekerheidstelling, verzekering

§ 43a. Zekerheidstelling

   1. Het bepaalde in deze paragraaf is van toepassing, tenzij het bestek anders bepaalt.
   2. Met inachtneming van hetgeen in het zevende lid is bepaald, is de opdrachtgever gerechtigd
      om van de aannemer te bedingen dat deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn
      verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst; indien door de aannemer zekerheid dient
      te worden gesteld, geldt het bepaalde in het derde tot en met het zesde lid van deze paragraaf.
   3. De waarde van de zekerheid is gelijk aan 5% van de aannemingssom en de zekerheid dient te
      worden gesteld in de vorm van een bankgarantie.
   4. Indien de opdrachtgever voornemens is de bankgarantie in te roepen geeft hij de aannemer
      daarvan bij aangetekende brief kennis. De opdrachtgever is gerechtigd de bankgarantie in te
      roepen, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, in een door de aannemer binnen tien
      werkdagen na de verzending van de in dit lid bedoelde kennisgeving aanhangig te maken
      spoedgeschil, in eerste aanleg anders beslist.
   5. De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd,
      met dien verstande dat, indien sprake is van kleine gebreken als bedoeld in § 9, zevende lid,
      de zekerheid van kracht blijft tot het tijdstip waarop de aannemer deze gebreken heeft hersteld.
      Indien in het bestek een onderhoudstermijn is voorgeschreven, blijft de zekerheid van kracht
      tot overeenkomstig § 11, zesde lid, is geconstateerd dat de aannemer aan zijn verplichtingen
      heeft voldaan.
   6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd, of indien een onderhoudstermijn
      is voorgeschreven, na afloop van de onderhoudstermijn, is de aannemer gerechtigd
      vervangende zekerheid te stellen tot een bedrag dat in redelijkheid is gemoeid met herstel van
      de voor zijn rekening komende gebreken. De opdrachtgever is gehouden de oorspronkelijke
      zekerheidstelling terug te geven nadat hij met de vervangende zekerheid heeft ingestemd en
      deze heeft ontvangen.
   7. De opdrachtgever is niet gerechtigd om van de aannemer te bedingen dat deze zekerheid stelt
      voor de nakoming van zijn verplichtingen indien is overeengekomen dat de aannemingssom
      geheel of ten dele wordt ingehouden. Van een zodanige inhouding is sprake indien, de termijn
      van § 40, zesde lid, eerste zin, buiten beschouwing gelaten, aan de aannemer minder wordt
      betaald dan overeenkomt met de som der waarden van het werk dat reeds is uitgevoerd en
      van de goedgekeurde nog onverwerkte bouwstoffen, die eigendom van de opdrachtgever zijn
      geworden.
   8. Indien de opdrachtgever hetgeen de aannemer volgens de overeenkomst toekomt, niet of niet
      tijdig betaalt, of de aannemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever
      het de aannemer toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is de aannemer gerechtigd om van
      de opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen. Indien de opdrachtgever in gebreke
      blijft met het stellen van de door de aannemer verlangde genoegzame zekerheid, is de
      aannemer bevoegd, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in
      onvoltooide staat te beëindigen. Met betrekking tot de schorsing respectievelijk de beëindiging
      in onvoltooide staat is het bepaalde in § 14 van overeenkomstige toepassing. Op de in dit lid
      bedoelde zekerheid is hetgeen in het vierde lid is gesteld van overeenkomstige toepassing.

§ 43b. Verzekering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>   1. Tenzij het bestek anders bepaalt, dient de aannemer verzekeringen aan te gaan waarin de
      opdrachtgever en de directie als mede-verzekerden zijn opgenomen, een en ander voor zover
      dit naar de aard en de omvang van het werk nodig en gebruikelijk is. De aannemer zorgt
      ervoor dat de directie ten spoedigste schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van
      vorenbedoelde verzekeringen ontvangt.
   2. Indien door de opdrachtgever verzekeringen in verband met het werk zijn aangegaan of zullen
      worden aangegaan,worden de condities en bepalingen daarvan aan het bestek gehecht en
      zorgt de opdrachtgever ervoor dat de aannemer ten spoedigste schriftelijk bewijs van het
      bestaan en de inhoud van vorenbedoelde verzekeringen ontvangt.

Hoofdstuk XII. Schade aan het werk

§ 44. Schade aan het werk

   1. Onder schade aan het werk in de zin van deze paragraaf wordt verstaan schade aan het
      geheel of gedeeltelijk door de aannemer ten behoeve van de opdrachtgever gebouwde of
      gemaakte, aan de hulpwerken, aan de op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen en voor het
      werk noodzakelijke hulpmiddelen. Onder schade aan bouwstoffen wordt tevens verstaan het
      verlies daarvan.
   2. Van het ontstaan van schade aan het werk geeft de aannemer zo spoedig mogelijk, in elk
      geval binnen een week nadat hem daarvan is gebleken of had kunnen blijken, kennis aan de
      directie.
   3. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is
      schade aan het werk voor rekening van de aannemer, tenzij deze schade het gevolg is van
      buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de aannemer in
      verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen, en
      het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
   4. Na het ontstaan van schade aan het werk is de aannemer verplicht tijdig de nodige
      maatregelen tot beperking daarvan te treffen. Bij aanwezigheid van de directie handelt hij
      daarbij onder haar goedkeuring.
   5. Schade aan het werk, die is ontstaan tengevolge van het niet nakomen van de in het tweede of
      vierde lid genoemde verplichting, is voor rekening van de aannemer.
   6. Schade aan het werk, welke voor rekening van de aannemer is, zal door deze worden hersteld
      binnen door de directie eventueel te stellen termijnen, tenzij van de aannemer redelijkerwijs
      niet kan worden verlangd, dat het herstel door hem geschiedt. In dit geval, alsmede indien
      redelijkerwijs van de opdrachtgever niet kan worden verlangd, dat hij het herstel door de
      aannemer laat verrichten, kan de opdrachtgever in plaats daarvan een geldelijke vergoeding
      van de aannemer vorderen.
   7. Niet voor rekening van de aannemer komende schade aan het werk zal, indien de
      opdrachtgever daartoe de wens te kennen geeft en dit redelijkerwijs van de aannemer kan
      worden verlangd, eveneens door deze worden hersteld binnen door de directie eventueel te
      stellen termijnen. In dit geval wordt het herstel als meer werk verrekend.

Hoofdstuk XIII. In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van een der partijen

§ 45. In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de opdrachtgever

   1. Indien de opdrachtgever de in gevolge de overeenkomst verschuldigde betalingen niet tijdig
      verricht en de vertraging niet het gevolg is van een omstandigheid waarvoor de aannemer
      verantwoordelijk is, heeft deze aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk
      percentage met ingang van de dag, waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden. De
      rentevordering van de aannemer zal nimmer omvatten rente van rente.
   2. Indien na verloop van twee weken sedert de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten
      geschieden, deze nog niet heeft plaats gevonden en een nadien door de aannemer verzonden
      schriftelijke aanmaning na verloop van veertien dagen evenmin tot betaling heeft geleid, wordt
      het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van die veertien dagen met 2
      verhoogd, en is de aannemer bevoegd, mits hij zulks in de aanmaning heeft vermeld, hetzij de
      uitvoering van het werk te schorsen tot de opdrachtgever het door hem verschuldigde heeft
      betaald, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Met betrekking tot de schorsing
      respectievelijk de beëindiging in onvoltooide staat is het bepaalde in § 14 van overeenkomstige
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>      toepassing.
   3. Het bepaalde in het tweede lid omtrent schorsen en beëindigen in onvoltooide staat is niet van
      toepassing, indien de vordering van de aannemer betrekking heeft op een bedrag,
      waaromtrent de opdrachtgever een spoedgeschil aanhangig heeft gemaakt.
   4. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, is de aannemer bevoegd de
      curator te sommeren om binnen acht dagen te verklaren of hij bereid is het werk te doen
      voortzetten onder zodanige genoegzame zekerheidstelling als de aannemer blijkens de
      sommatie verlangt. Indien de curator zich bereid verklaart het werk te doen voortzetten, is hij
      verplicht bij die verklaring de verlangde zekerheid te stellen. Indien de curator niet bereid is het
      werk te doen voortzetten, is de aannemer gerechtigd het werk in onvoltooide staat te
      beëindigen. Met betrekking tot de beëindiging in onvoltooide staat is het bepaalde in § 14 van
      overeenkomstige toepassing.
   5. Ingeval de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, is het bepaalde in het vierde lid van
      overeenkomstige toepassing. Ingeval de opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend
      of hij met rechterlijke machtiging in een psychiatrisch ziekenhuis wordt geplaatst, is het
      bepaalde in het vierde lid eveneens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
      voor ‘de curator’ wordt gelezen ‘de opdrachtgever en de bewindvoerder’ onderscheidenlijk ‘de
      provisionele bewindvoerder of de curator’.
   6. Ingeval de opdrachtgever overlijdt, is de overeenkomst niet uit dien hoofde ontbonden. Het
      bepaalde in het vierde lid is alsdan van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
      voor ‘de curator’ wordt gelezen ‘de erfgenamen’. Indien de aannemer zulks verlangt, zijn de
      erfgenamen verplicht één van hen of een derde schriftelijk aan te wijzen om hen in alle
      opzichten te vertegenwoordigen.

§ 46. In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de aannemer

   1. Ingeval de aannemer de op hem rustende verplichtingen niet nakomt en de opdrachtgever hem
      deswege in gebreke stelt, zal de ingebrekestelling schriftelijk geschieden en zal de
      opdrachtgever de aannemer daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen
      na te komen. Reeds voordat de gestelde termijn is verstreken, is de opdrachtgever in
      dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te
      nemen als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt. Indien de aannemer nalatig blijft zijn
      verplichtingen na te komen, is de opdrachtgever gerechtigd het werk voor rekening van de
      aannemer te voltooien of te doen voltooien, onverminderd des opdrachtgevers recht op
      schadevergoeding.
   2. Ingeval de aannemer voor de uitvoering van het werk te weinig personeel of hulpmiddelen, dan
      wel hulpmiddelen van onvoldoend vermogen of gebrekkige hulpmiddelen bezigt, waardoor
      naar het oordeel van de directie ontoelaatbare vertraging in de uitvoering ontstaat, zal de
      directie de aannemer schriftelijk aanmanen de uitvoering te bespoedigen. Indien de aannemer
      nalatig blijft, is de directie gerechtigd voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te
      nemen als zij voor de vlotte totstandkoming van het werk dienstig oordeelt.
   3. Ingeval de aannemer in staat van faillissement wordt verklaard, is de opdrachtgever bevoegd
      de curator te sommeren om binnen acht dagen te verklaren of hij bereid is het werk voort te
      zetten onder zodanige genoegzame zekerheidstelling als de opdrachtgever blijkens de
      sommatie verlangt. In afwachting van de beslissing omtrent de voortzetting van het werk is de
      opdrachtgever in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de aannemer zodanige
      maatregelen te nemen als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt. Indien de curator zich
      bereid verklaart het werk voort te zetten, is hij verplicht bij die verklaring de verlangde
      zekerheid te stellen. Indien de curator niet bereid is het werk voort te zetten, is de
      opdrachtgever gerechtigd het werk voor rekening van de aannemer te voltooien of te doen
      voltooien, onverminderd des opdrachtgevers recht op schadevergoeding.
   4. Ingeval de aannemer onder curatele wordt gesteld, is het bepaalde in het derde lid van
      overeenkomstige toepassing. Ingeval de aannemer surseance van betaling wordt verleend of
      hij met rechterlijke machtiging in een psychiatrisch ziekenhuis wordt geplaatst, is het bepaalde
      in het derde lid eveneens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor ‘de
      curator’ wordt gelezen ‘de aannemer en de bewindvoerder’ onderscheidenlijk ‘de provisionele
      bewindvoerder of de curator’.
   5. Ingeval de aannemer overlijdt, is de overeenkomst niet uit dien hoofde ontbonden. Het
      bepaalde in het derde lid is alsdan van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
      voor ‘de curator’ wordt gelezen ‘de erfgenamen’. Indien de opdrachtgever zulks verlangt, zijn
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>      de erfgenamen verplicht één van hen of een derde schriftelijk aan te wijzen om hen in alle
      opzichten te vertegenwoordigen.
   6. De opdrachtgever zorgt er voor, dat de kosten, die voor de aannemer voortvloeien uit de
      toepassing van de bepalingen in deze paragraaf, binnen redelijke grenzen blijven.
   7. Ingeval de opdrachtgever overeenkomstig de bepalingen in deze paragraaf maatregelen ten
      dienste van het werk neemt dan wel het werk zelf voltooit of door derden doet voltooien, is hij
      gerechtigd daarbij van alle ter beschikking van de aannemer staande hulpmiddelen gebruik te
      maken of te doen maken.
   8. De opdrachtgever is verplicht de in het voorgaande lid bedoelde hulpmiddelen in goede staat
      te onderhouden of te doen onderhouden en deze zo spoedig mogelijk, nadat zij voor de
      uitvoering van het werk niet meer nodig zijn, weer ter beschikking van de aannemer te stellen.
      Schade, gedurende de periode van het gebruik aan deze hulpmiddelen toegebracht, is voor
      rekening van de opdrachtgever, tenzij hij bewijst, dat de schade niet aan hem is toe te rekenen.

Hoofdstuk XIV. Kostenverhogende omstandigheden

§ 47. Kostenverhogende omstandigheden

   1. Onder kostenverhogende omstandigheden worden in deze paragraaf verstaan
      omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen
      rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die de
      aannemer niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk aanzienlijk
      verhogen.
   2. Indien kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in het eerste lid intreden heeft de
      aannemer aanspraak op bijbetaling, in voege als omschreven in het volgende lid en
      behoudens het bepaalde in het vierde lid.
   3. Indien de aannemer van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden
      dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
      Alsdan zal de opdrachtgever op korte termijn met de aannemer overleg plegen omtrent de
      vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de
      kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.
   4. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding als
      bedoeld in het derde lid het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen; alsdan zal
      het door de opdrachtgever verschuldigde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
      worden vastgesteld.
   5. Indien in de UAV of elders in de overeenkomst bijzondere voorschriften zijn opgenomen
      omtrent kostenverhogende of buitengewone omstandigheden, is voor wat de in die
      voorschriften geregelde gevallen betreft het bepaalde in deze paragraaf niet van toepassing.

Hoofdstuk XV. Vastleggen van de toestand, beslechting van geschillen

§ 48. Vastleggen van de toestand

   1. Indien de directie of de aannemer tijdens de loop van het werk de toestand, waarin enig
      onderdeel van het werk op zeker tijdstip verkeert, of enig ander feit of feitenverloop betreffende
      de uitvoering of voorbereiding van het werk wenst vast te leggen, kan zij of hij schriftelijk
      vorderen, dat die toestand gemeenschappelijk wordt opgenomen of dat feit of feitenverloop
      gemeenschappelijk wordt geconstateerd en in een op te maken en door hen beiden te
      ondertekenen proces-verbaal wordt beschreven.
   2. Indien de directie of de aannemer aan de in het eerste lid bedoelde vordering niet voldoet, kan
      de wederpartij de toestand in een proces-verbaal doen vastleggen overeenkomstig het
      arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor de
      dag van de aanbesteding luidt, onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zelf de verlangde
      opnemingen en constateringen in aanwezigheid van getuigen te verrichten en vast te leggen in
      een met de getuigen te ondertekenen proces-verbaal. De waardering van het aan dit proces-
      verbaal toe te kennen bewijs is aan het scheidsgerecht van genoemde Raad overgelaten.
   3. Het proces-verbaal, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt in tweevoud opgemaakt; één
      exemplaar is bestemd voor de directie en één voor de aannemer.

§ 49. Beslechting van geschillen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>   1. Voor de beslechting van de in deze paragraaf bedoelde geschillen doen partijen uitdrukkelijk
      afstand van hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen.
   2. Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
      zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of van
      overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer
      mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van
      de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor de dag van aanbesteding
      luidt.
   3. De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het tweede lid
      genoemde Raad ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing
      omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis van de aannemer heeft gebracht, is niet
      ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het
      geschil aanhangig maakt later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij aangetekende
      brief de aandacht van de aannemer op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de vordering
      voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst na het verloop van die termijn is gebleken.
   4. Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van het
      scheidsgerecht geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht
      het geschil, voor zover het dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw overeenkomstig
      deze paragraaf te doen beslechten. De vordering is niet ontvankelijk, indien zij bij de in het
      tweede lid genoemde Raad wordt aanhangig gemaakt later dan drie maanden na het in kracht
      van gewijsde gaan van de rechterlijke uitspraak. Degene die als scheidsman of secretaris aan
      de nietig verklaarde beslissing heeft medegewerkt, zal aan de nieuwe behandeling niet mogen
      medewerken.
   5. Indien beide partijen in onderling overleg hieraan de voorkeur geven, worden de in het tweede
      lid bedoelde regelen vervangen door die, gegeven in de statuten van de Raad van Arbitrage
      voor Metaalnijverheid en -handel, met dien verstande dat in aanvulling dezer regelen de
      bepaling geldt, dat scheidslieden niet bevoegd zijn het tussen partijen overeengekomene te
      wijzigen.

§ 50. Voortzetting van het werk

   1. De aannemer is gehouden, in afwachting van de totstandkoming van een uitspraak in het
      geschil, opvordering van de directie het werk volgens haar aanwijzingen voort te zetten, tenzij
      de Raad van Arbitrage in spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit
      bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien.
   2. Voor zover de uitkering van enige termijn van betaling vertraging zou ondervinden in verband
      met een aanhangig geschil, zal de opdrachtgever tot zodanige betaling overgaan als in
      verband met de stand van het werk en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanige
      betaling zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de
      opdrachtgever van enig recht van de aannemer.

Bijlage A

Volmacht
De ondergetekende(n)
..... 1),
..... 5)
aannemer(s) van .....
..... 2)
Wijst/wijzen als zijn /hun gevolmachtigde aan ..... 3)
die hem/hun in alle opzichten vertegenwoordigt voor alle zaken betreffende .....
..... 4)
....., ..... 20.... 6)
De aannemer(s) ..... 7)
..... , ..... 20.... 6)
Goedgekeurd,
de Directie, ..... 7)

   1) Naam en voornamen van de aannemer of de aannemers, indien hij een natuurlijk persoon is of
      zij natuurlijke personen zijn of – in andere gevallen – de hiermee overeenkomende gegevens.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>   2) Vermelding van het aangenomen werk.
   3) Naam en voornamen van de gevolmachtigde.
   4) Vermelding van het werk of gedeelte ervan alsmede eventuele bijzondere voorwaarden.
   5) Indien de aannemer zelf gevolmachtigde is van gezamenlijke aannemers, wordt hier
      ingevoegd:
      ‘gevolmachtigde van de’.
   6) Plaats en datum van ondertekening.
   7) Handtekening van de aannemers(s) c.q. de Directie.

Bijlage B

Ondergetekende
..... 1),
gevestigd te ..... 2),
in aanmerking nemende:

   1e. dat ..... 3),
       gevestigd te ..... 4),
       hierna genoemd ‘de opdrachtgever’, aan
       ..... 5),
       gevestigd te ..... 6),
       hierna genoemd ‘de aannemer’,
       heeft opgedragen:
       ..... 7),
       op welke overeenkomst de Uniforme Administratieve
       Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 van
       toepassing zijn;
   2e. dat de aannemer voornemens is daarin de in onderstaande
       Lijst van Bouwstoffen vermelde bouwstoffen te verwerken;
       verklaart:
       dat hij/zij afstand doet van alle aanspraken op bedoelde bouwstoffen en deze na de
       goedkeuring beschouwt als eigendom van de opdrachtgever ingevolge § 19, eerste lid, der
       Uniforme Administratieve
       Voorwaarden voormeld.

Lijst van Bouwstoffen: 8),
.....)
.....)
.....)
.....)
.....)
.....)
.....)
.....)
.....)
.....)
....., ..... 20.... 9)
..... 10)

   1) Naam van de leverancier van c.q. rechthebbende op de bouwstoffen.
   2) Volledig adres van deze.
   3) Naam van de opdrachtgever.
   4) Volledig adres van deze.
   5) Naam van de aannemer.
   6) Volledig adres van deze.
   7) Korte beschrijving van het werk.
   8) Opsomming der betrokken bouwstoffen.
   9) Plaats en datum van ondertekening.
   10) Handtekening van de leverancier van c.q. rechthebbende op de bouwstoffen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bijlage 2

Wijzigingen in de UAV 2012 ten opzichte van de UAV 1989:

   –   Paragraaf 1: aan de begripsbepaling van de UAV en van het werk is toegevoegd ‘technisch
       installatiewerk’. Door integratie van de UAV-TI 1992 was deze toevoeging noodzakelijk
       geworden.
   –   Paragraaf 4: Het formulier A met betrekking tot de vertegenwoordiging van de aannemer bij
       volmacht wordt verplicht voorgeschreven. Het formulier dient daarmee niet meer louter als
       voorbeeld.
   –   Paragraaf 5 lid 1 en paragraaf 6 lid 10: De begrippen ‘vergunningen, ontheffingen of
       dergelijke beschikkingen’ zijn vervangen door ‘publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
       toestemmingen’.
   –   Paragraaf 5 lid 5: de specifieke bepaling over de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor
       de niet of niet tijdige levering van bouwstoffen die bij een voorgeschreven leverancier worden
       betrokken, dan wel bouwstoffen die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven, is vervallen.
       Hiermee wordt de positie van de voorgeschreven leverancier gelijkgetrokken met die van de
       voorgeschreven onderaannemer.
   –   Paragraaf 5 lid 8 en paragraaf 6 lid 6: de zorg voor veiligheid en milieu is aangescherpt.
       Deze aanscherping is daarnaast terug te vinden in de toevoeging aan paragraaf 6 van lid 16a
       dat voorziet in een meldingsplicht voor het aantreffen van voorwerpen of stoffen waarvan
       redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen
       of milieu.
   –   Paragraaf 6 lid 14: ‘Goede trouw’ is vervangen door ‘de eisen van redelijkheid en billijkheid’.
   –   Paragraaf 6 lid 26: De zin ‘deze goedkeuring zal niet mogen worden onthouden op onredelijke
       gronden’ is toegevoegd.
   –   Paragraaf 6 lid 27: het woord ‘uitvoeringskosten’ is vervangen door ‘kosten’.
   –   Paragraaf 8 lid 4 en 5: De redactie is aangepast om een duidelijk onderscheid te maken
       tussen de situatie dat een aannemer recht heeft op termijnverlenging en de situatie dat hij bij
       wijze van gunst om termijnverlenging vraagt.
   –   Paragraaf 8a: de beproeving van het technische installatiewerk, afkomstig uit de UAV-TI 1992,
       is opgenomen.
   –   Paragraaf 10: lid 1a is toegevoegd waarin is opgenomen een bepaling betreffende de
       verstrekking van revisietekeningen en bedienings- en onderhoudsvoorschriften van het
       technische installatiewerk.
   –   Paragraaf 10 lid 3: een uitgebreidere regeling is opgenomen voor de ingebruikname van een
       werk voordat dit voltooid is dan wel voor de ingebruikname van een al dan niet voltooid
       onderdeel daarvan. Ten aanzien van het technische installatiewerk is hier een specifieke
       bepaling opgenomen.
   –   Paragraaf 11: bij het herstellen van gebreken door de aannemer is toegevoegd dat hieronder
       niet vallen die gebreken die het gevolg zijn van onjuist of onzorgvuldig gebruik dan wel
       gekwalificeerd kunnen worden als normaal te verwachten slijtage als gevolg van het feitelijke
       gebruik.
   –   Paragraaf 12 lid 2: formuleert de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering. Betreft
       deels een samenvoeging met lid 3 en deels een aanpassing aan het huidige Burgerlijk
       Wetboek (BW).
   –   Paragraaf 12 lid 4: voor de rechtsvordering wordt nu onderscheid gemaakt naar de duur van
       de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, afhankelijk van de aard van het verborgen
       gebrek.
   –   Paragraaf 17 lid 2: de opdrachtgever is niet langer verplicht bouwstoffen te keuren. In het
       bestek moet worden bepaald of en in hoeverre bouwstoffen moeten worden gekeurd.
   –   Paragraaf 17 lid 3: de formulering over gebreken na de keuring is aangepast met de termen
       ‘redelijkerwijs niet door de directie had kunnen worden onderkend’ en ‘het gebrek aan de
       aannemer kan worden toegerekend’.
   –   Paragraaf 17 lid 5: is aangevuld met de bepaling dat de directie de goedkeuring voor andere
       bouwstoffen in plaats van met een fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen, mits van
       overeenkomstige hoedanigheid, niet onthoudt op onredelijke gronden.
   –   Paragraaf 18 lid 1: keuring in de vorm van visuele beoordeling is opgenomen indien in het
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>    bestek is voorgeschreven dat bouwstoffen moeten worden geleverd met een
    kwaliteitsverklaring afkomstig van een door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-
    instelling. Hiermee wordt aangesloten bij de praktijk.
–   Paragraaf 21: is in overeenstemming gebracht met de Wet milieubeheer door de term ‘niet van
    waarde zijn’ bij uit het werk komende oude bouwstoffen te schrappen. In het bestek kan
    worden afgeweken van de hoofdregel dat de uit het werk komende oude bouwstoffen
    eigendom blijven van de opdrachtgever. Voorts is verwijtbaarheid vervangen door
    toerekenbaarheid.
–   Paragraaf 22 lid 2: gebreken in relatie tot een garantie over één of meer onderdelen van het
    werk zijn duidelijker geformuleerd. In afwijking van het advies is niet overgenomen de
    voorgestelde toevoeging ‘op grond van de U.A.V.’. Een omstandigheid die aan de aannemer
    kan worden toegerekend kan namelijk bijvoorbeeld zijn gebaseerd op de UAV maar ook op het
    bestek voor het betreffende werk.
–   Paragraaf 23: de verplichtingen van de aannemer in relatie tot het ter beschikking stellen en
    onderhouden van loodsen en andere hulpmiddelen zijn algemener geformuleerd en er wordt
    verwezen naar het omschrijven van de verplichtingen in het bestek. De rest van paragraaf 23 is
    vervallen. In afwijking van het advies is verder toegevoegd ‘en verwijderen’ en ‘en/of
    directieverblijf’ in de zin: ‘De verplichtingen van de aannemer met betrekking tot het ter
    beschikking stellen, onderhouden en verwijderen van loodsen en/of directieverblijf en andere
    hulpmiddelen worden in het bestek omschreven.’ Ook over het ter beschikking stellen en
    onderhouden van een eventueel directieverblijf en het verwijderen van de loodsen en andere
    hulpmiddelen in zijn algemeenheid (inclusief een eventueel directieverblijf) dient in het bestek
    te worden voorzien. Hiermee wordt een verduidelijking gegeven van de hulpmiddelen waar in
    het bestek op moet worden ingegaan.
–   Paragraaf 26: opgenomen is dat de aannemer een algemeen tijdschema opstelt en wat daarin
    moet zijn opgenomen. Hiermee wordt aangesloten bij de praktijk.
–   Paragraaf 27: in de titel is toegevoegd ‘verslagen van bouwvergaderingen’. Uit de rechtspraak
    blijkt dat, indien is overeengekomen om tijdens de uitvoering van het werk bouwvergaderingen
    te houden, dit belangrijke stukken zijn.
–   Paragraaf 27 lid 1: is aangescherpt zodat het nu ook voorziet in een verplichting om een
    aantekening in het weekrapport te maken over voorvallen betreffende de veiligheid en/of
    gezondheid van personen.
–   Paragraaf 36: lid 1a is toegevoegd die de gevolgen voor de prijs vanwege een door de
    opdrachtgever gewenste bestekswijziging regelt.
–   Paragraaf 42 lid 2: het bedrag der kortingen is gewijzigd van een bedrag in guldens naar een
    bedrag in euro‘s.
–   Paragraaf 48: over het vastleggen van de toestand in een proces-verbaal is bepaald, dat het
    arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw geldt, zoals dit drie maanden
    voor de dag van de aanbesteding luidt.
–   Overig: ‘geldsbedragen’ is gewijzigd in ‘geldbedragen’, ‘netto-prijzen’ is gewijzigd in ‘prijzen’,
    ‘netto-kosten’ is gewijzigd in ‘kosten’, de actuele naam van de Raad van Arbitrage voor de
    Bouw is opgenomen, ‘krankzinnigengesticht’ is gewijzigd in ‘psychiatrisch ziekenhuis’, ‘is te
    wijten aan schuld’ en ‘is te wijten aan’ is gewijzigd in ‘is toe te rekenen’, cursivering van de
    begrippen in paragraaf 1, verwijdering van de definitie van BW uit paragraaf 1, omdat die
    definitie niet meer in de tekst voorkomt, verwijdering van punten in de definitiebepaling van
    UAV in paragraaf 1 en overige paragrafen, toevoeging van ‘hij’ in paragraaf 10, derde lid,
    verwijdering van een tussenstreepje in de tweede zin van paragraaf 26, vierde lid en ‘formulier
    A’ is gewijzigd in ‘bijlage A’.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>