<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>RAADSVOORSTEL
ter besluitvorniing in de raad


Zaaknummer           318022                                 Datum Raadsvergadering                16 december 2024


Onderwerp            Vervolg en fasering Herinrichting      Datum cornmissievergadering           2 december 2024
                     Binnenstad

Portefeuillehouder   Wethouder C. L. Jonkers


Raadscommissie       Ruimte


Voorstel
       De verkeerscirculatie in de binnenstad niet meer te wijzigen
   2. De fasering voor het programma Herinrichting Binnenstad te wijzigen conform bijlage 2

Kernboodschap
ln december 2020 is het Uitvoeringsprogramma Binnenstad (versie oktober 2020) vastgesteld. De eerste
fase van het uitvoeringsprogramma is inmiddels afgerond en de verkeerscirculatie is geëvalueerd. Op basis
van de evaluatie zal de rijrichting in de Hoogstraat niet gewijzigd worden. Wel wordt voorgesteld om de fase-
ring te wijzigen, aansluitend zal het vervolgproces van Herinrichting Binnenstad (fasering, planning en finan-
ciën) nader worden uitgewerkt en inzichtelijk gemaakt.

Bijlage(n)
     1. Uitvoeringsprogramma Binnenstad, versie oktober 2020
     2. Gewijzigde fasering t.b.v. Uitvoeringsprogramma Binnenstad

Aanleiding
Na de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Binnenstad in 2020 zijn in juni 2021 nagenoeg alle
voorgestelde verkeersmaatregelen uit het uitvoeringsprogramma in de binnenstad van Montfoort ingevoerd.
Hiermee is een eerste, belangrijke stap gezet naar een autoluwe binnenstad, waar verkeersdeelnemers zich
veilig voelen en de openbare ruimte toegankelijk is, ook voor mindervaliden. De voorzieningen in de
binnenstad blijven goed bereikbaar.
Wat hebben we gedaan in fase 1:
   •   Verkeerscirculatie aangepast (ook omgeving Bergstraat)
   •   Bebording aangepast en opgeschoond
   •   Aanleg 28 extra parkeerplaatsen aan de oostzijde (Heeswijkerpoort en Joop Westerweelstraat)
   •   Herinrichting Om t Hof - Hofstraat — Hofplein
   •   Evaluatie m.b.t. verkeerscirculatie uitgevoerd
   •   Gestart met voorbereiding aanleg parkeerterrein Julianalaan (onderdeel van fase 2)
Alle evaluatiestukken bekeken, kunnen we concluderen dat we er nog niet in geslaagd zijn een autoluwe en
veilige binnenstad te creèren Door het invoeren van extra verkeersmaatregelen, bovenop de reeds
genomen maatregelen, willen we dit aisnog proberen te bereiken. Dit zal in fase 2 en 3 verder haar beslag
krijgen.




                                                                      Gerneente Montfoort l Kasteelplein 5 l 3417JG Montfoort
                                                         Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@rnontfoort.nt

                                                                                                     www.montfoort.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Gewenst resuitaat
          Een autoluwe binnenstad, waar het veiiig ¡s voor alle verkeersdeelnemers, de straten
          toegankelijk zijn en de voorzieningen bereikbaar.
  11.     Een fasering en uitvoeringsvolgorde die efficiënt en doelmatig is.


Argumenten ¡ Toelichting
     Verkeerscirculatie niet meer wijzigen
Bij vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Binnenstad is toegezegd dat de verkeerssituatie in de
Montfoortse binnenstad een halfjaar na herinrichting van de Hofstraat — Om t Hof - Hofplein geëvalueerd
zou worden, omdat pas na de herinrichting voor verkeersdeelnemers werd duidelijk hoe zij zich hier moeten
gedragen en de situatie goed geëvalueerd kon worden. De stukken die behoren bij de evaluatie zijn u in juni
2023 ter kennisname toegezonden.
2.   Fasering aan passen met als doel een efficiëntere werkvolgorde
Algemeen geldt dat we de deelprojecten bij voorkeur van binnen naar buiten uitvoeren zodat we bij de
werkzaamheden zo min mogeiijk door of over straten moeten die reeds opnieuw zijn ingericht. lndien de
fasering wordt aangepast sluiten de werkzaamheden beter op elkaar aan qua locatie en het effect op het
uiteindelijke resuitaat. Het biedt ruimte voor tussentijdse afweging van keuzes die in de projecten moeten
worden gemaakt.
Versne/len (oorspronkelijk fase 3, wordt fase 2)
         Herinrichting Hoogstraat en Keizerstraat
     >   Uitbreiding parkeermogelijkheden noordzijde
Gedurende fase 1 is de rijrichting op het oostelijk deel van de Hoogstraat al gewijzigd. De Hoogstraat en
Keizerstraat vormen de ader van de binnenstad door de aanwezigheid van winkels en horeca. De staat van
beide straten is erg slecht en de staat van het waterhuishoudingssysteem onzeker. Het is daarom in alle
opzichten wenselijk om de kwaliteitsimpuls die we bewerkstellingen met de herinrichting te versnellen.
Werkverkeer zal voor navolgende deelprojecten ook geen (of nauwelijks) gebruik hoeven maken van de
Hoogstraat.
Tevens is het wenselijk om de uitbreiding van parkeermogelijkheden aan de noordzijde niet onnodig vooruit
te schuiven in de tijd. Gesteld kan worden dat een ruimtelijke procedure doorlopen zal moeten worden,
gezocht wordt nog naar een locatie maar zodra deze bekend is kunnen de voorbereidingen al starten. Of de
uitvoering dan in fase 2 zal plaatsvinden of toch pas in fase 3 is van meerdere factoren afhankelijk.
Ongewijzigd in fase 2
     >   Realisatie parkeermogelijkheden west (krediet reeds gevoteerd, voorbereiding loopt)
     >   Herinrichting Vrouwenhuisstraat
De aanleg van een parkeerterrein aan de westzijde (Julianalaan, terrein voorrnalige duivensportvereniging)
is reeds in voorbereiding. Na het doorlopen van de ruimtelijke procedure en het participatietraject zal de
aanleg naar verwachting komend jaar, dus in fase 2, plaatsvinden.
De staat van de Vrouwenhuisstraat vraagt eveneens om een spoedige aanpak. Deze herinrichting in fase 2
uitvoeren heeft dan ook de voorkeur. Wel zal het zaak zijn deze tijdens de uitvoering van opvolgende
deeiprojecten de Vrouwenhuisstraat zo veel mogelijk te ontlasten.




                                                                Gemeente Montfoort l KsteepLetn 5 l 3417JG Montfoort
                                                   Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.n

                                                                                             www.montfoort.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                             emeente
                                                                            Montfooít
                                                                 ---------


Uitstellen (oorspronkelijk in fase 2, wordt fase 3)
    >       Herinrichting Onder de Boompjes
    >       Verplaatsen weekmarkt
    >       Herinrichting de Plaats
Het verplaatsen van de weekmarkt vraagt naast de technische voorbereiding en uitvoering zowel
organisatorisch als procedureel om een gedegen voorbereiding. Dit gaat gepaard met de herinrichting van
Onder de Boompjes. Pas na verplaatsing van de weekmarkt kan ook de Plaats opnieuw worden ingericht en
afgesloten voor (doorgaand) gemotoriseerd verkeer.
Ongewijzigd ¡n fase 3
    .       Herinrichting Lieve Vrouwengracht
        -   Herinrichting Oude Boomgaard
Als laatste deelprojecten zullen de Lieve Vrouwengracht en Oude Boomgaard opnieuw worden ïngericht, dit
sluit aan bij het van binnen naar buiten werken. Deze deelprojecten blijven daarom onderdeel van fase 3.
Het gewijzigde voorstel voor de fasering is opgenomen als bijlage 2 van dit raadsvoorstel.
Kanttekenîngen en alternatieven
1.1. Terug naar oorspronkelijke rijrichting Hoogstraat draagt niet bij aan het gewenste resultaat, een
     autoluwe binnenstad
Ofschoon de huidige — tegengestelde — rijrichtingen op de Hoogstraat niet door aile stakeholders als een
optimale situatie wordt gezien draagt deze situatie maximaal bij aan het verminderen van onnodige
verkeersbeweg ingen.
Het terugdraaien van het eenrichtingsverkeer op de Hoogstraat — van west naar oost — zou doorgaand
verkeer door de binnenstad stimuleren en automobilisten, als het druk is op de provinciale weg, een
sluiproute door de binnenstad via de Hoogstraat bieden en dat is niet wenselijk.
1.2. Nog geen reden om de ljsselbrug volledig afsluiten voor gemotoriseerd verkeer
De ljsselbrug is inmiddels afgesloten voor gemotoriseerd verkeer dat de binnenstad wil verlaten. Zij worden
hiermee gedwongen om gebruik te maken van in- en uitgangen van de binnenstad die meer geschikt zijn
voor autoverkeer. Tevens vermindert dit het aandeel doorgaand verkeer in de binnenstad, verkeer zonder
doel in de binnenstad zelf.
Omdat er in de huidige situatie bestaan twijfels over de verkeersveiligheid aan de noordzijde van de
Hollandsche lJssel, en de vraag wat het effect wat verschillende toekomstige ontwikkeiingen voor effect
zullen hebben op de verkeersdoorstroming, wordt een mobiliteitsstudie gedaan voor het noordelijk deel van
de kern Montfoort De optie om de lJsselbrug volledig af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer zal, los van
Uitvoeringsprogramma Binnenstad, in betreffende studie worden meegenomen.
2.1 Vervolgproces en fasen versus krediet Uitvoeringsprogramma Binnenstad
Aanvankelijk is bij aanvang van de herinrichting binnenstad indicatief een raming van kapitaallasten
opgesteld, gebaseerd op een bedrag van € 1 500.000, om te kunnen starten met de voorbereiding en
realisatie van dit project en haar deelprojecten. Met de dekking van deze kapitaallasten is rekening
gehouden, in het Herstelplan 2021 zijn deze kapitaallasten opgenomen in de begroting.
Voor de deelprojecten en voorbereidingskrediet(en) die onderdeel uitmaken van Uitvoeringsprogramma
Binnenstad zijn de kapitaallasten derhalve reeds deels voorzien. Per uitgevoerd deelproject is de
gemeenteraad gevraagd krediet te voteren.



                                                                   Gemeente Montfoort l Kasteeiptein 5 l 34171G Montfoort
                                                      Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-1.76400 l info@montfoort.ni

                                                                                                  www.montfoort.n[
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                         emeente
                                                                        Montfooít



 Gereserveerd (beschikbaar) krediet
          Zaaknummer Raadvoorstel                                                                  Voorzien
          995329        Herstelplan 2021; Visie Binnenstad                                  €     1 500.000

 Gevoteerd krediet
          Zaaknummer        Raadvoorstel                                                          Gevoteerd
 Fase 1   1055453           Herinrichting Hofstraat - Om t hof - Hofplein                   €      252.000
          1011586           Parkeren oost (Heeswijkerpoort)                                 €      180.000
          132463            Parkeren Binnenstad-west(Julianalaan)                           €      127.900
          195559            Aanvullend krediet Hofstraat - Om t hof - Hofplein              €      272.000       +
                            Totaal reeds gevoteerd krediet                                  €       831.900

 Resterend krediet          Herstelplan 2021; Visie Binnenstad                              €       668.100
Gezien de indexatie van voorbereidings- en uitvoeringskosten kosten in de sector, die zeker de afgelopen
jaren exponentieel is geweest, kan worden gesteld het resterend krediet onvoldoende zal zijn om alle nog
volgende deelprojecten te realiseren.

 Vervolgproces; fasen & deelprojecten
 Fase 2                  Herinrichting Hoogstraat & Keizerstraat                                     PM
                         Locatiestudie parkeermogelijkheden Noord                                   n.t.b.
                         Aanleg parkeervoorziening Noord                                            n.t.b.
                         Herinrichting Vrouwenhuisstraat                                            n.t.b.
 Fase 3                  Herinrichting Onder de Boompjes (oost)                                     n.t.b.
                         Verplaatsen weekmarkt                                                      n.t.b.
                         Herinrichting De Plaats                                                    n.t.b.
                         Herinrichting Lieve Vrouwengracht & Oude
                                                                                                           b
                         Boomgaard                                                                    ..
2. 2 Votering krediet eerstvolgende deelproject(en)

Op basïs van de gewijzigde fasering zal de gemeenteraad in het vervolgproces als eerste gevraagd worden
in 2025 om een krediet te voteren voor de herinrichting van Hoogstraat en/of Keizerstraat. Deze
deelprojecten worden als essentieel gezien voor Uitvoeringsprogramma Binnenstad, hetgeen mede
bepalend is geweest voor de gewijzigde fasering en de prioritering die daarmee tevens in de volgorde van
deelprojecten is aangebracht.
Een gedegen kostenraming voor de herinrichting van Hoogstraat en/of Keizerstraat kan nog niet worden
opgesteld. De verwachting is wel dat het resterend krediet volledig of tenminste grotendeels toereikend zal
blijken.


2.3 Aanvullend krediet voor overige deelprojecten
Gesteld moet worden dat het nog resterend krediet onvoldoende is om alle nog resterende deelprojecten
van Uitvoeringsprogramma Binnenstad te realiseren. Als fasering en uitgangspunten vastiiggen zullen een
meerjarenplanning en bijbehorende kostenraming worden opgesteld om een prognose af te geven van de
kredietbehoefte voor de resterende deelprojecten in fase 2 en 3.
Ook hierin wordt benadrukt dat de voorgestelde gewijzigde fasering voorziet in een prioritering van
deelprojecten op basis van belang en noodzaak.




                                                               Cemeente Montfoort l KasteetpleLn 5 l 3417JC Montfoort
                                                  Postbus 41 l 3417 ZC Montfoort l T 0348-476400 l info@montfoort.nL

                                                                                                www.montfoort.n[
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Financiën
                                                                  .         emeente
                                                                           Montfoort




De werkzaamheden zullen zo veei als mogelijk binnen de bestaande capaciteit en expertise van de
ambtelijke organisatie worden uitgevoerd. lndien onderzoeken (zoals inspectie riolering) en/of adviezen
(bijvoorbeeld verkeerskundig) extern uitgevoerd moeten worden zal een beroep worden gedaan op daarvoor
beschikbare budgetten.
Met de huidige financiële omstandigheden realiseren we ons dat een integrale afweging gemaakt moet
worden door de gemeenteraad. Wanneer het beschikbaar gestelde krediet Herstelplan 2021; Visie
Binnenstad onvoidoende ruimte meer biedt voor het voteren van kredietaanvragen voor deelprojecten zal
voor navolgende deelprojecten een kredietaanvraag met dekking van het voorgestelde krediet worden
voorgelegd.


Planning en aanpak
Na vaststelling van dit raadsvoorstel zal het verkeerscirculatieplan definitiefworden gemaakt en waar nodig
nog ontbrekende verkeersbesluiten worden opgemaakt en ter inzage gelegd.
Het deelproject Parkeren Binnenstad-west (Julianalaan) is in voorbereiding en zal naar verwachting in 2025
worden uitgevoerd.
Afhankelijk van de financiële mogelijkheden zal voor deelprojecten steeds een nieuwe kredietaanvraag op
basis van prioriteit en actuele cijfers aan de gemeenteraad worden voorgelegd.


Communicatie l Participatie
Communicatie over dit besluit vindt plaats via de gemeentelijke website, de gemeentepagina (Special
Binnenstad) en Social Media.


Relatie met duurzaamheid / Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Niet van toepassing


Toets inclusiviteit
Niet van toepassing




Montfoort, 19 november 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,
de secretaris,              de burgemeeste7




M.H. v.n dr Veer                         mr. P.J.




                                                                 Gerneente Montfoort l Kasteetp[ein 5 l 3417JG Montfoort
                                                    Postbus 41 l 3417 ZG Montfooít l T 0348-476400 l info@rnontfoort.n[

                                                                                                www.montfoort.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                          . ..
                                                                            •       ••




RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 16 december 2024 heeft de gemeenteraad besloten:

     1. De verkeerscirculatie in de binnenstad niet meer te wijzigen
     2. De fasering voor het programma Herinrichting Binnenstad te wijzigen conform bijlage 2




de griffier,                                                       de voorzitter,




mr. S.G. Meijer                                                    mr. P.J. van Hartskamp-de Jong




                                                              Gemeente Montfoort l Kasteetp[ein 5 l 34Ì7JG Montfooít
                                                 Postbus 41 l 3417 ZG Montfoort l T 0348-4764U0 l info@montfoort.nt

                                                                                             www.montfoort.nt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>