<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                         2017-029
                                                              Ruimtelijk Domein
Voortgangrapportage Het Klooster
nummer 6 – januari 2017
Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella
 Deelprojecten
 Verbreding Lekkanaal/3e Sluiskolk
 Op 1 september 2016 heeft de starthandeling plaatsgevonden van het project Verbreding
 Lekkanaal/3e sluiskolk Beatrixsluis. Wie nu het projectgebied bezoekt zal ongetwijfeld
 geïmponeerd zijn door de fysieke ingrepen die tot nu toe in die korte tijd hebben plaatsgevonden.
 Op korte termijn staat een tweetal operaties op stapel. De eerste betreft het realiseren van de
 tunnel onder de Waterliniedok waarmee de deelgebieden 1, 2 en 3 voor het fietsverkeer en het
 bestemmingsverkeer voor passanten met elkaar verbonden wordt. Een tweede operatie betreft de
 verplaatsing van de kazemat Vreeswijk naar een nieuwe locatie binnen het projectgebied van de
 Verbreding Lekkanaal/3e sluiskolk Beatrixsluis. Dit zal eind februari gaan plaatsvinden.
 Deelgebied 1
 Inmiddels is het bouwrijp maken van deelgebied 1 geheel afgerond. Zoals eerder gemeld is de 1 e
 kavel in het gebied verkocht en zal de bouw op deze kavel naar verwachting op korte termijn
 starten. Daarnaast zijn in het gebied een aantal tijdelijke voorzieningen gerealiseerd die te maken
 hebben met de verbreding Lekkanaal en 3e sluiskolk. Daarbij moet gedacht worden aan de
 bouwketen inclusief parkeerterrein van de aannemer en de tijdelijke ontsluiting op de Achterweg.
 Deelgebied 2 en 3
 In de deelgebieden 2 en 3 zal gestart worden met de voorbereidingen van de afbouw van de
 hoofdinfrastructuur inclusief de fietspaden in deze deelgebieden. De verwachting is dat de
 uitvoering voor september 2017 verwezenlijkt zal zijn.
 Deelgebied 4
 Deelgebied 4 binnen de projectgrenzen van het Klooster is nog niet belegd met een actueel
 planologisch kader. Inmiddels is aan een extern bureau opdracht verstrekt om te starten met het
 opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan voor dit deelgebied. Vanuit de markt is
 inmiddels ook belangstelling voor dit gebied getoond.
 Archeologie
 De afgelopen periode heeft het aspect “Archeologie” veel belangstelling gekregen en is daarvoor
 ook de nodige media aandacht ontstaan nu op kavels waardevolle vondsten zijn aangetroffen en
 ook opgegraven zijn. Daarover bent u regelmatig geïnformeerd.
 Promotie en acquisitie Het Klooster
 In het najaar van 2014 heeft het College van B&W het plan van aanpak promotie en acquisitie
 Het Klooster vastgesteld. De uitgifte van gronden op het bedrijvenpark trekt aan, maar loopt nog
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                        2017-029
                                                           Bladnummer  2/3
                                                           onderwerp  Voortgangsrapportage Het Klooster
                                                                      Nummer 6 – januari 2017
achter bij de oorspronkelijke verwachting. Er is door grote marktpartijen interesse in de grote
kavels langs de A27. De gesprekken daarover zijn in volle gang. De promotie en acquisitie zetten
we op dit moment vooral in op de kleinere en middelgrote kavels aan de westkant van het
terrein. In het magazine Ondernamen van december jl. is nog een artikel gewijd aan de promotie
van de kleinere kavels. Hierin stond ook onze nieuwe advertentie, ontworpen door het
Nieuwegeinse bedrijf ID310. We gaan het bouwbord op Het Klooster en andere communicatie-
uitingen ook in deze lijn vernieuwen.
De bouw door Rijver BV voor o.a. het Nieuwegeinse bedrijf RuRo Gereedschappen is voltooid en
is het pand inmiddels in gebruik genomen.
De bouw voor de bedrijven Pack& Parcel en Kersbergen is ook afgerond. De bedrijven zijn
inmiddels in het pand gehuisvest.
In september is Prologis gestart met de bouw van een distributiecentrum voor DHL Supply Chain
Benelux nabij het entreegebied deelgebied 2. Oplevering van het gebouw staat gepland in mei.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                         2017-029
                                                           Bladnummer   3/3
                                                           onderwerp   Voortgangsrapportage Het Klooster
                                                                       Nummer 6 – januari 2017
Ook is in september gestart met de bouw van het pakketten- en sorteer distributiecentrum van
PostNL en met de bouw van een crossdock voor de Van Wezenberggroep. Beide kavels liggen in
deelgebied 3.
Het college is van mening dat een uitbreiding van de promotie en acquisitie de verkoop op het
bedrijvenpark bespoedigt. Het is belangrijk dat de juiste partijen in een vroeg stadium in het
beslissingsproces en op het juiste moment Het Klooster weten te vinden en zich hier gaan
vestigen. Bij promotie en acquisitie hoort een uitgebreid netwerk, kennis van de (logistieke)
markt en een pro actieve houding. Om die reden worden diverse congressen en
netwerkbijeenkomsten bijgewoond. Zo nemen we weer eind mei/begin juni 2017 als onderdeel
van de U10 deel aan de grootste Nederlandse vastgoedbeurs Provada. Dit jaar zal de Nationale
Distributie Dag in Nieuwegein gehouden worden. Deze dag wordt in samenwerking met het NDD
georganiseerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>