<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>1-11</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>STICHTSE

Y) RECREATIESCHAP
| GROENLANDEN.

Voor deze 10 projecten moeten op enig moment vergunningen worden aangevraagd en
vooralsnog is onbekend of deze vergunningen (met vertraging) worden afgegeven.
Daarnaast heeft het Recreatieschap bij de verkoop van de legakkers in 2017 geëist dat
kopers (particulieren) de huidige beschoeiing uiterlijk in 2020 vervangen hebben. Tegenover
het niet nakomen van deze afspraak staat een direct opeisbare boete van € 50.000.

De consequenties zijn op dit moment (11 september 2019) de volgende:

1. De geplande (vervangings)investeringen moeten worden uitgesteld (geen uitvoering in
2019 en vanaf 15 maart 2020 begint het broedseizoen weer).

2. Nadat er een beoordelingskader voor de bevoegde gezagen is vastgesteld en een
aangepaste versie van de AERIUS Calculater beschikbaar is, kan het schap weer
vergunningsaanvragen indienen.

3. Uitstel van de geplande investeringen kan tot gevolg hebben dat er plaatselijke reparaties
(bijvoorbeeld aan de beschoeiing) nodig zijn om gevaarlijke situaties te voorkomen. Dit
zorgt voor extra kosten en voor extra uitstoot van stikstof omdat er nu meerdere keren
naar de locatie wordt gevaren.

4. Als compensatiemaatregel kunnen genoemd worden het varen op schonere brandstof en
het aanleggen van natuuroevers.

5. Als “dwingende reden van groot openbaar belang” kunnen we aanvoeren dat het schap
als nautisch beheerder de zorg heeft voor het vlotte en veilige verloop van de
scheepvaart. Als beheerder van de landterreinen is het schap verantwoordelijk voor de
veiligheid van de terreinen.

6. Verwachte extra kosten voor het Recreatieschap hebben te maken met:

e De reeds ingehuurde projectleider /directievoerder / toezichthouder voor reeds
ingang gezette projecten
De extra reparaties die nodig zijn i.v.m. uitstel van de vervanging
Mogelijke compensatiemaatregelen die geëist worden
Het extra papier- en regelwerk (besturen informeren, nieuwe planning maken,
nieuwe vergunning aanvragen met extra legeskosten, verwerking in de financiële
administratie)

e Mogelijk gederfde inkomsten doordat investeringen van pachters vertraging
oplopen.

Bovenstaande is een momentopname en niet uitputtend. De PAS-discussie is volop in
ontwikkeling. Nadat er een beoordelingskader voor de bevoegde gezagen is vastgesteld en
een aangepaste versie van de AERIUS Calculater beschikbaar is, zal het Recreatieschap
weer vergunningen aanpassen en/of indienen.

We gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Maarten van der Kuijl en Bianca van Eck
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>