<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    STAATSCOURANT
                                                                                                 Nr. 1567
                                                                                                 30 januari
                                                                                                         2012
    Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.



    Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en
    van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)

    Nr. 2011-2000541953
    Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving

    De Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken, Landbouw en
    Innovatie;

    Overwegende dat het wenselijk is de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
    werken te herzien;

    Besluiten:

    Vast te stellen de in de bijgaande bijlage 1 vervatte Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
    uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012.

    Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

    ’s-Gravenhage, 19 januari 2012

    De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
    J.W.E. Spies.

    De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
    M.J.M. Verhagen.




1   Staatscourant 2012 nr. 1567    30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    BIJLAGE 1

    Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische
    installatiewerken 2012 (UAV 2012)

    HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

    § 1. Aanduidingen, begripsbepalingen

    1. Verstaan wordt onder:
       de aannemer: de natuurlijke of rechtspersoon, aan wie het werk is opgedragen;
       de aannemingssom: het bedrag, waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te
       brengen, de omzetbelasting daarin niet begrepen;
       het bestek: de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk
       geldende voorwaarden, de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing;
       bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of
       onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke;
       dag: kalenderdag;
       de opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die het werk opdraagt;
       de overeenkomst: de tussen opdrachtgever en aannemer tot stand gekomen overeenkomst van
       aanneming van werk;
       UAV: deze Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van
       technische installatiewerken 2012;
       het werk: het uit te voeren werk, technische installatiewerk of de te verrichten levering;
       werkdag: een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen
       of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve
       arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele
       vrije dag.
    2. Indien in het bestek een afzonderlijke termijn is gesteld, binnen welke een deel van het werk moet
       worden opgeleverd, wordt voor de toepassing van de §§ 6, vierde lid, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 42 en 44
       dat deel als een afzonderlijk werk aangemerkt.
    3. Indien in het bestek een afzonderlijke termijn is gesteld, binnen welke de uitvoering van het werk
       tot een bepaalde stand moet zijn gevorderd, voordat de oplevering plaats vindt, is het bepaalde in
       de §§ 8, 8a, 9 en 42 van overeenkomstige toepassing.
    4. Indien aan de totstandkoming van de overeenkomst geen aanbesteding is voorafgegaan, wordt
       voor de toepassing van de §§ 2, tweede lid, 6, elfde en dertiende lid, 48, tweede lid, en 49, tweede
       lid, in plaats van ‘de dag van aanbesteding’ gelezen ‘de dag van de prijsaanbieding van de
       aannemer’.
    5. Bij meerjarige onderhoudswerken, opgedragen voor een bepaalde som per jaar wordt, indien
       sprake is van ‘aannemingssom’ of van ‘termijn van betaling’, bedoeld de aannemingssom per jaar
       of de termijn van betaling van het betrokken onderhoudsjaar.

    § 2. Van toepassing zijnde voorschriften, tegenstrijdige bepalingen

    1. De bepalingen van de UAV gelden voor zover daarvan in het bestek niet uitdrukkelijk is afgeweken.
    2. Tot het bestek behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de op het werk van
       toepassing verklaarde technische normvoorschriften zoals deze drie maanden voor de dag van
       aanbesteding luiden.
    3. Op de overeenkomst is van toepassing het Nederlandse recht.
    4. Indien onderdelen van het bestek onderling tegenstrijdig zijn, wordt, tenzij een andere bedoeling
       uit het bestek voortvloeit, de rangorde daarvan bepaald aan de hand van de volgende regels:
       a. een nieuw geschreven of getekend document gaat voor een oud geschreven of getekend
           document;
       b. de beschrijving gaat voor een tekening;
       c. een bijzondere regeling gaat voor een algemene regeling;
       met dien verstande, dat regel a gaat voor de regels b en c , en regel b voor regel c .
       Indien toepassing van deze regels geen uitkomst biedt, wordt de tegenstrijdigheid, met inachtne-
       ming van de billijkheid, uitgelegd ten nadele van degene door of namens wie het bestek is
       opgesteld.
    5. Het in het vierde lid bepaalde laat onverlet de verplichting van de aannemer om de directie te
       waarschuwen in geval van een klaarblijkelijke tegenstrijdigheid tussen onderdelen van het bestek.




2   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    HOOFDSTUK II. VERTEGENWOORDIGING VAN PARTIJEN

    § 3. Directie

    1. De opdrachtgever is gerechtigd een of meer personen aan te wijzen om als directie op te treden of
       de directie bij te staan dan wel als zodanig aangewezen personen door anderen te vervangen.
    2. Indien de opdrachtgever niet een of meer personen wil aanwijzen om als directie op te treden, is
       hij verplicht hiervan vóór de uitvoering van het werk schriftelijk mededeling te doen aan de
       aannemer. Indien door het niet aanwijzen of niet vervangen van een of meer personen om als
       directie op te treden meer van de aannemer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan
       worden gevergd, heeft hij recht op bijbetaling.
    3. De opdrachtgever geeft van elke aanwijzing als bedoeld in het eerste lid, indien deze niet reeds in
       het bestek is gedaan, en van elke wijziging of intrekking daarvan, onverwijld schriftelijk kennis aan
       de aannemer.
    4. Zolang en voor zover de opdrachtgever niet schriftelijk aan de aannemer van het tegendeel doet
       blijken, vertegenwoordigt de directie de opdrachtgever in alle zaken het werk betreffende. In de
       gevallen echter, waar in de UAV uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd, is alleen deze
       bevoegd.
    5. Indien meer dan één persoon als directie is aangewezen, wordt ieder der aangewezen personen
       geacht de directie te vertegenwoordigen.
    6. De directie oefent het toezicht uit op de uitvoering van het werk en op de naleving van de
       overeenkomst.
    7. Personen, die zijn aangewezen om de directie bij te staan, binden deze in zoverre het tegendeel
       niet schriftelijk aan de aannemer is medegedeeld.
    8. De directie is bevoegd te bepalen, dat door haar aan te duiden werkzaamheden niet mogen
       worden uitgevoerd dan in tegenwoordigheid van de directie of van door haar aangewezen
       personen.
    9. Indien en zolang de opdrachtgever van zijn in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geen gebruik
       heeft gemaakt, treedt hij daar, waar in de UAV sprake is van de directie, in haar plaats.

    § 4. Gevolmachtigde van de aannemer.

    1. De aannemer is te allen tijde gerechtigd één of meer personen aan te wijzen om hem in zaken het
       werk betreffende te vertegenwoordigen. De aanwijzing door de aannemer van personen die hem
       in zaken het werk betreffende zullen vertegenwoordigen, moet geschieden met gebruikmaking van
       een volmacht overeenkomstig Bijlage A van de UAV. Ditzelfde geldt bij wijziging van bedoelde
       volmacht.
    2. Een door de aannemer gewaarmerkt afschrift van de volmacht wordt onverwijld aan de directie
       verschaft.
    3. De aanwijzing van iedere gevolmachtigde geschiedt voor het werk of voor een bepaald gedeelte
       ervan.

    HOOFDSTUK III. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

    § 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

    1. De opdrachtgever zorgt er voor, dat de aannemer tijdig kan beschikken:
       a. over de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, die voor de opzet van het werk
           volgens het bestek vereist zijn;
       b. over het terrein of het water, waarop of waarin het werk moet worden uitgevoerd;
       c. over de benodigde tekeningen en andere gegevens;
       d. over de verstrekkingen, die de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst doet.
       Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, houdt de directie vóór de aanvang van het
       werk een bouwbespreking met de aannemer en de leidingbeheerders, waarbij de aannemer wordt
       ingelicht omtrent de juiste ligging van de zich in of nabij het werk en het werkterrein bevindende
       ondergrondse kabels en leidingen en waarbij wordt vastgesteld wat daarmee moet geschieden.
       Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, zal de aannemer vóór de aanvang van het werk
       om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
    2. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven
       constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid
       wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
    3. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, gebreken
       mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
    4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de functionele ongeschiktheid:
       a. van door hem voorgeschreven bouwstoffen;
       b. van bouwstoffen, die bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken,



3   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>             tenzij de aannemer een keuzemogelijkheid had met betrekking tot deze bouwstoffen.
         Onder de functionele ongeschiktheid van bouwstoffen wordt verstaan het naar hun aard niet
         geschikt zijn van deze bouwstoffen voor het doel waarvoor zij blijkens het bestek zijn bestemd.
    5.   (Vervallen).
    6.   Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan het werk
         stellen dan in de overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van het werk, welke nodig zijn om
         aan die eisen te voldoen, worden verrekend als meer werk.
    7.   De opdrachtgever zal het aan de aannemer toekomende volgens de in de overeenkomst gestelde
         regelen voldoen.
    8.   Indien het bouwterrein, de uit het werk komende oude bouwstoffen of de door de opdrachtgever
         ter beschikking gestelde bouwstoffen verontreinigd zijn, wordt de aard en de omvang daarvan,
         voor zover voor de uitvoering van het werk van belang, in het bestek vermeld. De opzet van het
         werk zal zodanig zijn, dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk
         wordt beperkt.

    § 6. Verplichtingen van de aannemer

    1. De aannemer is verplicht het werk uit te voeren naar de bepalingen van de overeenkomst zonder
        aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding te kunnen doen gelden dan in de
        gevallen, waarin dat bepaaldelijk voorgeschreven of kennelijk bedoeld is.
        Hij is verplicht al datgene te verrichten, wat naar de aard van de overeenkomst door de wet, de
        billijkheid of het gebruik wordt gevorderd of tot een behoorlijke aanwending der bouwstoffen
        behoort.
    2. De aannemer is verplicht het werk uit te voeren volgens de door de directie te verstrekken en de
        door haar goed te keuren tekeningen. Hij is verplicht de orders en aanwijzingen op te volgen, die
        hem door de directie worden gegeven.
    3. De verplichtingen van de aannemer omvatten mede:
        a. de levering van de nodige bouwstoffen en het verrichten van de nodige werkzaamheden;
        b. de beschikbaarstelling van gereedschap, materieel,
             hulpmaterialen, hulpstoffen, hulpwerken en andere hulpmiddelen, nodig voor de uitvoering
             van het werk en het verrichten van de nodige hulpwerkzaamheden;
        c. de betaling van precario, kosten van aansluiting van hulpleidingen en dergelijke.
    4. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor rekening van de aannemer met ingang van de datum
        van aanvang of zoveel eerder als de aannemer ingevolge § 7, tweede lid, met het werk begint, tot
        en met de dag waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in § 10, eerste of tweede lid, als
        opgeleverd wordt beschouwd. Onder het werk en de uitvoering daarvan worden mede begrepen
        de voorbereiding, de aanvoer van bouwstoffen, de uitvoering van hulpwerken, de doelmatigheid
        en capaciteit van werktuigen en gereedschappen.
    5. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk overeenkomstig
        de volgens § 8, eerste lid, in het bestek voorgeschreven termijn verzekerd is.
    6. De wijze van uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat voor de opdrachtgever dan wel voor
        derden geen nodeloze hinder is te duchten. De aannemer dient het werk zodanig uit te voeren, dat
        daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
    7. Onvoldoend werk wordt binnen een door de directie in billijkheid te stellen termijn tot haar
        genoegen door de aannemer verbeterd of vernieuwd. Deze verbetering of vernieuwing geschiedt
        op kosten van de aannemer, tenzij het onvoldoend werk het gevolg is van een omstandigheid die
        voor rekening van de opdrachtgever komt.
    8. De aannemer is aansprakelijk voor schade aan met het werk in verband staande werken van de
        opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze
        door de uitvoering van het werk is toegebracht en is toe te rekenen aan nalatigheid, onvoorzichtig-
        heid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn
        leveranciers.
    9. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade,
        voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en is toe te rekenen aan nalatig-
        heid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaan-
        nemers of zijn leveranciers.
    10. De aannemer zorgt voor de tijdige verkrijging van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestem-
        mingen, die hij nodig heeft of wenst, voor zover zij niet behoren tot die, waarvoor de opdrachtge-
        ver ingevolge het bepaalde in § 5, eerste lid, sub a zorg draagt.
    11. De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang
        zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag
        van aanbesteding in werking zijn getreden. De aan de naleving van deze voorschriften en
        beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
    12. De gevolgen van de naleving van voorschriften van bijzondere aard zijn voor rekening van de
        aannemer, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat hij deze voorschriften niet behoefde
        te kennen. In dit laatste geval heeft hij aanspraak op bijbetaling.



4   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    13. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege,
        die na de dag van aanbesteding in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever,
        tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aannemer die gevolgen reeds op de dag van
        aanbesteding had kunnen voorzien. Indien echter in de overeenkomst bepalingen zijn opgenomen
        betreffende de verrekening van wijzigingen van lonen en sociale lasten of van prijzen, huren en
        vrachten, komen de gevolgen daarvan slechts voor rekening van de opdrachtgever, indien en voor
        zover zulks uit die bepalingen voortvloeit.
    14. Indien de constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen, bedoeld in § 5, tweede lid, dan wel de
        bouwstoffen of hulpmiddelen, bedoeld in § 5, derde lid, klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of
        gebreken vertonen, dat de aannemer in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou
        handelen door zonder de directie daarop te wijzen tot uitvoering van het desbetreffende onderdeel
        van het werk over te gaan, is hij voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk. Het
        in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de in § 5, vierde lid, en deze paragraaf,
        zevenentwintigste lid, bedoelde gevallen.
    15. Indien de aannemer meent, behalve op de aannemingssom, op de vergoeding van de omzetbelas-
        ting en op de verrekening ingevolge de §§ 35 tot en met 39, nog andere aanspraken jegens de
        opdrachtgever te hebben, geeft hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk aan deze kennis en in
        elk geval op zodanig tijdstip dat de directie de ter zake nodige gegevens kan verzamelen. Aan het
        verzamelen van die gegevens verleent de aannemer zijn medewerking. De opdrachtgever of de
        directie kan van de aannemer nadere inlichtingen verlangen omtrent de door hem kenbaar
        gemaakte aanspraken.
    16. De aannemer zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor een zodanige
        verlichting, dat een goede uitvoering van het werk gewaarborgd is.
    16a.Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen, waarvan
        redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of
        milieu, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo
        mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen.
    17. De aannemer is verplicht alle onbekwame dan wel ongeschikte personen, die van zijnentwege of
        vanwege een onderaannemer of leverancier op het werk aanwezig zijn, op verlangen van de
        directie onverwijld daarvan te doen verwijderen.
    18. De aannemer moet gedurende de uitvoering van het werk op of in de nabijheid van de plaats, waar
        het wordt uitgevoerd, aanwezig zijn, tenzij de directie zulks onnodig oordeelt of een gevolmach-
        tigde hem overeenkomstig § 4 vertegenwoordigt.
    19. De aannemer zorgt er voor, dat bij de uitvoering van het werk, tenzij hijzelf of zijn gevolmachtigde
        ter plaatse is, steeds een persoon aanwezig is, die de opdracht heeft orders of aanwijzingen van de
        directie op te volgen en deze onverwijld aan hem of zijn gevolmachtigde over te brengen.
    20. De aannemer verleent toegang tot het werk en het werkterrein aan de personen, die door de
        opdrachtgever of de directie tot toegang zijn gemachtigd, voor zover hij daartegen geen redelijke
        bezwaren heeft.
    21. Behalve het te werk gestelde personeel en uit anderen hoofde bevoegde personen mag de
        aannemer andere personen op het werk en het werkterrein toelaten voor zover de opdrachtgever
        of de directie daartegen geen redelijke bezwaren kenbaar maakt.
    22. De aannemer zorgt er voor, dat de directie en door de directie aangewezen personen, voor zover
        fabrieksgeheim zich daartegen niet verzet, vrije toegang hebben tot de terreinen, fabrieken,
        werkplaatsen en loodsen, zowel van de aannemer als van onderaannemers en leveranciers, waar
        werkzaamheden ten behoeve van het werk worden verricht of voor het werk bestemde bouwstof-
        fen zijn opgeslagen, teneinde de werkzaamheden respectievelijk de bouwstoffen te inspecteren.
    23. Indien uit hoofde van fabrieksgeheim vrije toegang als bedoeld in het voorgaande lid niet of niet
        ten volle kan worden gegeven, moet hiervan kennis worden gegeven:
        a. bij de inschrijving, indien de bevoegdheid tot het verlenen van vrije toegang bij de aannemer
            berust;
        b. bij de aanvraag tot goedkeuring van de betrokken onderaannemer of leverancier, indien de
            bevoegdheid bij een van hen berust.
        Een kennisgeving als bedoeld onder a zal niet worden aangemerkt als een aan de inschrijving
        verbonden voorwaarde.
    24. Indien twee of meer personen tezamen een werk hebben aangenomen, zijn zij hoofdelijk voor de
        gehele uitvoering daarvan aansprakelijk. Zij zijn verplicht een van hen schriftelijk aan te wijzen om
        hen in alle opzichten te vertegenwoordigen.
    25. De aannemer mag het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen zonder schriftelijke
        goedkeuring van de opdrachtgever.
    26. De aannemer kan bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laten uitvoeren, mits
        voor de keuze van deze onderdelen en van de daarvoor in te schakelen onderaannemers de
        schriftelijke goedkeuring van de directie is verkregen; deze goedkeuring zal niet mogen worden
        onthouden op onredelijke gronden. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor die
        onderdelen ten volle verantwoordelijk.
    27. Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van een bepaalde onderaannemer of



5   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>        leverancier is of wordt voorgeschreven, is de aannemer voor wat het presteren van die onderaan-
        nemer of leverancier betreft jegens de opdrachtgever tot niet meer gehouden dan tot datgene,
        waartoe de aannemer die onderaannemer of leverancier kan houden krachtens de voorwaarden
        door deze gehanteerd en zoals deze door de opdrachtgever zijn aanvaard of goedgekeurd.
        Indien de voorgeschreven onderaannemer of leverancier niet, niet tijdig of niet deugdelijk
        presteert en de aannemer het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadever-
        goeding te verkrijgen, zal de opdrachtgever de voor de aannemer ontstane meerdere kosten aan
        hem vergoeden, voor zover deze hem niet zijn vergoed door de onderaannemer of leverancier.
        Daartegenover zal de aannemer, op eerste verzoek van de opdrachtgever, aan deze zijn vordering
        op de voorgeschreven onderaannemer of leverancier cederen tot aan het door de opdrachtgever
        aan hem vergoede bedrag.
    28. Indien onderdelen van het werk in onderaanneming worden uitgevoerd, zal de aannemer de
        onderaannemer volledig inlichten omtrent de bepalingen van het bestek, die bij het desbetreffende
        onderdeel van belang kunnen zijn, en omtrent de wijze van uitvoering.
    29. Orders en aanwijzingen betreffende die onderdelen zullen door de directie uitsluitend aan de
        aannemer worden kenbaar gemaakt en zullen door deze aan de onderaannemer worden doorge-
        geven, tenzij de aannemer na overleg met de onderaannemer schriftelijk verzoekt bedoelde orders
        en aanwijzingen tevens rechtstreeks aan de onderaannemer mede te delen.
    30. De aannemer is verplicht ter zake van de overeenkomst in Nederland domicilie te hebben voor
        zover hij niet reeds in Nederland is gevestigd.

    HOOFDSTUK IV. AANVANG, UITVOERINGSDUUR, OPLEVERING

    § 7. Datum van aanvang

    1. Als datum van aanvang zal worden aangemerkt de vijfde werkdag na de dag waarop de aannemer
       het werk is opgedragen.
    2. Tenzij in het bestek anders is bepaald, staat het de aannemer vrij, behoudens bezwaar van de
       directie, ook vóór de datum van aanvang met het werk te beginnen.

    § 8. Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering

    1. De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, wordt in het bestek uitgedrukt:
       a. hetzij in een aantal werkbare werkdagen;
       b. hetzij in een aantal kalenderdagen, -weken of -maanden;
       c. hetzij door een bepaalde dag te noemen.
    2. Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare werkdagen, worden werkdagen, respectie-
       velijk halve werkdagen, als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door omstandigheden buiten
       de aansprakelijkheid van de aannemer gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste
       twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kon worden gewerkt.
    3. Als de oplevering van het werk zou moeten geschieden op een dag die geen werkdag is, geldt de
       eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
    4. De termijn, binnen welke het werk moet worden opgeleverd, kan door de opdrachtgever worden
       verlengd, hetzij eigener beweging, hetzij op een daartoe strekkend verzoek van de aannemer. Een
       verzoek van de aannemer om termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden
       genomen, indien dit schriftelijk geschiedt en – behoudens ontheffing door de directie – ten minste
       veertien dagen voor het verstrijken van de termijn bij de directie is bezorgd.
    5. Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, of
       door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van
       wijzigingen in de uitvoering van het werk, niet van de aannemer kan worden gevergd dat het werk
       binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd, heeft hij recht op termijnverlenging.

    § 8a. Beproeving

    1. Beproeving van het technische installatiewerk of een of meer onderdelen daarvan vindt plaats,
       indien dit is overeengekomen. De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de
       directie en dient om vast te stellen of het technische installatiewerk, of het desbetreffende
       onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeen-
       gekomen voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is.
    2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van de beproeving vast. Indien
       aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van de
       beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen
       tevoren schriftelijk kennis aan de directie.
    3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het
       personeel voor de bediening daarvan beschikbaar. De kosten van de voor de beproeving beno-
       digde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.



6   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>    4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer een
       rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien zulks is overeengeko-
       men, een meetstaat die de meetresultaten en andere relevante gegevens vermeldt. Door de
       ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door de aannemer en de directie staan de
       resultaten van de beproeving vast. Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is
       geweest, staan de resultaten van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het
       rapport.
    5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het technische installatiewerk, op het gebied
       bestreken door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de
       aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald. Op deze
       herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande
       dat in dit geval de kosten voor water en energie, benodigd voor de beproeving, voor rekening van
       de aannemer zijn.
    6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het technische installatiewerk, op het gebied
       bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het technische
       installatiewerk ook overigens is voltooid, vindt opneming van het technische installatiewerk plaats
       zoals bedoeld in § 9.

    § 9. Opneming en goedkeuring

    1. De opneming van het werk geschiedt op schriftelijke, tot de directie gerichte aanvrage van de
       aannemer, waarin deze mededeelt op welke dag het werk naar zijn oordeel voltooid zal zijn. De
       directie kan genoegen nemen met een mondelinge mededeling, welke in het dagboek of weekrap-
       port, bedoeld in § 27, wordt aangetekend.
    2. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk en in de regel binnen acht dagen na de in het eerste
       lid bedoelde dag. De dag en het tijdstip van opneming worden aan de aannemer tijdig en zo
       mogelijk ten minste drie dagen tevoren schriftelijk medegedeeld. De directie kan verlangen, dat de
       aannemer of zijn gevolmachtigde bij de opneming tegenwoordig is.
    3. Nadat het werk is opgenomen, wordt aan de aannemer binnen acht dagen schriftelijk medege-
       deeld, of het al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van de gebreken, die de
       redenen voor de onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan wordt als
       dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de aannemer
       is verzonden.
    4. Met toestemming van de aannemer kan, in plaats van de schriftelijke mededeling bedoeld in het
       vorige lid, worden volstaan met een overeenkomstige aantekening in het dagboek of weekrapport,
       met vermelding van de datum der aantekening. Alsdan wordt, indien het werk wordt goedgekeurd,
       als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende aantekening is geplaatst.
    5. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling, of het werk al dan niet
       is goedgekeurd, aan de aannemer verzonden dan wel, in het geval bedoeld in het vierde lid, een
       overeenkomstig aantekening in het dagboek of weekrapport geplaatst, dan wordt het werk geacht
       op de achtste dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
    6. Geschiedt de opneming niet binnen vijftien dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan de
       aannemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvrage tot de directie richten, met verzoek het
       werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet de directie niet aan dit verzoek, dan wordt het werk
       geacht op de achtste dag na de verzending van die brief te zijn goedgekeurd.
    7. Kleine gebreken, die gevoeglijk vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld,
       zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikne-
       ming niet in de weg staan. De aannemer is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig
       mogelijk te herstellen.
    8. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde
       bepalingen overeenkomstige toepassing.
    9. Bij een heropneming zullen andere gebreken dan die, welke overeenkomstig het zevende lid aan
       de aannemer zijn opgegeven, alleen dan reden tot hernieuwde onthouding van goedkeuring
       kunnen zijn, indien zij eerst na de voorafgegane opneming aan de dag zijn getreden.

    § 10. Oplevering

    1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig het bepaalde in § 9 is of
        geacht wordt te zijn goedgekeurd.
        De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als
        opgeleverd wordt beschouwd.
    1a. Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en
        onderhoudsvoorschriften zal verstrekken met betrekking tot het technische installatiewerk,
        overhandigt hij deze op het tijdstip van ingebruikneming van het technische installatiewerk, of van
        het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het technische
        installatiewerk als opgeleverd wordt beschouwd. Indien in het bestek is voorgeschreven dat de



7   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>       aannemer de opdrachtgever revisietekeningen met betrekking tot het technische installatiewerk zal
       verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop het technische
       installatiewerk als opgeleverd wordt beschouwd.
    2. Indien de aannemer niet een aanvrage om opneming als bedoeld in § 9, eerste lid, tot de directie
       heeft gericht, doch de opdrachtgever het werk voltooid acht, kan deze de aannemer zulks
       schriftelijk mededelen. De vijfde dag na de verzending van deze mededeling geldt dan als dag
       waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
    3. De opdrachtgever kan het werk, voordat dit voltooid is, of een al dan niet voltooid onderdeel
       daarvan, in gebruik nemen of doen nemen mits de ingebruikneming een voldoende voortgang van
       het werk niet in gevaar brengt. De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk
       aan de aannemer heeft medegedeeld en hij deze heeft gehoord en een opneming, dan wel – indien
       het een technisch installatiewerk betreft – een beproeving en opneming als bedoeld in § 8a van het
       in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden. Indien door de ingebruikne-
       ming meer wordt verlangd van de aannemer dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, zal
       dit worden verrekend als meer werk. Indien door de ingebruikneming schade aan het werk
       ontstaat komt deze schade niet voor rekening van de aannemer. Door de in dit lid bedoelde
       ingebruikneming en opneming wordt het werk, dan wel dat onderdeel, niet als opgeleverd
       beschouwd. Voor technische installatiewerken geldt dat indien in het bestek een onderhoudster-
       mijn als bedoeld in § 11 is voorgeschreven, door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de
       onderhoudstermijn onmiddellijk ingaat na de dag van ingebruikneming.

    § 11. Onderhoudstermijn

    1. Indien in het bestek een onderhoudstermijn is voorgeschreven, gaat deze termijn in onmiddellijk
       na de dag waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in § 10, eerste of tweede lid, als
       opgeleverd wordt beschouwd.
    2. De aannemer is gehouden gebreken, welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, te
       herstellen, met uitzondering echter van die, waarvoor de opdrachtgever op grond van § 5, tweede
       lid de verantwoordelijkheid draagt of waarvoor hij op grond van § 5, derde of vierde lid, aanspra-
       kelijk is. Onder de in dit lid bedoelde gebreken vallen niet die gebreken die het gevolg zijn van
       onjuist of onzorgvuldig gebruik dan wel gekwalificeerd kunnen worden als normaal te verwachten
       slijtage als gevolg van het feitelijke gebruik.
    3. Het in het tweede lid bedoelde herstel geschiedt voor rekening van de aannemer, tot genoegen
       van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.
    4. In de onderhoudstermijn optredende schade aan het werk is voor rekening van de opdrachtgever,
       met uitzondering echter van die schade, welke het gevolg is van door de aannemer verricht
       onvoldoend werk. In het laatste geval is het bepaalde in het derde lid van overeenkomstige
       toepassing.
    5. Indien de aannemer zich desgevraagd verbindt tot herstel van niet voor zijn rekening komende
       gebreken of schade aan het werk, geschiedt de verrekening daarvan als meer werk.
    6. Na afloop van de onderhoudstermijn zal het werk wederom worden opgenomen om te constate-
       ren, of de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan, waarbij wordt gehandeld overeenkom-
       stig het bepaalde in § 9.

    § 12. Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering

    1. Na de dag, waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in § 10, eerste of tweede lid, als
       opgeleverd wordt beschouwd, is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan
       het werk.
    2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek:
       (a) dat toe te rekenen is aan de aannemer en
       (b) dat bovendien ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming
           van het werk als bedoeld in § 9, tweede lid, door de directie redelijkerwijs niet onderkend had
           kunnen worden
           en waarvan
       (c) de aannemer binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan.
    3. (Vervallen).
    4. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor de aannemer krachtens het tweede lid
       aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van:
       (a) vijf jaren na de in het eerste lid bedoelde dag, of
       (b) tien jaren na de in het eerste lid bedoelde dag, indien het werk geheel of gedeeltelijk is
           ingestort of dreigt in te storten dan wel ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken
           voor de bestemming waarvoor het blijkens de overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan
           worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van zeer kostbare voorzieningen.
    5. Indien in het bestek een onderhoudstermijn is voorgeschreven, treedt voor de toepassing van deze
       paragraaf de dag na het verstrijken van die termijn in de plaats van de in het eerste lid bedoelde



8   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>        dag en wordt onder opneming van het werk verstaan: de opneming genoemd in § 11, zesde lid.

    HOOFDSTUK V. WIJZIGING TIJDSTIPPEN VAN UITVOERING, SCHORSING, Beëindiging IN
    ONVOLTOOIDE STAAT

    § 13. Wijziging tijdstippen van uitvoering

    1. De directie is bevoegd:
       a. indien in het bestek een onderhoudstermijn als bedoeld in § 11, eerste lid, is voorgeschreven,
           de uitvoering van ondergeschikte werkzaamheden tot in die onderhoudstermijn te verschuiven;
       b. bij meerjarig onderhoud de uitvoering van werken, waartoe de aannemer in een bepaald jaar
           verplicht is, in een ander jaar binnen de duur van dit onderhoud te verlangen.
    2. Indien het voorafgaande aanleiding tot verrekening geeft, wordt daarvoor overeenkomstig het
       bepaalde in § 36 een regeling getroffen.

    § 14. Schorsing van het werk en beëindiging van het werk in onvoltooide staat

    1. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk voor het geheel of voor een gedeelte te
        schorsen.
    2. In spoedeisende gevallen is de directie, hangende de beslissing van de opdrachtgever, voorlopig
        tot zodanige schorsing bevoegd.
    3. Gedurende de schorsing is de aannemer verplicht:
        a. in overleg met de directie gepaste maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van
            schade, die aan het werk zou kunnen ontstaan;
        b. na te laten zowel hetgeen schade aan het werk ten gevolge zou kunnen hebben als hetgeen de
            latere voortzetting zou kunnen bemoeilijken.
    4. Voorzieningen, die de aannemer ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meer werk
        met hem verrekend. Schade, die de aannemer ten gevolge van de schorsing lijdt, wordt hem
        vergoed.
    5. Indien de schorsing langer dan één maand duurt, kan de aannemer bovendien vorderen, dat een
        evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk plaats heeft. Daarbij wordt
        rekening gehouden met de nog niet verwerkte bouwstoffen, voor zover deze in verband met het
        bepaalde in § 19 eigendom van de opdrachtgever zijn geworden. Nog niet verwerkte voor keuring
        gereed zijnde bouwstoffen worden op verzoek van de aannemer eerst nog gekeurd.
    6. Indien de schorsing van het gehele werk langer duurt dan zes maanden, is de aannemer bevoegd
        het werk in onvoltooide staat te beëindigen.
    7. De opdrachtgever is bevoegd de aannemer op te dragen het werk in onvoltooide staat te beëindi-
        gen.
    8. Wanneer door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden de uitvoering van
        het werk gedurende meer dan twee maanden ononderbroken is vertraagd, is de aannemer
        bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen.
    9. In de gevallen bedoeld in het zesde, zevende en achtste lid zal de opdrachtgever zo spoedig
        mogelijk na de beëindiging het werk overnemen. De aannemer is tot aan de overneming van het
        werk door de opdrachtgever gehouden de in het derde lid bedoelde verplichtingen na te komen.
    10. De aannemer heeft alsdan recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als
        gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging
        bespaarde kosten. Aanspraken van de aannemer en de opdrachtgever op hetgeen overigens ter
        zake van de overeenkomst verschuldigd is blijven onverlet.

    HOOFDSTUK VI. WERKTERREIN, RECLAME

    § 15. Werkterrein

    1. Indien in het bestek oppervlakten van grond of water als werkterrein zijn aangeduid, heeft de
       aannemer daarover de kosteloze beschikking, zolang de uitvoering van het werk dit nodig maakt.
       Gebruik van ander terrein of water als werkterrein is voor rekening van de aannemer.
    2. De directie wijst aan, na overleg met de aannemer, welke gedeelten van het werkterrein in gebruik
       mogen worden genomen als opslagplaatsen en voor de plaatsing van keten, loodsen, hulpwerken
       en andere hulpmiddelen.
    3. De aannemer kan vóór de aanvang van het werk schriftelijk vorderen, dat de toestand van het
       werkterrein zo goed mogelijk wordt vastgesteld, in welk geval de opneming door de directie in
       samenwerking met en voor rekening van de aannemer ten spoedigste plaats vindt. Indien daarbij
       afwijkingen ten opzichte van de in het bestek omschreven toestand aan het licht komen, is het
       bepaalde in § 29, derde lid, van toepassing.
    4. Na gebruik en uiterlijk bij de oplevering moet het werkterrein naar genoegen van de directie zoveel
       mogelijk weder in de oorspronkelijke toestand worden opgeleverd.



9   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>     § 16. Afsluiting, reclame

     1. Indien de opdrachtgever afsluiting van het werk en het werkterrein nodig oordeelt, wordt de wijze
        van afsluiting in het bestek omschreven.
     2. De opdrachtgever heeft het recht om na overleg met de aannemer op schuttingen en afrasterin-
        gen, welke dienen ter afsluiting van het werk of het werkterrein, alsmede elders op het werkterrein
        of aan het werk reclame of andere kennisgevingen aan te brengen.
     3. Aan de aannemer is het evenwel toegestaan op een deel van die plaatsen aanduidingen van zijn
        naam en bedrijf aan te brengen, mits plaats, uiterlijk en afmetingen hiervan door de directie zijn
        goedgekeurd. Hetzelfde kan door de directie op een door tussenkomst van de aannemer gedaan
        verzoek aan onderaannemers en leveranciers worden toegestaan.

     HOOFDSTUK VII. BOUWSTOFFEN

     § 17. Verwerking van bouwstoffen

     1. Met inachtneming van § 5, derde en vierde lid, alsmede § 6, zevenentwintigste lid, staat de
        aannemer in voor de goede hoedanigheid van de bouwstoffen, voor de geschiktheid voor hun
        bestemming en het voldoen aan de gestelde eisen, alsmede voor de tijdige levering.
     2. Indien en voor zover in het bestek is bepaald dat bouwstoffen gekeurd moeten worden, mag de
        aannemer deze niet verwerken voordat deze zijn goedgekeurd.
     3. De directie kan verlangen, dat goedgekeurde bouwstoffen ook nadat zij zijn verwerkt alsnog
        worden vervangen, indien daaraan na de keuring nog gebreken worden geconstateerd. Deze
        vervanging geschiedt voor rekening van de opdrachtgever en wordt als meer werk verrekend,
        onverminderd het recht van de aannemer op schadevergoeding, indien daartoe gronden zijn.
        Indien echter het gebrek redelijkerwijs niet door de directie had kunnen worden onderkend en het
        gebrek aan de aannemer kan worden toegerekend, komt deze vervanging voor rekening van de
        aannemer.
     4. De directie is bevoegd een bewijs van oorsprong van bouwstoffen te verlangen.
     5. Indien de directie zulks goed vindt, zal de aannemer in plaats van met een fabrieksnaam aange-
        duide bouwstoffen andere mogen leveren, mits van overeenkomstige hoedanigheid. De directie
        onthoudt de goedkeuring niet op onredelijke gronden.

     § 18. Keuring van bouwstoffen

     1. Indien en voor zover in het bestek is bepaald dat bouwstoffen door de directie worden gekeurd,
        worden deze in geval van goedkeuring zo nodig gemerkt. Door de opdrachtgever ter beschikking
        gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd.
        Indien voorgeschreven is dat bouwstoffen moeten worden geleverd met een kwaliteitsverklaring
        afkomstig van een door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instelling, wordt in het
        kader van de keuring volstaan met een uitwendige visuele beoordeling. De kwaliteitsverklaring
        wordt door de aannemer ter gelegenheid van de beoordeling door de directie aan haar ter
        beschikking gesteld.
     2. Ten behoeve van de keuring moeten de monsters en bouwstoffen tijdig op het werk of in de
        werkplaatsen worden aangevoerd. Zolang de directie zulks nodig oordeelt, blijven door de
        aannemer ingediende monsters onder haar berusting; zij zijn evenwel voor zijn rekening en blijven
        voor hem toegankelijk.
     3. De aannemer verleent bij de keuring, alsmede bij het merken van goedgekeurde bouwstoffen, de
        nodige hulp en stelt daartoe personeel en eenvoudige hulpmiddelen ter beschikking.
     4. De aannemer is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen; de
        directie kan dit van hem verlangen.
     5. De directie is bevoegd bouwstoffen door derden te doen onderzoeken; de hieraan verbonden
        kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, behoudens het bepaalde in het zesde lid, onder d.
     6. Voor rekening van de aannemer komen de kosten van:
        a. het beschikbaar stellen van de voor de keuring nodige bouwstoffen;
        b. het brengen van de bouwstoffen in een voor de keuring geschikte samenstelling en vorm;
        c. de emballage en de verzending van elders te keuren bouwstoffen;
        d. het in het vijfde lid bedoelde onderzoek, indien dit tot afkeuring leidt, tenzij het een bouwstof
            betreft, in het bestek aangeduid met een fabrieksnaam, of waarvan de leverancier door of
            namens de opdrachtgever is aangewezen;
        e. de in het twaalfde lid bedoelde herkeuring, indien de deskundige de afkeuring handhaaft.
     7. De in het vorige lid bedoelde kosten worden zo nodig overeenkomstig § 42, zesde lid, verrekend.
     8. De keuring geschiedt – ter keuze van de directie – op het werk, in de middelen van vervoer of
        elders, zo spoedig mogelijk na aanvoer of gereedkoming. Indien, ondanks een door de directie
        ontvangen schriftelijk verzoek van de aannemer om bouwstoffen te keuren, uiterlijk op een in dat
        verzoek vermeld redelijk tijdstip de schriftelijke mededeling van de uitslag van de keuring niet door



10   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>           de aannemer is ontvangen, worden die bouwstoffen geacht te zijn goedgekeurd. Onder een
           schriftelijk verzoek en onder een mededeling als in dit lid bedoeld wordt mede verstaan een
           aantekening in het dagboek of weekrapport, bedoeld in § 27.
     9.    Verzoekt de aannemer om keuring op een andere plaats dan door de directie is voorgeschreven,
           dan wordt dat niet geweigerd, indien toestaan niet in strijd is met de belangen van een goede
           hoedanigheid van het werk en van doeltreffende controle en mits de aannemer de hogere kosten
           ervan voor zijn rekening neemt.
     10.   Waardevermindering en verlies van voor de keuring gebezigde bouwstoffen worden aan de
           aannemer niet vergoed.
     11.   Ingeval van afkeuring van bouwstoffen kan zowel de directie als de aannemer vorderen, dat een in
           onderlinge overeenstemming getrokken monster uit die bouwstoffen tot na de beslechting van het
           uit die afkeuring mogelijk voortvloeiend geschil wordt bewaard. Deze monsters worden door
           beiden gewaarmerkt. De bewaring geschiedt op een in onderlinge overeenstemming te bepalen
           plaats.
     12.   De aannemer heeft de bevoegdheid om ingeval van afkeuring van bouwstoffen herkeuring aan te
           vragen door een in overeenstemming met de opdrachtgever aan te wijzen deskundige, aan wiens
           uitspraak partijen ook in een later geschil gebonden zijn.
     13.   Afgekeurde bouwstoffen worden zo spoedig mogelijk afgezonderd en van het werk verwijderd,
           ook indien zij reeds mochten zijn verwerkt.

     § 19. Eigendom van bouwstoffen

     1. Alle voor het werk bestemde bouwstoffen worden – zonder dat de opdrachtgever daardoor
        aansprakelijk wordt voor betalingen aan leveranciers of andere rechthebbenden – eigendom van
        de opdrachtgever, zodra zij zijn goedgekeurd en de aannemer door overlegging van (een)
        verklaring(en) volgens het bij de UAV behorende bijlage B heeft aangetoond, dat de leveranciers
        en eventuele andere rechthebbenden afstand doen van alle aanspraken op die bouwstoffen ten
        behoeve van de opdrachtgever.
     2. Geen overdracht van eigendom aan de opdrachtgever als bedoeld in het eerste lid wordt geacht te
        hebben plaats gevonden:
        a. indien een schuldeiser van de opdrachtgever beslag legt op de in het eerste lid bedoelde
            bouwstoffen;
        b. indien de opdrachtgever failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend
            en het werk door de curator dan wel door de opdrachtgever en diens bewindvoerders niet
            wordt voortgezet.
        Het in dit lid bepaalde lijdt nochtans uitzondering met betrekking tot die bouwstoffen, welke de
        opdrachtgever aan de aannemer heeft betaald.
     3. Na voltooiing van het werk overgebleven bouwstoffen worden aan de aannemer teruggegeven en
        als niet geleverd beschouwd, behoudens toepassing van § 36, achtste lid.

     § 20. Zorg voor bouwstoffen

     De aannemer draagt zorg voor de goedgekeurde en de door de opdrachtgever ter beschikking
     gestelde bouwstoffen, alsmede voor de uit het werk komende bouwstoffen. Verlies, vermissing of
     beschadiging van deze bouwstoffen is voor zijn rekening, behoudens het bepaalde in § 44.

     § 21. Oude bouwstoffen

     1. Tenzij het bestek anders bepaalt, blijven de uit het werk komende oude bouwstoffen eigendom van
        de opdrachtgever.
     2. (Vervallen).
     3. (Vervallen).
     4. De aannemer is niet verantwoordelijk voor de hoedanigheid van uit het werk komende bouwstof-
        fen, voor zover achteruitgang van die hoedanigheid niet aan hem is toe te rekenen.

     § 22. Garantie voor een onderdeel

     1. Het bepaalde in deze paragraaf is van toepassing, tenzij het bestek anders bepaalt.
     2. Indien in het bestek is vermeld dat één of meer onderdelen van het werk moeten worden
        gegarandeerd, zal de aannemer op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk
        de tijdens de garantieperiode optredende gebreken voor zijn rekening herstellen. Gebreken in de
        zin van deze bepaling zijn gebreken, waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat die met
        grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan
        de aannemer kan worden toegerekend.
     3. Indien in het bestek is vermeld dat een onderdeel van het werk door een onderaannemer of een
        leverancier moet worden gegarandeerd, draagt de aannemer zorg voor het verstrekken van de



11   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>        garantie door de onderaannemer of leverancier aan de opdrachtgever. Indien deze garantie niet
        door de onderaannemer of leverancier wordt verstrekt, wordt een dienovereenkomstige garantie
        door de aannemer verstrekt.
     4. Een op grond van deze paragraaf overeengekomen garantie geldt vanaf het gereedkomen of de
        levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de in het bestek genoemde periode.

     HOOFDSTUK VIII. HULPMIDDELEN

     § 23. Loodsen en andere hulpmiddelen

     1. De verplichtingen van de aannemer met betrekking tot het ter beschikking stellen, onderhouden,
        en verwijderen van loodsen en/of directieverblijf en andere hulpmiddelen worden in het bestek
        omschreven.
     2. (Vervallen).
     3. (Vervallen).

     § 24. Hulpmiddelen van de opdrachtgever

     1. Indien aan de aannemer het gebruik van gebouwen, terreinen en hulpmiddelen van de opdracht-
        gever is opgedragen of vergund, komen het onderhoud en het herstel, zolang het gebruik duurt,
        voor rekening van de aannemer.
     2. Ingeval van verloren gaan door het in het eerste lid bedoelde gebruik, is hij verplicht tot vergoe-
        ding van de schade.
     3. Zodra het in gebruik genomene voor de uitvoering van het werk niet meer nodig is, stelt de
        aannemer het, zoveel doenlijk in gelijke staat als hij het heeft ontvangen, weer ter beschikking van
        de opdrachtgever en bergt de hulpmiddelen op door of namens hem aan te wijzen plaatsen op.

     § 25. Gezonken materieel

     1. Indien ten behoeve van het werk in gebruik zijnde hulpmiddelen, zoals vaartuigen en werktuigen,
        dan wel voor het werk bestemde bouwstoffen gezonken zijn in wateren, welke bij de opdrachtge-
        ver in eigendom of beheer zijn, is de aannemer verplicht ze met inbegrip van lading en toebehoren
        te lichten en te verwijderen.
     2. Hij is in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, verplicht dadelijk de vereiste aanduiding en
        verlichting aan te brengen, zo spoedig mogelijk de eerste maatregelen tot lichting, zoals het
        onderdoor brengen van kettingen, te nemen en de lichting in zo kort mogelijke tijd te voltooien.
     3. De in de voorgaande leden bedoelde werkzaamheden geschieden op kosten van de aannemer,
        tenzij het in het eerste lid bedoelde zinken is veroorzaakt door een omstandigheid die voor
        rekening van de opdrachtgever komt.

     HOOFDSTUK IX. UITVOERING

     § 26. Algemeen tijdschema, werkplan

     1. De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een op de aard van het werk afgestemd algemeen
        tijdschema op.
        In dit algemene tijdschema wordt duidelijk aangegeven op welke wijze, in welke volgorde, met
        welk materieel en met welke hulpmiddelen de aannemer voornemens is het werk en zijn onderde-
        len uit te voeren alsmede welke tijdsduur hij voor elk onderdeel nodig acht.
        Tevens wordt daarin aangegeven op welke tijdstippen de aannemer ten behoeve van de voortgang
        van het werk en de volgorde van de onderdelen ervan zal dienen te beschikken over datgene
        waarvoor de opdrachtgever of de directie volgens de overeenkomst dient te zorgen. Het algemene
        tijdschema dient te voldoen aan de eisen, die ten aanzien van de uitvoering van het werk in de
        overeenkomst zijn gesteld, en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.
     2. De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
        directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
        opgedragen onderscheidenlijk de directie om een algemeen tijdschema heeft verzocht.
     3. De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het algemene tijdschema en
        deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag, nadat zij het heeft ontvangen,
        schriftelijk aan de aannemer mede. De goedkeuring wordt slechts aan het algemene tijdschema
        onthouden, indien uit de inhoud daarvan blijkt, dat niet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende
        eisen wordt voldaan.
     4. Ingeval van goedkeuring worden de beide exemplaren van het algemene tijdschema ook door de
        directie gedateerd en ondertekend, waarna een van de exemplaren aan de aannemer wordt
        toegezonden. In geval het algemene tijdschema niet wordt goedgekeurd, wordt de aannemer met
        de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De aannemer legt in dat geval zo spoedig



12   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>        mogelijk, doch binnen tien werkdagen, een nieuw algemeen tijdschema, waarbij met de bezwaren
        van de directie rekening is gehouden, ter goedkeuring aan de directie over. Ten aanzien van de
        beslissing op het nieuwe algemene tijdschema is het derde lid van overeenkomstige toepassing.
     5. Het algemene tijdschema geldt als een leidraad voor de aannemer en verzwaart de voor hem uit
        de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet. De goedkeuring door de directie van het
        algemene tijdschema en daarin onder haar goedkeuring aangebrachte wijzigingen ontheffen de
        aannemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende
        eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.
     6. Indien van de aannemer wordt verlangd, dat hij in plaats van of naast het in deze paragraaf
        bedoelde algemene tijdschema een gedetailleerd werkplan aan de directie overlegt, wordt zulks,
        onder vermelding van de aan dit werkplan te stellen eisen, in de overeenkomst vermeld. Voor
        zover de overeenkomst niet anders vermeldt, is het bepaalde in het eerste tot en met het vijfde lid
        alsdan van overeenkomstige toepassing.
     7. Wijzigingen door de directie in het goedgekeurde algemene tijdschema of gedetailleerde werkplan
        aangebracht geven de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangd
        dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

     § 27. Dagboek, lijsten, rapporten, verslagen van bouwvergaderingen

     1. De directie maakt weekrapporten op. Hierin worden onder meer aantekeningen opgenomen
        betreffende:
        – de vordering en de stand van het werk;
        – de onwerkbare dagen en het verleende uitstel van oplevering;
        – de aan- en afvoer en goedkeuring van bouwstoffen;
        – de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen;
        – bestekswijzigingen, meer en minder werk, verwerkte hoeveelheden en stelposten;
        – opneming, goedkeuring en oplevering van het werk;
        – de verstrekking van tekeningen;
        – voorvallen betreffende de veiligheid en/of gezondheid van personen.
     2. De in het eerste lid bedoelde aantekeningen worden telkens uiterlijk op de vijfde werkdag na het
        verstrijken van de werkweek, waarop zij betrekking hebben, opgenomen in het weekrapport, dat
        terstond na het opmaken door de directie wordt ondertekend.
     3. Het door de directie ondertekende weekrapport wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de
        vijftiende werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop het betrekking heeft, aan de
        aannemer ter ondertekening voorgelegd. Aan de aannemer wordt afschrift van de weekrapporten
        verstrekt.
     4. Indien de aannemer zich met de inhoud van het weekrapport kan verenigen, tekent hij dit voor
        akkoord uiterlijk op de vijfde werkdag, nadat het hem is voorgelegd.
     5. Indien de aannemer zich met de inhoud van het weekrapport niet kan verenigen, ondertekent hij
        dit eveneens uiterlijk op de vijfde werkdag, nadat het hem is voorgelegd, doch onder toevoeging
        van een aantekening, waaruit blijkt tegen welke gedeelten en om welke redenen hij bezwaar heeft.
     6. Ingeval de directie niet alleen weekrapporten opmaakt maar ook een dagboek bijhoudt, is op dit
        dagboek het bepaalde in het eerste tot en met het vijfde lid van overeenkomstige toepassing, met
        dien verstande dat geen afschrift van het dagboek aan de aannemer wordt verstrekt, tenzij deze
        daarom verzoekt.
     7. Indien dit in de overeenkomst is voorgeschreven of na de opdracht door de directie wordt
        verlangd, verstrekt de aannemer telkens uiterlijk op de vijfde werkdag na het verstrijken van een
        werkweek een op die week betrekking hebbende, door hem gedateerde en ondertekende lijst,
        bevattende opgaven omtrent het personeel en voorts zodanige verdere mededelingen als door de
        directie worden gewenst.
     8. Indien ten behoeve van het werk buiten het werkterrein werkzaamheden worden verricht, kan de
        directie vorderen, dat de aannemer daaromtrent uiterlijk op de vijfde werkdag na het verstrijken
        van een werkweek een door hem ondertekend rapport in tweevoud bij haar indient. In dit rapport
        worden aantekeningen als in het eerste lid bedoeld en betrekking hebbend op de in voornoemde
        werkweek verrichte werkzaamheden opgenomen.
     9. Indien is overeengekomen dat tijdens de uitvoering van het werk bouwvergaderingen worden
        gehouden, maakt de directie daarvan verslagen. De verslagen worden zo spoedig mogelijk aan de
        aannemer ter ondertekening voorgelegd. Indien de aannemer zich met de inhoud van het verslag
        niet kan verenigen, wordt aan het verslag een aantekening toegevoegd waaruit blijkt tegen welke
        gedeelten en om welke reden hij bezwaar heeft. Het verslag wordt in de daarop volgende
        bouwvergadering vastgesteld.

     § 28. Afbakening, peilingen en opmetingen

     De aannemer zal voor zijn rekening:
     a. het werk uitzetten en de vereiste profielen en bakens stellen;



13   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>     b. ten behoeve van afbakening, peilingen en opmetingen geschikt personeel en hulpmiddelen, als:
        roei- en peilboten, meetinstrumenten, bakens, enz., ter beschikking van de directie stellen;
     c. de gedane uitzetting en afbakening in goede staat onderhouden, zolang de directie dit nodig
        oordeelt.

     § 29. Verschillen in afmetingen of in de toestand van bestaande werken en terreinen

     1. Indien de in de beschrijving van het werk vermelde afmetingen niet overeenkomen met die,
        voorkomende op de tekening, is de aannemer verplicht de door hem geconstateerde afwijking ter
        kennis te brengen van de directie, opdat deze, zo zij zulks nodig acht, kan besluiten van de in § 2,
        vierde lid, bedoelde rangorde af te wijken. Een zodanig besluit van de directie wordt als een
        bestekswijziging aangemerkt.
     2. Indien de in het bestek aangegeven afmetingen niet overeenkomen met die, voorkomende in de
        werkelijkheid, is de aannemer verplicht de door hem geconstateerde afwijking ter kennis te
        brengen van de directie, teneinde met deze overleg te plegen omtrent hetgeen moet geschieden
        om, gelet op de afwijking, het werk juist uit te voeren. De gebleken afwijking geeft, afgezien van de
        verrekening van meer en minder werk, welke uit het bestek mocht voortvloeien, de aannemer
        aanspraak op bijbetaling, indien die afwijking van zodanige aard is, dat de gevolgen daarvan
        redelijkerwijs niet voor zijn rekening dienen te komen.
     3. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken
        en terreinen enerzijds en de in het bestek aangeduide toestand anderzijds geven, afgezien van de
        verrekening van meer en minder werk, welke uit het bestek mocht voortvloeien, de aannemer
        aanspraak op bijbetaling, indien die verschillen van zodanige aard zijn, dat de gevolgen daarvan
        redelijkerwijs niet voor zijn rekening dienen te komen. Overigens draagt de opdrachtgever de
        verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens. Het in dit
        lid bepaalde is ook van toepassing indien in het bestek geen toestand of gegevens zijn aangeduid,
        doch de tijdens de uitvoering blijkende toestand afwijkt van die welke de aannemer redelijkerwijs
        had mogen verwachten.

     § 30. Voorziening in waterkering, waterdoorlaat en verkeer

     1. De aannemer mag het werk of onderdelen daarvan, waardoor de belangen van waterkering of
        waterdoorlaat zouden kunnen worden geschaad of stremming of stoornis in of hinder aan of
        gevaar voor het verkeer te land, te water of door de lucht zou kunnen worden veroorzaakt, slechts
        uitvoeren, indien en zolang hij met het oog op die belangen de nodige voorzieningen heeft
        getroffen.
     2. Onder de in het eerste lid bedoelde voorzieningen worden verstaan: tijdelijke werken, afsluitingen,
        waarschuwingsborden, kentekens, verlichting en andere veiligheidsmaatregelen, die door
        wettelijke voorschriften worden vereist of uit anderen hoofde nodig mochten zijn.
     3. Zolang hinder aan of stoornis in het verkeer te land, te water of door de lucht wordt toegebracht,
        moet ten behoeve van dat verkeer de nodige hulp worden beschikbaar gesteld.
     4. De in deze paragraaf bedoelde voorzieningen en hulp zijn voor rekening van de aannemer, met
        dien verstande, dat dit voor tijdelijke werken van betekenis of maatregelen van ingrijpende aard
        slechts geldt, indien deze in de overeenkomst zijn omschreven.

     § 31. Verband met andere werken

     1. Indien verschillende werken in elkander grijpen, wordt dit in het bestek vermeld.
     2. Tenzij in het bestek anders is bepaald, geschiedt de coördinatie van in elkander grijpende werken
        door de directie.
     3. De aannemer gedoogt – zonder aanspraak op andere vergoedingen dan de in het volgende lid
        bedoelde – dat door derden, aan wie de directie zulks toestaat, tegelijkertijd en te zelfder plaatse
        wordt gewerkt.
     4. Hij gedoogt, dat daarbij gebruik wordt gemaakt van reeds gemaakt werk en gemaakte hulpwerken.
        Voor dit gebruik kan de aannemer aanspraak op bijbetaling doen gelden, indien meer van hem
        wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

     § 32. Gevonden voorwerpen

     De aannemer is verplicht de vondst van alle voorwerpen, die bij de uitvoering van het werk worden
     gevonden en die van waarde zijn of uit een historisch of wetenschappelijk oogpunt van belang kunnen
     zijn, terstond aan de directie te melden en deze voorwerpen zo mogelijk in handen van de directie te
     stellen, tenzij het bestek anders bepaalt.




14   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>     § 33. Vermoeden van onvoldoend werk

     Indien de directie vermoedt, dat het werk niet aan de bij de overeenkomst gestelde eisen voldoet, is de
     aannemer verplicht de maatregelen te nemen of te gedogen, die nodig zijn om vast te stellen of zulks
     al dan niet het geval is. Ingeval het werk niet aan deze eisen voldoet, komen de kosten van bedoelde
     maatregelen voor rekening van de aannemer. In het tegengestelde geval worden zij, evenals de kosten
     van herstel, verrekend als meer werk en wordt eventuele schade vergoed.

     § 34. Wijzigingen in de uitvoering

     Wijzigingen door de directie in de uitvoering van het werk aangebracht geven de aannemer aanspraak
     op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlangd dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

     HOOFDSTUK X. MEER EN MINDER WERK

     § 35. Verrekening van meer en minder werk

     1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:
        a. ingeval van bestekswijzigingen (§ 36);
        b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten (§ 37);
        c. ingeval van afwijkingen van geschatte hoeveelheden (§ 38, tweede lid);
        d. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden (§ 39);
        e. in de gevallen waarin verrekening als meer en minder werk in deze UAV of in de overeenkomst
            is voorgeschreven. In deze gevallen is het bepaalde in par. 36 lid 1a van overeenkomstige
            toepassing.
        Aanspraken van de aannemer en de opdrachtgever op hetgeen overigens ter zake van de
        overeenkomst verschuldigd is blijven onverlet.
     2. De verrekening van het meer werk geschiedt door bijbetaling, die van het minder werk door
        inhouding op de aannemingssom. De opdrachtgever en de aannemer komen overeen op welke
        wijze – ineens of in gedeelten – en wanneer de verrekening geschiedt van het meer en het minder
        werk of, indien er zowel van meer als van minder werk sprake is, van het saldo daarvan.
     3. Indien omtrent wijze en tijdstip van de verrekening van het meer werk niets is overeengekomen,
        geschiedt deze verrekening ineens na de voltooiing van het meer werk.
     4. Indien omtrent wijze en tijdstip van de verrekening van het minder werk niets is overeengekomen,
        geschiedt deze verrekening, met inachtneming van het bepaalde in § 40, zevende lid, ineens bij de
        eindafrekening van het werk.
     5. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt, dat het totaal van het reeds verrekende en het nog
        te verrekenen minder werk dat van het reeds verrekende en het nog te verrekenen meer werk
        overtreft, heeft de aannemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen.
        Het in dit lid bepaalde lijdt uitzondering, voor zover het minder werk het gevolg is van een verzoek
        van de aannemer om minder te mogen uitvoeren dan in de overeenkomst is bepaald.
     6. Voor de toepassing van het bepaalde in het vijfde lid wordt onder het werk verstaan:
        a. bij aanneming in massa, de werken van de percelen gezamenlijk;
        b. bij meerjarige onderhoudsbestekken de werken van de onderhoudsjaren gezamenlijk.

     § 36. Bestekswijzigingen

     1. Onder bestekswijzigingen worden verstaan wijzigingen in het bestek, het werk of de voorwaarden
         van uitvoering van het werk.
     1a. In geval van door de opdrachtgever gewenste bestekswijzigingen kan de aannemer slechts dan
         een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de
         noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit
         zichzelf had moeten begrijpen.
     2. De directie is bevoegd voor of tijdens de uitvoering van het werk bestekswijzigingen aan te
         brengen. Indien en voor zover deze bevoegdheid in het bestek aan de opdrachtgever is voorbehou-
         den, is voor deze bestekswijzigingen een door de opdrachtgever aan de aannemer te verstrekken
         schriftelijke opdracht vereist.
     3. De aannemer zal aan opdrachten tot bestekswijzigingen gevolg geven, ook indien daardoor de
         omvang van het werk wordt vermeerderd of verminderd, mits dientengevolge de totalen van de
         bijbetalingen en inhoudingen elk niet meer bedragen dan 15% van de aannemingssom dan wel
         het saldo van die bijbetalingen en inhoudingen niet meer bedraagt dan 10% van de aannemings-
         som.
     4. Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van die
         wijzigingen of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen de opdrachtgever en de
         aannemer worden overeengekomen. Indien de directie overweegt om een bestekswijziging aan te
         brengen en daartoe de aannemer verzoekt een prijsaanbieding te doen, plegen de directie en de



15   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>          aannemer op verzoek van de aannemer tevoren overleg omtrent de vraag of, en zo ja onder welke
          omstandigheden, de aannemer aanspraak zal kunnen maken op een redelijke vergoeding van de
          aan het doen van de prijsaanbieding verbonden kosten.
     5.   Bestekswijzigingen zullen de aannemer schriftelijk worden opgedragen. De aannemer kan
          genoegen nemen met een overeenkomstige aantekening in het dagboek, het weekrapport of het
          verslag van de bouwvergadering, welke dan als schriftelijke opdracht zal worden aangemerkt. Het
          gemis van een schriftelijke opdracht of van een aantekening in het dagboek of weekrapport laat de
          aanspraken van de aannemer en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk
          onverlet.
     6.   Ten aanzien van bestekswijzigingen zal op verzoek van de directie of van de aannemer een
          afzonderlijke termijn worden overeengekomen, binnen welke het meer werk zal worden voltooid,
          hetgeen dan in de schriftelijke opdracht wordt vermeld.
     7.   Bij meerjarige onderhoudsbestekken wordt bij de in het derde lid vermelde totalen van bijbetalin-
          gen en van inhoudingen elk onderhoudsjaar op zichzelf beschouwd.
     8.   De opdrachtgever zal de reeds aangevoerde, de blijkens de vrachtbrief afgezonden en de uitslui-
          tend ten behoeve van het werk bestelde bouwstoffen, die tengevolge van bestekswijzigingen niet
          kunnen worden gebruikt, voor zover deze bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen, overnemen
          of deswege een billijke schadevergoeding verlenen.

     § 37. Stelposten

     1. Onder stelposten worden verstaan in het bestek als zodanig aangeduide geldbedragen, welke in de
         aannemingssom zijn begrepen en ten laste waarvan nader in het bestek beschreven uitgaven
         worden gebracht.
     2. Indien de som van de uitgaven, die ten laste van een stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt
         te zijn dan het bedrag van die stelpost, zal de afwijking worden verrekend.
     3. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op de aanschaffing van
         bouwstoffen, wordt gerekend met prijzen, welke zijn samengesteld uit:
         a. de prijzen op basis van franco levering op of in het vervoermiddel bij het werkterrein;
         b. een aannemersvergoeding van 10% van de onder a bedoelde prijzen.
     4. (Vervallen).
     5. Kosten van emballage en de terugzending daarvan komen voor rekening van de aannemer,
         behalve voor zover die kosten, door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven, hoger zijn dan
         die waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
     6. De kosten van het in het werk brengen van ten laste van stelposten aangeschafte bouwstoffen zijn
         in de aannemingssom begrepen en worden niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter
         worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop ook de aanschaffing van die bouwstoffen
         wordt verrekend, indien zij betrekking hebben op het in het werk brengen van installaties, zoals
         liften, centrale verwarming en dergelijke, of voor zover zij door de invulling die aan de stelpost
         wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening heeft moeten
         houden.
     7. De aanschaffing van bouwstoffen, waarvoor stelposten zijn opgenomen, geschiedt door de
         aannemer volgens nadere opdracht van de directie en, tenzij de directie de aannemer daarin
         vrijlaat, bij leveranciers die daartoe door haar worden aangewezen.
     8. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op de verrichting van
         werkzaamheden, wordt gerekend met prijzen, welke zijn samengesteld uit:
         a. de voor de uitvoering nodige kosten, voor zover deze rechtstreeks op de uitvoering betrekking
              hebben;
         b. een aannemersvergoeding van 10% van de onder a bedoelde kosten.
         De kosten op de bouwplaats voor algemene inrichting, verzorging en uitvoering worden niet
         afzonderlijk verrekend, maar worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen, behalve voor
         zover die kosten, door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven, hoger zijn dan die waarmee
         de aannemer redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
     9. De verrichting van werkzaamheden als bedoeld in het achtste lid geschiedt volgens nadere
         opdracht van de directie door de aannemer of door derden, die daartoe door haar worden
         aangewezen.
     10. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven, die betrekking hebben op het doen van
         betalingen aan derden, wordt gerekend met bedragen, welke zijn samengesteld uit:
         a. het bedrag van de aan derden gedane betaling, de omzetbelasting daarin niet begrepen;
         b. een aannemersvergoeding van 5% van het onder a bedoelde bedrag.
     11. Betalingen aan derden, waarvoor stelposten zijn opgenomen, geschieden door de aannemer
         volgens nadere opdracht van de directie.
     12. Alvorens een uitgave ten laste van een stelpost te brengen, kan de directie van de aannemer
         overlegging van bewijsstukken verlangen.




16   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>     § 38. Hoeveelheden

     1. Onder verrekenbare hoeveelheden worden verstaan de in het bestek als zodanig aangeduide
        hoeveelheden; afwijkingen worden verrekend overeenkomstig het bepaalde in § 39.
     2. Onder geschatte hoeveelheden worden verstaan de met de toevoeging ‘naar schatting’, ‘ongeveer’
        of dergelijke aanduidingen in het bestek genoemde hoeveelheden. Een afwijking van een
        geschatte hoeveelheid wordt verrekend indien en voor zover er sprake is van een afwijking die
        meer bedraagt dan 10% van die geschatte hoeveelheid, tenzij zulks aanleiding tot onbillijkheid zou
        geven.
     3. Afwijkingen van andere dan de in het eerste of tweede lid bedoelde hoeveelheden, welke door de
        directie worden verlangd of voorgeschreven, worden beschouwd als bestekswijzigingen en
        verrekend overeenkomstig het bepaalde in § 36.
     4. Indien in het bestek hoeveelheden bouwstoffen zijn vermeld, worden daaronder verstaan, voor
        zover niet anders is bepaald, hoeveelheden in het werk gemeten.
     5. De meting van geleverde of verwerkte bouwstoffen geschiedt door de aannemer ten overstaan van
        de directie en op door haar goed te keuren wijze.

     § 39. Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

     1. Indien in het bestek verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen en deze blijken te hoog of te laag
        te zijn om het werk overeenkomstig de bepalingen van het bestek of de aard van het werk tot stand
        te brengen, zullen de afwijkingen van deze hoeveelheden worden verrekend tegen verrekenprijzen,
        die daartoe bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn overeengekomen.
     2. Indien een verrekenprijs voor afwijkingen van een in het bestek opgenomen verrekenbare
        hoeveelheid te laag of te hoog blijkt te zijn, zal een gewijzigde verrekenprijs tussen de opdrachtge-
        ver en de aannemer worden overeengekomen. De herziening zal slechts kunnen plaats vinden,
        indien meer dan 110% of minder dan 90% van de in het bestek opgenomen verrekenbare
        hoeveelheid is of zal worden verwerkt.
     3. Indien overeenkomstig het bepaalde in het tweede lid een verrekenprijs wordt gewijzigd, wordt de
        afwijking van de in het bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheid verrekend tegen die
        gewijzigde verrekenprijs; zodanige wijziging leidt echter niet tot wijziging van de aannemingssom.
     4. Indien voor een bepaalde bouwstof of voor een bepaald soort werk meer dan één verrekenbare
        hoeveelheid in het bestek is opgenomen en voor die hoeveelheden een zelfde verrekenprijs geldt,
        wordt voor de toepassing van het bepaalde in het tweede en derde lid het totaal van deze
        hoeveelheden als de in het bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheid beschouwd.
     5. In de in deze paragraaf bedoelde verrekenprijzen worden geacht begrepen te zijn alle rechtstreeks
        of zijdelings voor de uitvoering nodige kosten en een aannemersvergoeding. In de aannemersver-
        goeding worden de algemene kosten van de aannemer en een normale aannemerswinst geacht
        begrepen te zijn.

     HOOFDSTUK XI. BETALING, OMZETBELASTING, KORTINGEN, VERPANDING

     § 40. Betaling

     1. Het ingevolge de overeenkomst aan de aannemertoekomende bedrag is het saldo, gevormd door
        de aannemingssom, verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen overigens aan of door hem
        ter zake van de overeenkomst verschuldigd is.
     2. Indien de aannemer volgens de overeenkomst recht heeft op betaling in termijnen, heeft met het
        oog op het verschijnen van een betalingstermijn opneming van het uitgevoerde gedeelte van het
        werk plaats.
     3. Bij de opneming, bedoeld in het tweede lid, wordt rekening gehouden met de waarde van
        goedgekeurde, doch nog niet verwerkte bouwstoffen, voor zover deze krachtens § 19 eigendom
        van de opdrachtgever zijn geworden.
     4. Geschiedt de opneming, bedoeld in het tweede lid, niet binnen acht dagen nadat de aannemer
        daarom heeft verzocht, dan kan de aannemer schriftelijk een nieuwe aanvrage tot de directie
        richten, met verzoek binnen vier dagen tot opneming over te gaan. Voldoet de directie niet aan dit
        verzoek, dan wordt de opneming geacht te zijn geschied en wordt het door de aannemer in zijn
        verzoek opgegeven termijnbedrag uitbetaald overeenkomstig het in het zesde lid bepaalde.
     5. Indien de directie na een opneming, bedoeld in het tweede lid, nalaat binnen vier dagen nadat de
        aannemer daarom schriftelijk heeft verzocht, het resultaat van de opneming bekend te maken,
        wordt het door de aannemer in zijn verzoek opgegeven termijnbedrag uitbetaald overeenkomstig
        het in het zesde lid bepaalde.
     6. De uitbetaling van een termijn zal plaats vinden binnen vier weken, nadat bij de opneming,
        bedoeld in het tweede lid, is gebleken, dat de aannemer recht heeft op betaling van die termijn.
        Indien in het bestek is bepaald, dat de betaling van een termijn eerst zal geschieden nadat de
        aannemer een declaratie heeft ingediend, zal de betaling plaats vinden binnen vier weken nadat de



17   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>           declaratie in goede orde bij de directie is ingekomen. De declaratie wordt geacht in goede orde bij
           de directie te zijn ingekomen indien de directie niet binnen zeven dagen na ontvangst van de
           declaratie aan de aannemer heeft medegedeeld dat daaraan documenten ontbreken welke nodig
           zijn ter beoordeling van de juistheid van de declaratie. Indien de directie tegen de inhoud van de
           declaratie bezwaar heeft, stelt zij de aannemer onder opgave van redenen daarvan zo spoedig
           mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de declaratie, op de hoogte.
     7.    Indien een termijn verschenen is, waarvan het bedrag beïnvloed kan worden door de eindafreke-
           ning van het gehele werk, wordt die termijn gesteld op het bedrag, dat de aannemer, gegeven de
           voortgang van het werk, ontwijfelbaar toekomt en wordt dit bedrag aan hem uitbetaald.
     8.    Indien een termijn nog niet verschenen is, kan de opdrachtgever niettemin, zo daartoe aanleiding
           bestaat, tot gedeeltelijke betaling daarvan overgaan.
     9.    Indien niet is overeengekomen, dat betaling in termijnen zal geschieden, ontvangt de aannemer,
           vooruitlopend op de eindafrekening, binnen vier weken nadat het werk is opgeleverd het bedrag,
           dat hem ontwijfelbaar toekomt.
     10.   Op de betaling van bedragen buiten de aannemingssom of van bedragen buiten de termijnen van
           de aannemingssom is het bepaalde in het zesde lid van overeenkomstige toepassing.
     11.   Zo spoedig mogelijk na de oplevering van het werk, of, indien in het bestek een onderhoudster-
           mijn is voorgeschreven, zo spoedig mogelijk na het verstrijken daarvan, wordt de eindafrekening
           van het werk opgesteld. Hetgeen reeds is betaald wordt dan in mindering gebracht op hetgeen de
           aannemer volgens het eerste lid toekomt en het restant wordt hem binnen vier weken betaald.
           Indien de aannemer bij de eindafrekening een bedrag aan de opdrachtgever verschuldigd blijkt, is
           hij binnen vier weken tot betaling daarvan gehouden.
     12.   Indien door in gebreke blijven of onvermogen van de aannemer de opdrachtgever het werk geheel
           of gedeeltelijk uitvoert, of door anderen doet uitvoeren, wordt de betaling opgeschort, totdat zal
           zijn gebleken, welk bedrag dientengevolge door of aan de aannemer verschuldigd is. Het bepaalde
           in § 45, eerste en tweede lid, is niet van toepassing over het tijdvak van de opschorting.
     13.   In de in het voorgaande lid bedoelde gevallen heeft de opdrachtgever tevens het recht om voor
           rekening van de aannemer rechtstreeks aan onderaannemers en leveranciers een billijke vergoe-
           ding uit te keren voor de werkzaamheden en leveringen, waarvoor deze nog geen betaling
           genoten. De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan na de aannemer of diens wettelijke
           vertegenwoordiger ter zake te hebben gehoord.

     § 41. Omzetbelasting

     1. De ter zake van het werk verschuldigde omzetbelasting is niet begrepen in de tussen opdrachtge-
        ver en aannemer overeengekomen of overeen te komen bedragen en prijzen, doch het bedrag
        daarvan wordt door de aannemer in zijn prijsopgaven afzonderlijk vermeld.
     2. De opdrachtgever vergoedt de aannemer de ter zake van het werk verschuldigde omzetbelasting.
     3. De aannemer ontvangt echter geen vergoeding van de ter zake van het werk verschuldigde
        omzetbelasting voor zover deze van de opdrachtgever wordt geheven.
     4. De berekening van hetgeen de aannemer ingevolge de overeenkomst toekomt geschiedt met
        inachtneming van bedragen en prijzen, waarin de omzetbelasting niet is begrepen; de berekening
        van de door de opdrachtgever aan de aannemer te vergoeden omzetbelasting geschiedt afzonder-
        lijk.
     5. De vergoeding van omzetbelasting aan de aannemer geschiedt gelijktijdig met de ter zake van het
        werk aan hem te verrichten betalingen.

     § 42. Kortingen

     1. De opdrachtgever kan wegens te late oplevering van het werk aan de aannemer kortingen op de
        aannemingssom opleggen. Voor de toepassing van deze paragraaf wordt als dag van oplevering
        aangemerkt de dag, welke door de aannemer overeenkomstig het bepaalde in § 9, eerste lid, of,
        ingeval van heropneming na onthouding van goedkeuring, overeenkomstig het bepaalde in § 9,
        achtste lid, is opgegeven, mits het werk vervolgens is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
     2. Het bedrag der kortingen wordt in het bestek bepaald. Bij gebreke van zodanige bepaling bedraagt
        het € 60 per dag.
     3. Geen korting wordt opgelegd voor na de opleveringstermijn verstreken dagen die geen werkdag
        zijn. Evenmin wordt korting opgelegd voor de zowel binnen als na bedoelde termijn gevallen
        dagen, dat de oplevering door overmacht is vertraagd, voor zover daarmede bij een verleende
        termijnverlenging geen rekening is gehouden. Vertraging in de voortgang van het werk door
        bedrijfsstoornissen en – indien de opleveringstermijn niet is bepaald in werkbare werkdagen –
        door onwerkbare dagen, wordt daarbij slechts als overmacht aangemerkt, voor zover die vertra-
        ging van ongewone duur is geweest.
     4. Geen korting wordt opgelegd wegens overschrijding van een termijn, indien en voor zover deze
        overschrijding het gevolg is van overschrijding van een eerder geëindigde termijn, waarvoor reeds
        korting is opgelegd, mits de bedoelde termijnen met elkaar in verband staan.



18   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>     5. Kortingen worden verbeurd enkel ten gevolge van het verschijnen van de bepaalde dag, zonder
        dat deswege een ingebrekestelling nodig is om daarvan te doen blijken.
     6. Kortingen en andere bedragen, die ingevolge de overeenkomst door de aannemer verschuldigd
        zijn, worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling
        ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

     § 43. Verpanding of cessie door de aannemer aan derden

     1. De aannemer zal het recht op het saldo, bedoeld in § 40, eerste lid, geheel of gedeeltelijk kunnen
        cederen of in pand geven.
     2. Indien een cessie aan de opdrachtgever is betekend, is de aannemer verplicht de akte van cessie
        aan de opdrachtgever over te leggen, indien deze zulks wenst.

     HOOFDSTUK XIA. ZEKERHEIDSTELLING, VERZEKERING

     § 43a. Zekerheidstelling

     1. Het bepaalde in deze paragraaf is van toepassing, tenzij het bestek anders bepaalt.
     2. Met inachtneming van hetgeen in het zevende lid is bepaald, is de opdrachtgever gerechtigd om
        van de aannemer te bedingen dat deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen
        die voortvloeien uit de overeenkomst; indien door de aannemer zekerheid dient te worden gesteld,
        geldt het bepaalde in het derde tot en met het zesde lid van deze paragraaf.
     3. De waarde van de zekerheid is gelijk aan 5% van de aannemingssom en de zekerheid dient te
        worden gesteld in de vorm van een bankgarantie.
     4. Indien de opdrachtgever voornemens is de bankgarantie in te roepen geeft hij de aannemer
        daarvan bij aangetekende brief kennis. De opdrachtgever is gerechtigd de bankgarantie in te
        roepen, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, in een door de aannemer binnen tien
        werkdagen na de verzending van de in dit lid bedoelde kennisgeving aanhangig te maken
        spoedgeschil, in eerste aanleg anders beslist.
     5. De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd,
        met dien verstande dat, indien sprake is van kleine gebreken als bedoeld in § 9, zevende lid, de
        zekerheid van kracht blijft tot het tijdstip waarop de aannemer deze gebreken heeft hersteld. Indien
        in het bestek een onderhoudstermijn is voorgeschreven, blijft de zekerheid van kracht tot
        overeenkomstig § 11, zesde lid, is geconstateerd dat de aannemer aan zijn verplichtingen heeft
        voldaan.
     6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd, of indien een onderhoudstermijn is
        voorgeschreven, na afloop van de onderhoudstermijn, is de aannemer gerechtigd vervangende
        zekerheid te stellen tot een bedrag dat in redelijkheid is gemoeid met herstel van de voor zijn
        rekening komende gebreken. De opdrachtgever is gehouden de oorspronkelijke zekerheidstelling
        terug te geven nadat hij met de vervangende zekerheid heeft ingestemd en deze heeft ontvangen.
     7. De opdrachtgever is niet gerechtigd om van de aannemer te bedingen dat deze zekerheid stelt
        voor de nakoming van zijn verplichtingen indien is overeengekomen dat de aannemingssom
        geheel of ten dele wordt ingehouden. Van een zodanige inhouding is sprake indien, de termijn van
        § 40, zesde lid, eerste zin, buiten beschouwing gelaten, aan de aannemer minder wordt betaald
        dan overeenkomt met de som der waarden van het werk dat reeds is uitgevoerd en van de
        goedgekeurde nog onverwerkte bouwstoffen, die eigendom van de opdrachtgever zijn geworden.
     8. Indien de opdrachtgever hetgeen de aannemer volgens de overeenkomst toekomt, niet of niet
        tijdig betaalt, of de aannemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever het
        de aannemer toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is de aannemer gerechtigd om van de
        opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met
        het stellen van de door de aannemer verlangde genoegzame zekerheid, is de aannemer bevoegd,
        hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen.
        Met betrekking tot de schorsing respectievelijk de beëindiging in onvoltooide staat is het bepaalde
        in § 14 van overeenkomstige toepassing. Op de in dit lid bedoelde zekerheid is hetgeen in het
        vierde lid is gesteld van overeenkomstige toepassing.

     § 43b. Verzekering

     1. Tenzij het bestek anders bepaalt, dient de aannemer verzekeringen aan te gaan waarin de
        opdrachtgever en de directie als mede-verzekerden zijn opgenomen, een en ander voor zover dit
        naar de aard en de omvang van het werk nodig en gebruikelijk is. De aannemer zorgt ervoor dat de
        directie ten spoedigste schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van vorenbedoelde
        verzekeringen ontvangt.
     2. Indien door de opdrachtgever verzekeringen in verband met het werk zijn aangegaan of zullen
        worden aangegaan,worden de condities en bepalingen daarvan aan het bestek gehecht en zorgt
        de opdrachtgever ervoor dat de aannemer ten spoedigste schriftelijk bewijs van het bestaan en de



19   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>         inhoud van vorenbedoelde verzekeringen ontvangt.

     HOOFDSTUK XII. SCHADE AAN HET WERK

     § 44. Schade aan het werk

     1. Onder schade aan het werk in de zin van deze paragraaf wordt verstaan schade aan het geheel of
        gedeeltelijk door de aannemer ten behoeve van de opdrachtgever gebouwde of gemaakte, aan de
        hulpwerken, aan de op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen en voor het werk noodzakelijke
        hulpmiddelen. Onder schade aan bouwstoffen wordt tevens verstaan het verlies daarvan.
     2. Van het ontstaan van schade aan het werk geeft de aannemer zo spoedig mogelijk, in elk geval
        binnen een week nadat hem daarvan is gebleken of had kunnen blijken, kennis aan de directie.
     3. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet is schade
        aan het werk voor rekening van de aannemer, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone
        omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de aannemer in verband met de aard van
        het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen, en het onredelijk zou zijn de
        schade voor zijn rekening te doen komen.
     4. Na het ontstaan van schade aan het werk is de aannemer verplicht tijdig de nodige maatregelen
        tot beperking daarvan te treffen. Bij aanwezigheid van de directie handelt hij daarbij onder haar
        goedkeuring.
     5. Schade aan het werk, die is ontstaan tengevolge van het niet nakomen van de in het tweede of
        vierde lid genoemde verplichting, is voor rekening van de aannemer.
     6. Schade aan het werk, welke voor rekening van de aannemer is, zal door deze worden hersteld
        binnen door de directie eventueel te stellen termijnen, tenzij van de aannemer redelijkerwijs niet
        kan worden verlangd, dat het herstel door hem geschiedt. In dit geval, alsmede indien redelijker-
        wijs van de opdrachtgever niet kan worden verlangd, dat hij het herstel door de aannemer laat
        verrichten, kan de opdrachtgever in plaats daarvan een geldelijke vergoeding van de aannemer
        vorderen.
     7. Niet voor rekening van de aannemer komende schade aan het werk zal, indien de opdrachtgever
        daartoe de wens te kennen geeft en dit redelijkerwijs van de aannemer kan worden verlangd,
        eveneens door deze worden hersteld binnen door de directie eventueel te stellen termijnen. In dit
        geval wordt het herstel als meer werk verrekend.

     HOOFDSTUK XIII. IN GEBREKE BLIJVEN, ONVERMOGEN OF OVERLIJDEN VAN EEN DER
     PARTIJEN

     § 45. In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de opdrachtgever

     1. Indien de opdrachtgever de in gevolge de overeenkomst verschuldigde betalingen niet tijdig
        verricht en de vertraging niet het gevolg is van een omstandigheid waarvoor de aannemer
        verantwoordelijk is, heeft deze aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk percentage
        met ingang van de dag, waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden. De rentevordering
        van de aannemer zal nimmer omvatten rente van rente.
     2. Indien na verloop van twee weken sedert de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten
        geschieden, deze nog niet heeft plaats gevonden en een nadien door de aannemer verzonden
        schriftelijke aanmaning na verloop van veertien dagen evenmin tot betaling heeft geleid, wordt het
        in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van die veertien dagen met 2
        verhoogd, en is de aannemer bevoegd, mits hij zulks in de aanmaning heeft vermeld, hetzij de
        uitvoering van het werk te schorsen tot de opdrachtgever het door hem verschuldigde heeft
        betaald, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Met betrekking tot de schorsing
        respectievelijk de beëindiging in onvoltooide staat is het bepaalde in § 14 van overeenkomstige
        toepassing.
     3. Het bepaalde in het tweede lid omtrent schorsen en beëindigen in onvoltooide staat is niet van
        toepassing, indien de vordering van de aannemer betrekking heeft op een bedrag, waaromtrent de
        opdrachtgever een spoedgeschil aanhangig heeft gemaakt.
     4. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, is de aannemer bevoegd de
        curator te sommeren om binnen acht dagen te verklaren of hij bereid is het werk te doen voortzet-
        ten onder zodanige genoegzame zekerheidstelling als de aannemer blijkens de sommatie verlangt.
        Indien de curator zich bereid verklaart het werk te doen voortzetten, is hij verplicht bij die
        verklaring de verlangde zekerheid te stellen. Indien de curator niet bereid is het werk te doen
        voortzetten, is de aannemer gerechtigd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Met betrek-
        king tot de beëindiging in onvoltooide staat is het bepaalde in § 14 van overeenkomstige toepas-
        sing.
     5. Ingeval de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, is het bepaalde in het vierde lid van
        overeenkomstige toepassing. Ingeval de opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of
        hij met rechterlijke machtiging in een psychiatrisch ziekenhuis wordt geplaatst, is het bepaalde in



20   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>        het vierde lid eveneens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor ‘de curator’
        wordt gelezen ‘de opdrachtgever en de bewindvoerder’ onderscheidenlijk ‘de provisionele
        bewindvoerder of de curator’.
     6. Ingeval de opdrachtgever overlijdt, is de overeenkomst niet uit dien hoofde ontbonden. Het
        bepaalde in het vierde lid is alsdan van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor
        ‘de curator’ wordt gelezen ‘de erfgenamen’. Indien de aannemer zulks verlangt, zijn de erfgenamen
        verplicht één van hen of een derde schriftelijk aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegen-
        woordigen.

     § 46. In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de aannemer

     1. Ingeval de aannemer de op hem rustende verplichtingen niet nakomt en de opdrachtgever hem
        deswege in gebreke stelt, zal de ingebrekestelling schriftelijk geschieden en zal de opdrachtgever
        de aannemer daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komen.
        Reeds voordat de gestelde termijn is verstreken, is de opdrachtgever in dringende gevallen
        gerechtigd voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van
        het werk dienstig oordeelt. Indien de aannemer nalatig blijft zijn verplichtingen na te komen, is de
        opdrachtgever gerechtigd het werk voor rekening van de aannemer te voltooien of te doen
        voltooien, onverminderd des opdrachtgevers recht op schadevergoeding.
     2. Ingeval de aannemer voor de uitvoering van het werk te weinig personeel of hulpmiddelen, dan
        wel hulpmiddelen van onvoldoend vermogen of gebrekkige hulpmiddelen bezigt, waardoor naar
        het oordeel van de directie ontoelaatbare vertraging in de uitvoering ontstaat, zal de directie de
        aannemer schriftelijk aanmanen de uitvoering te bespoedigen. Indien de aannemer nalatig blijft, is
        de directie gerechtigd voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen als zij voor
        de vlotte totstandkoming van het werk dienstig oordeelt.
     3. Ingeval de aannemer in staat van faillissement wordt verklaard, is de opdrachtgever bevoegd de
        curator te sommeren om binnen acht dagen te verklaren of hij bereid is het werk voort te zetten
        onder zodanige genoegzame zekerheidstelling als de opdrachtgever blijkens de sommatie
        verlangt. In afwachting van de beslissing omtrent de voortzetting van het werk is de opdrachtgever
        in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen
        als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt. Indien de curator zich bereid verklaart het werk
        voort te zetten, is hij verplicht bij die verklaring de verlangde zekerheid te stellen. Indien de curator
        niet bereid is het werk voort te zetten, is de opdrachtgever gerechtigd het werk voor rekening van
        de aannemer te voltooien of te doen voltooien, onverminderd des opdrachtgevers recht op
        schadevergoeding.
     4. Ingeval de aannemer onder curatele wordt gesteld, is het bepaalde in het derde lid van overeen-
        komstige toepassing. Ingeval de aannemer surseance van betaling wordt verleend of hij met
        rechterlijke machtiging in een psychiatrisch ziekenhuis wordt geplaatst, is het bepaalde in het
        derde lid eveneens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor ‘de curator’
        wordt gelezen ‘de aannemer en de bewindvoerder’ onderscheidenlijk ‘de provisionele bewindvoer-
        der of de curator’.
     5. Ingeval de aannemer overlijdt, is de overeenkomst niet uit dien hoofde ontbonden. Het bepaalde in
        het derde lid is alsdan van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor ‘de curator’
        wordt gelezen ‘de erfgenamen’. Indien de opdrachtgever zulks verlangt, zijn de erfgenamen
        verplicht één van hen of een derde schriftelijk aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegen-
        woordigen.
     6. De opdrachtgever zorgt er voor, dat de kosten, die voor de aannemer voortvloeien uit de toepas-
        sing van de bepalingen in deze paragraaf, binnen redelijke grenzen blijven.
     7. Ingeval de opdrachtgever overeenkomstig de bepalingen in deze paragraaf maatregelen ten
        dienste van het werk neemt dan wel het werk zelf voltooit of door derden doet voltooien, is hij
        gerechtigd daarbij van alle ter beschikking van de aannemer staande hulpmiddelen gebruik te
        maken of te doen maken.
     8. De opdrachtgever is verplicht de in het voorgaande lid bedoelde hulpmiddelen in goede staat te
        onderhouden of te doen onderhouden en deze zo spoedig mogelijk, nadat zij voor de uitvoering
        van het werk niet meer nodig zijn, weer ter beschikking van de aannemer te stellen. Schade,
        gedurende de periode van het gebruik aan deze hulpmiddelen toegebracht, is voor rekening van
        de opdrachtgever, tenzij hij bewijst, dat de schade niet aan hem is toe te rekenen.

     HOOFDSTUK XIV. KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN

     § 47. Kostenverhogende omstandigheden

     1. Onder kostenverhogende omstandigheden worden in deze paragraaf verstaan omstandigheden
        die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te
        worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die de aannemer niet kunnen worden
        toegerekend en die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.



21   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>     2. Indien kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in het eerste lid intreden heeft de aanne-
        mer aanspraak op bijbetaling, in voege als omschreven in het volgende lid en behoudens het
        bepaalde in het vierde lid.
     3. Indien de aannemer van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden dient
        hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Alsdan zal de
        opdrachtgever op korte termijn met de aannemer overleg plegen omtrent de vraag of kostenverho-
        gende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid
        en billijkheid zal worden vergoed.
     4. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding als bedoeld in
        het derde lid het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen; alsdan zal het door de
        opdrachtgever verschuldigde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.
     5. Indien in de UAV of elders in de overeenkomst bijzondere voorschriften zijn opgenomen omtrent
        kostenverhogende of buitengewone omstandigheden, is voor wat de in die voorschriften
        geregelde gevallen betreft het bepaalde in deze paragraaf niet van toepassing.

     HOOFDSTUK XV. VASTLEGGEN VAN DE TOESTAND, BESLECHTING VAN GESCHILLEN

     § 48. Vastleggen van de toestand

     1. Indien de directie of de aannemer tijdens de loop van het werk de toestand, waarin enig onderdeel
        van het werk op zeker tijdstip verkeert, of enig ander feit of feitenverloop betreffende de uitvoering
        of voorbereiding van het werk wenst vast te leggen, kan zij of hij schriftelijk vorderen, dat die
        toestand gemeenschappelijk wordt opgenomen of dat feit of feitenverloop gemeenschappelijk
        wordt geconstateerd en in een op te maken en door hen beiden te ondertekenen proces-verbaal
        wordt beschreven.
     2. Indien de directie of de aannemer aan de in het eerste lid bedoelde vordering niet voldoet, kan de
        wederpartij de toestand in een proces-verbaal doen vastleggen overeenkomstig het arbitrageregle-
        ment van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor de dag van de
        aanbesteding luidt, onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zelf de verlangde opnemingen en
        constateringen in aanwezigheid van getuigen te verrichten en vast te leggen in een met de
        getuigen te ondertekenen proces-verbaal. De waardering van het aan dit proces-verbaal toe te
        kennen bewijs is aan het scheidsgerecht van genoemde Raad overgelaten.
     3. Het proces-verbaal, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt in tweevoud opgemaakt; één
        exemplaar is bestemd voor de directie en één voor de aannemer.

     § 49. Beslechting van geschillen

     1. Voor de beslechting van de in deze paragraaf bedoelde geschillen doen partijen uitdrukkelijk
        afstand van hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen.
     2. Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als
        zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten,
        die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan,
        worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage
        voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.
     3. De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het tweede lid genoemde
        Raad ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de
        eindafrekening schriftelijk ter kennis van de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in
        hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhan-
        gig maakt later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij aangetekende brief de aandacht van
        de aannemer op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit uit een omstandig-
        heid, welke eerst na het verloop van die termijn is gebleken.
     4. Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van het scheidsge-
        recht geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht het geschil,
        voor zover het dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw overeenkomstig deze paragraaf te
        doen beslechten. De vordering is niet ontvankelijk, indien zij bij de in het tweede lid genoemde
        Raad wordt aanhangig gemaakt later dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van de
        rechterlijke uitspraak. Degene die als scheidsman of secretaris aan de nietig verklaarde beslissing
        heeft medegewerkt, zal aan de nieuwe behandeling niet mogen medewerken.
     5. Indien beide partijen in onderling overleg hieraan de voorkeur geven, worden de in het tweede lid
        bedoelde regelen vervangen door die, gegeven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor
        Metaalnijverheid en -handel, met dien verstande dat in aanvulling dezer regelen de bepaling geldt,
        dat scheidslieden niet bevoegd zijn het tussen partijen overeengekomene te wijzigen.

     § 50. Voortzetting van het werk

     1. De aannemer is gehouden, in afwachting van de totstandkoming van een uitspraak in het geschil,



22   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>        opvordering van de directie het werk volgens haar aanwijzingen voort te zetten, tenzij de Raad van
        Arbitrage in spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak
        voor hem mochten voortvloeien.
     2. Voor zover de uitkering van enige termijn van betaling vertraging zou ondervinden in verband met
        een aanhangig geschil, zal de opdrachtgever tot zodanige betaling overgaan als in verband met de
        stand van het werk en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanige betaling zal niet in het
        geding kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de opdrachtgever van enig recht
        van de aannemer.

     BIJLAGE A

     Volmacht
     De ondergetekende(n)
     ..... 1),
     ..... 5)
     aannemer(s) van .....
     ..... 2)
     Wijst/wijzen als zijn /hun gevolmachtigde aan ..... 3)
     die hem/hun in alle opzichten vertegenwoordigt voor alle zaken betreffende .....
     ..... 4)
     ....., ..... 20.... 6)
     De aannemer(s) ..... 7)
     ..... , ..... 20.... 6)
     Goedgekeurd,
     de Directie, ..... 7)

     1) Naam en voornamen van de aannemer of de aannemers, indien hij een natuurlijk persoon is of zij
        natuurlijke personen zijn of – in andere gevallen – de hiermee overeenkomende gegevens.
     2) Vermelding van het aangenomen werk.
     3) Naam en voornamen van de gevolmachtigde.
     4) Vermelding van het werk of gedeelte ervan alsmede eventuele bijzondere voorwaarden.
     5) Indien de aannemer zelf gevolmachtigde is van gezamenlijke aannemers, wordt hier ingevoegd:
        ‘gevolmachtigde van de’.
     6) Plaats en datum van ondertekening.
     7) Handtekening van de aannemers(s) c.q. de Directie.

     BIJLAGE B

     Ondergetekende
     ..... 1),
     gevestigd te ..... 2),
     in aanmerking nemende:
     1e. dat ..... 3),
           gevestigd te ..... 4),
           hierna genoemd ‘de opdrachtgever’, aan
           ..... 5),
           gevestigd te ..... 6),
           hierna genoemd ‘de aannemer’,
           heeft opgedragen:
           ..... 7),
           op welke overeenkomst de Uniforme Administratieve
           Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 van
           toepassing zijn;
     2e. dat de aannemer voornemens is daarin de in onderstaande
           Lijst van Bouwstoffen vermelde bouwstoffen te verwerken;
           verklaart:
           dat hij/zij afstand doet van alle aanspraken op bedoelde bouwstoffen en deze na de goedkeuring
           beschouwt als eigendom van de opdrachtgever ingevolge § 19, eerste lid, der Uniforme Adminis-
           tratieve
           Voorwaarden voormeld.

     Lijst van Bouwstoffen: 8),
     .....)
     .....)
     .....)
     .....)



23   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>     .....)
     .....)
     .....)
     .....)
     .....)
     .....)
     ....., ..... 20.... 9)
     ..... 10)
     1) Naam van de leverancier van c.q. rechthebbende op de bouwstoffen.
     2) Volledig adres van deze.
     3) Naam van de opdrachtgever.
     4) Volledig adres van deze.
     5) Naam van de aannemer.
     6) Volledig adres van deze.
     7) Korte beschrijving van het werk.
     8) Opsomming der betrokken bouwstoffen.
     9) Plaats en datum van ondertekening.
     10) Handtekening van de leverancier van c.q. rechthebbende op de bouwstoffen.




24   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>     BIJLAGE 2

     Wijzigingen in de UAV 2012 ten opzichte van de UAV 1989:
     – Paragraaf 1: aan de begripsbepaling van de UAV en van het werk is toegevoegd ‘technisch
        installatiewerk’. Door integratie van de UAV-TI 1992 was deze toevoeging noodzakelijk geworden.
     – Paragraaf 4: Het formulier A met betrekking tot de vertegenwoordiging van de aannemer bij
        volmacht wordt verplicht voorgeschreven. Het formulier dient daarmee niet meer louter als
        voorbeeld.
     – Paragraaf 5 lid 1 en paragraaf 6 lid 10: De begrippen ‘vergunningen, ontheffingen of dergelijke
        beschikkingen’ zijn vervangen door ‘publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen’.
     – Paragraaf 5 lid 5: de specifieke bepaling over de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de
        niet of niet tijdige levering van bouwstoffen die bij een voorgeschreven leverancier worden
        betrokken, dan wel bouwstoffen die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven, is vervallen.
        Hiermee wordt de positie van de voorgeschreven leverancier gelijkgetrokken met die van de
        voorgeschreven onderaannemer.
     – Paragraaf 5 lid 8 en paragraaf 6 lid 6: de zorg voor veiligheid en milieu is aangescherpt. Deze
        aanscherping is daarnaast terug te vinden in de toevoeging aan paragraaf 6 van lid 16a dat
        voorziet in een meldingsplicht voor het aantreffen van voorwerpen of stoffen waarvan redelijker-
        wijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of milieu.
     – Paragraaf 6 lid 14: ‘Goede trouw’ is vervangen door ‘de eisen van redelijkheid en billijkheid’.
     – Paragraaf 6 lid 26: De zin ‘deze goedkeuring zal niet mogen worden onthouden op onredelijke
        gronden’ is toegevoegd.
     – Paragraaf 6 lid 27: het woord ‘uitvoeringskosten’ is vervangen door ‘kosten’.
     – Paragraaf 8 lid 4 en 5: De redactie is aangepast om een duidelijk onderscheid te maken tussen de
        situatie dat een aannemer recht heeft op termijnverlenging en de situatie dat hij bij wijze van gunst
        om termijnverlenging vraagt.
     – Paragraaf 8a: de beproeving van het technische installatiewerk, afkomstig uit de UAV-TI 1992, is
        opgenomen.
     – Paragraaf 10: lid 1a is toegevoegd waarin is opgenomen een bepaling betreffende de verstrekking
        van revisietekeningen en bedienings- en onderhoudsvoorschriften van het technische installatie-
        werk.
     – Paragraaf 10 lid 3: een uitgebreidere regeling is opgenomen voor de ingebruikname van een werk
        voordat dit voltooid is dan wel voor de ingebruikname van een al dan niet voltooid onderdeel
        daarvan. Ten aanzien van het technische installatiewerk is hier een specifieke bepaling opgeno-
        men.
     – Paragraaf 11: bij het herstellen van gebreken door de aannemer is toegevoegd dat hieronder niet
        vallen die gebreken die het gevolg zijn van onjuist of onzorgvuldig gebruik dan wel gekwalificeerd
        kunnen worden als normaal te verwachten slijtage als gevolg van het feitelijke gebruik.
     – Paragraaf 12 lid 2: formuleert de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering. Betreft deels
        een samenvoeging met lid 3 en deels een aanpassing aan het huidige Burgerlijk Wetboek (BW).
     – Paragraaf 12 lid 4: voor de rechtsvordering wordt nu onderscheid gemaakt naar de duur van de
        aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, afhankelijk van de aard van het verborgen gebrek.
     – Paragraaf 17 lid 2: de opdrachtgever is niet langer verplicht bouwstoffen te keuren. In het bestek
        moet worden bepaald of en in hoeverre bouwstoffen moeten worden gekeurd.
     – Paragraaf 17 lid 3: de formulering over gebreken na de keuring is aangepast met de termen
        ‘redelijkerwijs niet door de directie had kunnen worden onderkend’ en ‘het gebrek aan de
        aannemer kan worden toegerekend’.
     – Paragraaf 17 lid 5: is aangevuld met de bepaling dat de directie de goedkeuring voor andere
        bouwstoffen in plaats van met een fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen, mits van overeenkom-
        stige hoedanigheid, niet onthoudt op onredelijke gronden.
     – Paragraaf 18 lid 1: keuring in de vorm van visuele beoordeling is opgenomen indien in het bestek
        is voorgeschreven dat bouwstoffen moeten worden geleverd met een kwaliteitsverklaring
        afkomstig van een door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instelling. Hiermee wordt
        aangesloten bij de praktijk.
     – Paragraaf 21: is in overeenstemming gebracht met de Wet milieubeheer door de term ‘niet van
        waarde zijn’ bij uit het werk komende oude bouwstoffen te schrappen. In het bestek kan worden
        afgeweken van de hoofdregel dat de uit het werk komende oude bouwstoffen eigendom blijven
        van de opdrachtgever. Voorts is verwijtbaarheid vervangen door toerekenbaarheid.
     – Paragraaf 22 lid 2: gebreken in relatie tot een garantie over één of meer onderdelen van het werk
        zijn duidelijker geformuleerd. In afwijking van het advies is niet overgenomen de voorgestelde
        toevoeging ‘op grond van de U.A.V.’. Een omstandigheid die aan de aannemer kan worden
        toegerekend kan namelijk bijvoorbeeld zijn gebaseerd op de UAV maar ook op het bestek voor het
        betreffende werk.
     – Paragraaf 23: de verplichtingen van de aannemer in relatie tot het ter beschikking stellen en
        onderhouden van loodsen en andere hulpmiddelen zijn algemener geformuleerd en er wordt
        verwezen naar het omschrijven van de verplichtingen in het bestek. De rest van paragraaf 23 is



25   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>         vervallen. In afwijking van het advies is verder toegevoegd ‘en verwijderen’ en ‘en/of directiever-
         blijf’ in de zin: ‘De verplichtingen van de aannemer met betrekking tot het ter beschikking stellen,
         onderhouden en verwijderen van loodsen en/of directieverblijf en andere hulpmiddelen worden in
         het bestek omschreven.’ Ook over het ter beschikking stellen en onderhouden van een eventueel
         directieverblijf en het verwijderen van de loodsen en andere hulpmiddelen in zijn algemeenheid
         (inclusief een eventueel directieverblijf) dient in het bestek te worden voorzien. Hiermee wordt een
         verduidelijking gegeven van de hulpmiddelen waar in het bestek op moet worden ingegaan.
     –   Paragraaf 26: opgenomen is dat de aannemer een algemeen tijdschema opstelt en wat daarin
         moet zijn opgenomen. Hiermee wordt aangesloten bij de praktijk.
     –   Paragraaf 27: in de titel is toegevoegd ‘verslagen van bouwvergaderingen’. Uit de rechtspraak
         blijkt dat, indien is overeengekomen om tijdens de uitvoering van het werk bouwvergaderingen te
         houden, dit belangrijke stukken zijn.
     –   Paragraaf 27 lid 1: is aangescherpt zodat het nu ook voorziet in een verplichting om een aanteke-
         ning in het weekrapport te maken over voorvallen betreffende de veiligheid en/of gezondheid van
         personen.
     –   Paragraaf 36: lid 1a is toegevoegd die de gevolgen voor de prijs vanwege een door de opdrachtge-
         ver gewenste bestekswijziging regelt.
     –   Paragraaf 42 lid 2: het bedrag der kortingen is gewijzigd van een bedrag in guldens naar een
         bedrag in euro‘s.
     –   Paragraaf 48: over het vastleggen van de toestand in een proces-verbaal is bepaald, dat het
         arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw geldt, zoals dit drie maanden voor de
         dag van de aanbesteding luidt.
     –   Overig: ‘geldsbedragen’ is gewijzigd in ‘geldbedragen’, ‘netto-prijzen’ is gewijzigd in ‘prijzen’,
         ‘netto-kosten’ is gewijzigd in ‘kosten’, de actuele naam van de Raad van Arbitrage voor de Bouw is
         opgenomen, ‘krankzinnigengesticht’ is gewijzigd in ‘psychiatrisch ziekenhuis’, ‘is te wijten aan
         schuld’ en ‘is te wijten aan’ is gewijzigd in ‘is toe te rekenen’, cursivering van de begrippen in
         paragraaf 1, verwijdering van de definitie van BW uit paragraaf 1, omdat die definitie niet meer in
         de tekst voorkomt, verwijdering van punten in de definitiebepaling van UAV in paragraaf 1 en
         overige paragrafen, toevoeging van ‘hij’ in paragraaf 10, derde lid, verwijdering van een tussen-
         streepje in de tweede zin van paragraaf 26, vierde lid en ‘formulier A’ is gewijzigd in ‘bijlage A’.




26   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>     TOELICHTING

     Met het vaststellen van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en
     technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) wordt een actualisering van de UAV 1989 doorgevoerd.
     De aanleiding voor deze actualisering is gelegen in wijzigingen in relevante wet- en regelgeving en
     ontwikkelingen in de jurisprudentie sinds 1989 en de invoering van de euro. De relevante wet- en
     regelgeving betreft de gedeeltelijke invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek in 1992 en de titel
     Aanneming van Werk die daarin in 2003 is opgenomen. Ook was een aanpassing nodig vanwege de
     Wet Milieubeheer op het gebied van het zich ontdoen van afvalstoffen. Aanpassing naar aanleiding
     van de Europese richtlijn betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties
     (2011/7/EU) zal na implementatie van de richtlijn plaatsvinden. Daarnaast is de UAV-TI 1992 geïnte-
     greerd in deze UAV en is aandacht besteed aan de eenduidigheid van begrippen en definities.

     Het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft
     als coördinerend minister voor het rijksopdrachtgeverschap aangaande bouwwerken een adviesop-
     dracht verstrekt aan het Instituut voor Bouwrecht (IBR). Voor de uitvoering van deze opdracht heeft het
     IBR een Werkgroep Herziening UAV 1989 gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van Bouwend
     Nederland, UNETO/VNI, STABU, Gemeentewerken Rotterdam en Universiteit van Tilburg). Na de
     opheffing van het ministerie van VROM is het opdrachtgeverschap overgegaan naar het ministerie van
     Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

     Op 14 februari 2011 heeft de Werkgroep advies uitgebracht aan het ministerie van BZK. Het advies is
     mede gebaseerd op de resultaten van twee door de Werkgroep gehouden Expertmeetings. Tijdens
     deze Expertmeetings konden ook andere bij de UAV 1989 betrokken partijen (opdrachtgevers,
     opdrachtnemers, adviesbureaus, wetenschap en advocatuur) commentaar indienen. De Werkgroep
     meent daarom dat het advies in grote lijnen kan bogen op instemming van degenen die aanwezig
     waren tijdens de Expertmeetings.

     Het advies van de Werkgroep is nagenoeg geheel overgenomen. Op enkele punten is afgeweken van
     het advies.

     De wijzigingen ten opzichte van de UAV 1989 zijn opgenomen in bijlage 2 bij deze toelichting.

     De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
     J.W.E. Spies.

     De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
     M.J.M. Verhagen.




27   Staatscourant 2012 nr. 1567   30 januari 2012
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>