<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>a

MEMO RAAD

Betreft

Gemeente Aalsmeer

Registratienr.

Aan

Afkomstig van

Datum

Afschrift aan

leden raad

Burgemeester en wethouders
31 mei 2022

college, griffie, voorlichting

Beantwoording technische vragen fracties Absoluut Aalsmeer en VVD inzake Meerjarenpro-
jectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (MPP)

Door de fracties Absoluut Aalsmeer en VVD zijn op 27 mei 2022 onderstaande vragen inge-
diend; de beantwoording treft u onder de betreffende vraag aan:

Fractie:

Vraag:

AA

Heeft het raadsbrede akkoord waar op dit moment aan gewerkt wordt, ge-
volgen voor dit meerjarenprojectplan ?

Het nu voorliggende MPP is opgesteld binnen de huidige financiéle kaders en reeds
bekende of te verwachten projecten zijn hierbij doorgerekend. Er is daarbij ruimte
voor nieuwe buitenruimteprojecten. Het MPP is een dynamisch plan, dat regelmatig
wordt bijgesteld op basis van actuele inzichten en ook op basis van politieke priori-
teiten, De inhoud van het raadsakkoord kan invloed hebben op het MPP. Het raads-
akkoord zal na vaststelling indien nodig verwerkt worden in het MPP bij een eerstvol-
gende actualisatie.

Zijn er op dit moment lopende aanvragen voor SLS gelden? (RVS, pag.6)

Nee, Er zijn wel enkele projecten in voorbereiding en uitvoering waarbij gebruik
wordt gemaakt van SLS-gelden: Waterfront en Groene Lint binnen het MPP, VVA-ter-
rein en Jac. Stammespark (Machinepark) als losse projecten buiten het MPP.

Aan welke persleiding moeten we denken bij de Burgemeester Kastelein-
weg? (MPP Bijlage 2)

Door de provincie Noord-Holland is op verzoek van de gemeente een nieuwe riool-
persleiding aangelegd in het project HOVASZ. De persleiding kon echter rondom het
Baanvakviaduct niet worden afgemaakt als gevolg van de bouwwerkzaamheden in
Polderzoom en Laurierhof. Dat heeft de gemeente zelf gedaan begin 2022. Hierdoor
zijn beperkte meerkosten opgetreden, die nu ten laste van de investeringsruimte rio-
lering worden gebracht. De persleiding levert een belangrijke verbetering van het ri-
oolstelsel voor Aalsmeer op, omdat hierdoor de capaciteit van het stelsel flink wordt
vergroot. Hierdoor kan het water uit het centrum beter worden afgevoerd en is er
ruimte om de diverse nieuwbouwwijken op het stelsel aan te sluiten.

In het MPP wordt aangegeven dat er een vervolgonderzoek plaats gaat vin-
den voor de Uiterweg problematiek. Graag een antwoord over de aard van
het onderzoek en een einddatum waarop dit onderzoek is afgerond. Porte-
feuillehouder van Rijn heeft hierover toezeggingen gedaan.

Wethouder Van Rijn heeft op 10 maart jl. het opstellen van een masterplan voor de
Uiterweg toegezegd. Daarbij heeft hij ook aangegeven dat er een financieringsvoor-
stel naar de raad gaat via het MPP Buitenruimte. Het concept-masterplan voor de Ui-
terweg is gereed. Op korte termijn zullen wij in overleg met de griffie een moment
zoeken om dit aan de raad te presenteren. Het vervolg bestaat uit twee onderdelen:

[20220530 MEMO beantwoording technische
101/F126/ICT

</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Pagina 2 van 3

- het uitwerken van de kortetermijnmaatregelen voor het gedeelte aan weerszij-
den van de Kees Hansenbrug, dat te maken heeft met wateroverlast, naar een
definitief ontwerp en bestek

- het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar een brug tussen het eind van de
Uiterweg en Rijsenhout. Deze haalbaarheidsstudie zal naar verwachting enkele
jaren duren.

Intussen is al gestart met de voorbereiding voor het aanpakken van het stukje Uiter-
weg tussen Van Cleeffkade en Dirk Baardsebrug.

Voor het begin van de Uiterweg, het verzakte deel bij de Kees Hansenbrug en de
studie naar de fietsbrug is nu budget opgenomen in het MPP. Ook zijn investeringen
voor andere delen van de Uiterweg op langere termijn doorgerekend met het MPP-
rekenmodel. De langetermijnscenario's en bijbehorende kosten komen in het mas-
terplan en de presentatie daarover aan de orde.

De afronding van de nieuw aangelegde Burgemeester Kasteleinweg N196.
De ontsluiting via de Burgemeester Hoffscholteweg zou veel extra verkeers-
bewegingen weghalen van de N196. Hebben we het goed gelezen dat er in
de stukken staat dat dit vooruit wordt geschoven naar 2023. Kan deze nut-
tige ontsluiting niet naar voren worden gehaald? Welke knelpunten zijn er
om dit niet eerder te doen?

Om de Burgemeester Hoffscholteweg te kunnen aanleggen/afmaken, is de
sloop/aanpassing van een grote schuur op het tracé noodzakelijk. De grond die voor
het tracé nodig is, is onteigend, maar omdat een deel van de schuur op particuliere
grond kan blijven staan, is daarbij bepaald dat de betreffende eigenaar het deel van
de schuur gaat slopen dat nodig is voor de aanleg van de weg. Gesprekken met de
eigenaar van deze schuur over de raakvlakken tussen zijn perceel en het gemeente-
lijke tracé en de aanpassingen aan de omliggende infrastructuur zijn nog gaande. In
de tussentijd wordt gewerkt aan het definitief ontwerp en het bestek van de nieuwe
weg, waarbij ook het terugbrengen van het Spoorlijnpad meegenomen wordt. Dit al-
les, plus de aanbestedingsprocedure die daarna gevolgd wordt en de huidige situatie
op de aannemers- en grondstoffenmarkt, zorgt ervoor dat uitvoering naar verwach-
ting in 2023 zal plaatsvinden.

De brug in de Lijnbaan wordt vooruitgeschoven. Steeds is vermeld dat dit
ook een onderdeel is van de nieuwe N196. Maar opnieuw wordt deze aan-
passing verschoven naar het volgende jaar. Wat is de argumentatie van
deze aanpassing?

Voor het technisch uitwerken van de brug is het van belang of er wel of geen ver-
keersbeperkende maatregelen worden doorgevoerd op de Lijnbaan, zoals een knip of
eenrichtingsverkeer. De gesprekken hierover met belanghebbenden zijn nog gaande.
Het resultaat hiervan is bepalend voor de constructie en breedte van de brug en dus
ook voor de te verwachten kosten. Na een besluit daarover wordt de brug verder uit-
gewerkt en aangelegd.

De Uiterweg is aan het zinken. De sloot loopt nu naadloos over in de weg. Is
er een tijdspad voor het ophalen van deze mooie weg?

Wethouder Van Rijn heeft op 10 maart jl. het opstellen van een masterplan voor de
Uiterweg toegezegd. Daarbij heeft hij ook aangegeven dat er een financieringsvoor-

</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Pagina 3 van 3

stel naar de raad gaat via het MPP Buitenruimte. Het concept-masterplan voor de Ui-

terweg is gereed. Op korte termijn zullen wij in overleg met de griffie een moment

zoeken om dit aan de raad te presenteren. Het vervolg bestaat uit twee onderdelen:

- het uitwerken van de kortetermijnmaatregelen voor het gedeelte aan weerszij-
den van de Kees Hansenbrug, dat te maken heeft met de wateroverlast, naar
een definitief ontwerp en bestek

- het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar een brug tussen het eind van de
Uiterweg en Rijsenhout. Deze haalbaarheidsstudie zal naar verwachting enkele
jaren duren.

Intussen is al gestart met de voorbereiding voor het aanpakken van het stukje Uiter-
weg tussen Van Cleeffkade en Dirk Baardsebrug.

Voor het begin van de Uiterweg, het verzakte deel bij de Kees Hansenbrug en de
studie naar de fietsbrug is nu budget opgenomen in het MPP. Ook zijn investeringen
voor andere delen van de Uiterweg op langere termijn doorgerekend met het MPP-
rekenmodel. De langetermijnscenario's en bijbehorende kosten komen in het mas-
terplan en de presentatie daarover aan de orde.

Het baggerenbudget wordt bijgesteld van 150.000 naar 100.000. Er zijn op =
de Westeinder veel ondieptes. Verschillende watergangen in de gemeente
zijn ondiep. Wat is de reden van het aanpassen van het baggerbudget?

Het antwoord op deze vraag kunt u lezen op pag. 17 van bijlage 3, de tekstuele toe-
lichting. In het algemeen zijn de gemeentelijke watergangen behoorlijk op orde ge-
bracht in de afgelopen jaren. Ondiepe watergangen in het gebied van de Westeinder-
plas en in het stedelijk gebied waar een baggeropgave is zijn vaak particulier eigen-
dom. Deze wateren worden niet door de gemeente gebaggerd. Indien u enkele spe-
cifieke watergangen wilt laten toetsen of behoefte hebt aan een technische toelich-
ting over enkele watergangen, dan kunt u hierover contact zoeken met Marcel Cle-
wits, beleidsadviseur water, via m.clewits@amstelveen.nl.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

de secretaris,

de burgemeester,

drs. Sj. Vellenga D mr. G.E. Oude Kotte

</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>a
m
= m 7 m
mi | "17 pa ma u = gn m "FP." nu
NN mg! a" ee FF m a NN
i fn unum 25 un, shen mü Ta nm m man
kii =s-#01 ate nu fe — ie Ben vrm LAT a ml i
"E OA n “M 7 [a an] . -
Se a Sl Ait
7 "a nz NN i = i Lid "m"
ms 7 = 8 m
7
= | m mu
LI LI m nr a
= On Ken niit a 7 nin a NN
enn mi or ren M hoog r= =" "| pus
NN A a =
NN LI m - aa "n Of
7 7 = .8 _
m ml "n 7 fi
= 7 n LI NN LA LI
M i
7
m 7
7 m
LI NN 7 7
m
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>