<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    Caen errr eee ar,    Van: veger veen   Verzonden: donderdag 7 maart 2019 10:06   Aan: . se . … Dr eee eem vert eer vard  Onderwerp: Besluitvorming bruggen en kades   Collega's,    Vorige week zaten we bij elkaar om de besluitvormingsmomenten voor bruggen en kades te bepalen. We kwamen (mijns  inziens) tot onderstaande insteek. Ik zet eea nog even op de mail naar jullie, omdat ik uit een aantal gesprekken begreep  dat we niet overal het zelfde zeggen/ bedoelen. Mocht dit niet helder zijn of door jullie anders geïnterpreteerd zijn, dan  hoor ik dat graag! Ik werk onderstaande besluiten uit en zal jullie benaderen voor input en kritische blik.    Aanvraag middelen VJN in mei in college, juni/ juli in de raad    1. April: voordracht uitvoeringsprogramma:  o Activeren van voorbereidings/ vitvoeringskredieten voor zowel brug- als kademuurprojecten waar reeds  dekking voor is in 2019 (loopt deels door na 2019, overzicht van )  o Ter kennisname totaaloverzicht van vervangingslijst en projecten, zowel raamcontracten als losse  projecten incl. werk met werkprojecten zoals oranje loper.    2. Mei: voordracht programmatische aanpak (zo snel mogelijk na VJN in college)  o Vooruitlopend op raadsbesluit VJN in juni/juli vitvoeringskrediet voor alle programma-activiteiten 2019  (overzicht lijst Frank met zowel proceskosten als contracten die gegund moeten worden)  o Doorkijk activiteiten na 2019    3. Juni: voordracht actieplar Cloo    o Vaststellen var, integraal actieplan Veiligheid, Gebruik en Beleid, waarin alle acties in relatie tot    veiligheid (incidentenorganisatie, risicokaarten, maatregelenpakket) en gebruik en beleid (beperken van  belasting, afwegingskaders) zijn uitgewerkt en de organisatie hiervan. Daarnaast wordt in dit plan een  update gegeven van de inzichten in het areaal (dashboard) en het vitvoeringsprogramma  (vervangingsopgave en onderzoekscontracten).    Met vriendelijke groet,    le  Adviseur  Ingenieursbureau    Gemeente Amsterdam    Weesperstraat 430, 1018 DN  Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam  www.ingenieursbureav.amsterdam.nl    Werkdagen: ma,di,wo en do</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer    </pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    RA" a    DD AC    Van: 3   Verzonden: woensdag 13 maart 2019 14:37   Aan: a Eli rt be jeg ee rg en een en ef ette er, WEE) U IUI ty Cree Cee   CC: sab na teel: Sceien, Jiona, Jalët, wart y, PLAID, NAINOIE Altmena, voce, -- eo, ee vut,   Onderwerp: Concept voordracht april Uitvoeringsprogramma   Bijlagen: 20190313 CONCEPT Collegevoordracht uitvoeringsprogramma Kademuren en  Bruggen.docx; Raming en dekking van te vervangen kades en bruggen stand begin  feb 2019....xIsx   Collega’s,    Zoals besproken, hierbij de conceptvoordracht voor de voorbereiding/ vitvoering van de diverse vervangingsprojecten. Ik  heb/ maak met een aantal van jullie apart een afspraak om de besluiten te vullen. Aan ieder de vraag om kritisch mee te  lezen. Gaat met name om de volledigheid en inhoud van de besluiten. Toelichting op de besluiten werk ik nog verder uit.    Een paar aandachtpunten:   -__ Voordracht is op een hoger abstractieniveau dan dat we normaal zouden doen wanneer we per project de  middelen aanvragen. Daarom wil ik in de bijlage een overzicht van de projecten toevoegen waarin ruimte is voor  (sumiere) informatie per project, naast natuurlijk de financiële informatie en een overzicht van de aantallen etc.   - Een aantal projecten (Entree, rakken langs de Amstel van G&O, nog meer..?) gaan mee in dit besluit en staan nu  nog niet in het overzicht van Johan (stuur ik ook even mee). Daarom is het belangrijk dat het financiéle overzicht  klopt en goed is afgestemd. Ik zal daarvoor zsm een overleg inplannen.   - Ik heb de cijfers nog even niet ingevuld in afwachting van het definitieve overzicht.    In een separate mail stuur ik, naar wie daarbij betrokken is, de conceptvoordracht voor de programma-activiteiten.    Met vriendelijke groet,  Adviseur  Ingenieursbureau    Gemeente Amsterdam    Weesperstraat 430, 1018 DN  Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam  www.ingenieursbureau.amsterdam.nl    Werkdagen: ma,di,wo en do    Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    Van:   Verzonden: maandag 1/7 december 2018 13:39   Aan: m4   CG; . . ‘ tee TH . “  poe . tye b   Onderwerp: FW: Bespreken dekking en programmering PCVB/PTK    Beste collega’s,  In veel activiteiten/ sporen die op dit moment spelen in het kader van kades en bruggen bestaat onduidelijkheid over de  dekking van de geplande inzet. Zowel bij vervangingsprojecten als bij de onderzoek sporen als bij de inzet van een  programma en bij waarschijnlijk nog meer hebben we steeds beter in beeld wat we de komende jaren gaan doen maar is  de dekking hiervan vaak nog ongewis.  Begin van het nieuwe jaar komt een aantal zaken samen. We gaan naar het bestuur met een antwoord op commissie  Cloo, een van de antwoorden voor het college is een programmatische aanpak inclusief een uitvoeringsdeel. Bij deze  besluiten in het bestuur zal in een overkoepelende financiële paragraaf duidelijk moeten zijn hoe deze activiteiten gedekt  kunnen worden of waar nog een gat zit in de dekking en hoe we hiermee om denken te gaan.  Ondertussen loopt het MIP proces met [HP waar dezelfde vragen en antwoorden in moeten landen.  Bij deze vraagik _1om met collega's in de cc een afspraak te plannen begin van de week na de kerst om dit overzicht  met elkaar te krijgen. Kijken jullie even of de juiste mensen aan tafel zitten.   ‚ kun jij het laatste overzicht van plannen/ activiteiten/ projecten met kosten en dekkingsbronnen vooraf  rondsturen zodat we vanaf dat overzicht het gesprek kunnen hebben?  Groet,   |    Ambtelijk Opdrachtgever   RVE Verkeer & Openbare Ruimte  Gemeente Amsterdam   A sx. Ms    Van: .  Verzonden: maandag 17 december 2018 11:35    Aan. .  Onderwerp: Bespreken dekking en programmering PCVB/PTK    Ho '    Wij hebben vanochtend even kennisgemaakt. Onderwerp was de dekking van het project PCVB/PTK (bij gebrek aan een  betere naam) en de programmering van de werkzaamheden in het MIHP. Ik zou de punten nog even in de mail zetten als  reminder.   Voor het project heeft het college 400 milj (investeringsbedrag) gereserveerd in het coalitieakkoord. Dat is voor het  onderzoek én de vervangingswerkzaamheden aan bruggen en kades.   Er is een raming voor de onderzoekskosten van de bruggen en kades, ongeveer 130 milj.   Eris een globale planning voor de vervanging van kadewanden, inclusief raming.   Voor de bruggen heb ik die nog niet inzichtelijk, die ligt bij 2,   Ik ga de vervanging kades en de onderzoeken invoeren in het MIHP-loket, daarbij geef ik aan dat dekking komt vanuit de  coalitiemiddelen. Dan is het MIHP-deel alvast geborgd. De uiterste datum voor invoer is 7 januari.   Voor wat betreft het invoeren van de brug-vervangingen vraag ik bij Rene nog even na wat die invoert.    Jij maakt samen met <s een voorstel voor het college om inzichtelijk te maken hoe groot de opgave is en of de   400 milj wel genoeg is voor deze coalitieperiode.   Om hiervoor input te krijgen/af te stemmen plan jij een overleg in begin januari met 5,  en mij.</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>    Mocht je aanvullingen hebben of heb ik iets verkeerd geïnterpreteerd, laat het weten.    Met vriendelijke groet,    Sr. Adviseur Assetmanagement  Programmeur Civiele Constructies  Verkeer & Openbare Ruimte  Gemeente Amsterdam    ss - 8 a    Bezoekadres: Weesperplein 8. 1018 XA Amsterdam  Postadres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam  Werkdagen: ma, di, wo en do   Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:  Amsterdam.nl/proclaimer</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>    gem    Van: -   Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 21:13   Aan: ene eme emee eee eg een Ie .   Onderwerp: FW: Meeliften vervanging kadewanden met project ontwikkeling Amstelkwartier  Tkn    Dus opvoeren cq meeliften met je projecten in de flap var  Maw werken die je wilt starten maar ongedekt zijn nu opvoeren met dekking coalitiemiddelen  1e kunnen jullie de aanvraag verzamelen?    Wil je meer context laat ff weten    Van: L |   Verzonden: dinsdaa 8 ianuari 2019 14:42   Aan: … -   CC: >, , , wr er .   Onderwerp: RE: Meeliften vervanging kadewanden met project ontwikkeling Amstelkwartier    Beste collega’s,    Vandaag hebben we het hier ook over gehad. Amstelkwartier is een voorbeeld van kades aan vervanging toe en kans om  werk met werk te maken. Volgens mij is dit lijstje groter dan alleen Amstelkwartier en speelt dit ook bij  Singelgrachtgarage, Entree en wellicht nog andere projecten.    Voorstel is om dit allemaal mee te nemen in de het programma van de komende jaren om dan tot de conclusie te kunnen  komen of dit past of dat er geprioriteerd moet worden. Besluiten over wel of niet mee en waar de dekking vandaan moet  komen (programma/ Grex/ project/ anders) dus na het overzicht van het totaal.    Annemarij heb jij samen met . it totaal overzicht?  Volgende week hebben we een vervolggesprek over de financiéle paragraaf van stuk over Cloo daar deze categorie    “werk met werk” svp ook in meenemen.    Groet    t    Ambtelijk Opdrachtgever  RVE Verkeer & Openbare Ruimte    Gemeente Amsterdam</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    Van: ……  Verzonden: dinedaa 18 december 2018 15:17  Aan:    CC «ne arr eee hy    Onderwerp: RE: Meeliften vervanging kadewanden met project ontwikkeling Amstelkwartier    Als er een technische urgentie is en er een meekoppelkans is ‘dan zeg ik doen. Ik wil deze dan opvoeren met als  dekkingsbron de coalitiemiddelen.    Kan jij de raming leveren?  Dus bij deze akkoord.  Ik zal afstemmen met ……    „na de kerstperiode wil ik graag samen met j de ongedekte projecten afstemmen die nodig  zijn voor 2019.    Van: ( .   Verzonden: dinsdag 18 december 2018 15:14   Aan: S :   Onderwerp: RE: Meeliften vervanging kadewanden met project ontwikkeling Amstelkwartier    Even kort t.a.v. Kademuren Amstelkwartier.  - Kademuren zijn niet geprogrammeerd voor 2019  o Daarmee is ergeen financiële dekking voor 2019  -__ Vanuit Project Amstelkwartier zijn de kademuren onderzocht  o _Kademuren komen in aanmerking voor vervanging en kunnen worden meegenomen in uitvoering  project Amstelkwartier  o We moeten voor 2 januari aangeven of meegaan    Opties:  o. Niet Uitvoeren: Geen dekking weg gaan niet mee in project en vragen geld aan voor latere uitvoering in MIP jaar    1. Uitvoeren: Dekken dit programma Kademuren :Afstemmen met. ?  2. Uitvoeren Overschrijden op Exploitatie: Afstemmen met 12?  3. Uitvoeren GO financiert voor: Geld aanvragen in MIP of later Financieren vanuit Programma    Met vriendelijke groet  X Regievoerder/Senior Adviseur Civiele Constructies    X Afdeling Stedelijk Beheer, RVE Verkeer & Openbare Ruimte  X Gemeente Amsterdam</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>    Van: Si ,   Verzonden: woensdag 12 december 2018 16:54  Aan: . yO   CC: ! Der ener oe    \  Onderwerp: Meeliften vervanging kadewanden met project ontwikkeling Amstelkwartier    en ik hebben twee weken geleden om tafel gezeten met mensen van gebiedsontwikkeling over Amstelkwartier 2°    fase.    In dat gebied wordt woningbouw gerealiseerd. De vervanging van de insteekhaven wordt in het project meegenomen.  De kadewand ten zuiden van de (blauwe) bocht wordt ook meegenomen door het project.         De bocht zelf en de groene rakken zijn geen onderdeel van het project. Ze zijn wel aan vervanging toe, net als de  landhoofden van de brug. Alle drie de rakken zijn opgenomen in het vervangingsprogramma, medio 2025. Dekking zal  moeten plaatsvinden vanuit de coalitiemiddelen.    Gebeidsontwikkeling wil de bocht in ieder geval wel meenemen en mogelijk de andere twee rakken en misschien zelfs de  landhoofden van de brug. Kan zo zijnd at ze dan al in 2020 of 2021 worden vervangen. Mits wij de benodigde financiële    middelen meeleveren.    Wat mij betreft doen we dit. Voordeel voor de stad is in ieder geval dat er maar één keer overlast is en dat na oplevering  van het gebied er voorlopig geen onderhoud uitgevoerd hoeft te worden aldaar.    Er zijn twee dingen die we dan moeten regelen:    1° afstemmen met programma kademuren dat deze rakken naar GO gaan en niet door programmateam wordt  vervange! |    2° met fer regelen dat de financiën beschikbaar komen en dat we op korte termijn kunnen aangeven hoe die financiën  beschikbaar komen. De gebiedsontwikkeling wil in het voorjaar e.e.a. nml in gang gaan zetten.  Maar allereerst is een ja of een nee van jou nodig. Kortom, wil jij de knoop hakken?    Mocht je meer info willen, maandag ben ik op kantoor.    Gr,    - „abten</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>    Sr. Adviseur Assetmanagement  Programmeur Civiele Constructies  Verkeer & Openbare Ruimte    Gemeente Amsterdam         Bezoekadres: Weesperplein 8. 1018 XA Amsterdam  Postadres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam    Werkdagen: ma, di, wo en do    Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:  Amsterdam.nl/proclaimer</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>    en    Van: : ’   Verzonden: maandag 26 november 2018 20:16   Aan: S   Onderwerp: FW: MIPexport-20181121-1045.xlsx   Bijlagen: 20181126 Programma Bruggen en Kademuren JT.pdf   Zie bijgevoegd bestand. Ik hoop dat wij z.s.m. hier een klap op kunnen geven zodat Je dekking kan regelen.    Ik kan jou MIP overzicht vergelijken met het overzicht dat wij gebruiken om de benodigde kostenbudgetten bijte  houden.    Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.  Met vriendelijke groet,    Manager Projectbeheersing — Programma Kademuren |  Ingenieursbureau    Gemeente Amsterdam    den    Weesperstraat 430, 1018DN  Postbus 12693, 1100AR Amsterdam    Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer    Van: Si ye   Verzonden: maandag 26 november 2018 16:13  Aan: 1, |   Onderwerp: RE: MIPexport-20181121-1045.xlsx    ~ os,    Sorry voor de late reactie. Ik heb enkele projecten uit het MIP niet overgenomen. Dat zijn projecten waarvan aangegeven  was dat die in 2018 afgerond zouden worden of waarvan niet helder/duidelijk is wat gedaan moet worden. Als ikd at niet    weet, dan kan ik het ook niet programmeren.  Kan je hiermee uit de voeten?  Gr,    Van: _ ,  Verzonden: woensdag 21 november 2018 16:17</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    Aan: … …. pho, a  Onderwerp: RE: MIPexport-20181121-1045.xlsx    ~,  Hartelijk dank!   Mbt. het bestand zijn enkele projecten niet in het IHP opgenomen. Kan je uitleggen wat dit betekent?   Ik mis nog de MIP van uitvoeringsprojecten bruggen in mijn overzicht en dan stuur ik je een totaaloverzicht.    Met vriendelijke groet,    Manager Projectbeheersing — Programma Kademuren  Ingenieursbureau    Gemeente Amsterdam         Weesperstraat 430, 1018DN  Postbus 12693, 1100AR Amsterdam    Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer    Van: S. EEN   Verzonden: woensdag 21 november 2018 10:51  Aan Y   Onderwerp: MIPexport-20181121-1045.xlsx    Hoi beiden,  Hierbij de dump uit het MIP, gesorteerd op civiele constructies.  Ik heb er inhoudelijk verder niet naar gekeken.    Gr,</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>    Van: es .   Verzonden: woevedan 35 mei 7019 9°92   Aan: u. ee   cc: i   Onderwerp: RE: afstemming voordracht programma bruggen en kades en Bullebak   Bijlagen: Bijlage 2 en 3 bij voordracht - 20190425 Raming en dekking van te vervangen  kades en bruggen stand april 2019.xlsx   Urgentie: Hoog    Ik kan de bedragen die jij noemt niet terugleiden naar het overzicht wat ik heb. Kunnen jullie in onderling afstemmen wie  het overzicht nu corrigeert? Het heeft wel haast. De stukken gaan vandaag naar DMC en moeten dinsdag aangeleverd  worden voor de staf.    Met vriendelijke groet,    wr    Adviseur  Ingenieursbureau    Gemeente Amsterdam    Van: i 4   Verzonden: dinsdaa 14 mei 2019 13:11   Aar: te zen, oe 4   cc: /   Onderwerp: afstemming voordracht programma bruggen en kades en Bullebak    Hi collega’s,    Ik hoorde gistervant . : … “; dat jullie een voordracht voor het programma Bruggen en Kades voorbereiden tbv de  staf van 27 mei. In jullie stukken staan ook de investeringskosten van de Bullebak genoemd( _; miljoen).   Ik ben bezig met het vitvoeringsbesluit voor de Bullebak, ook voor de staf van 27 mei. De investeringskosten zijn echter  geen „miljoen, maar » miljoen. We hebben onze raming geactualiseerd op basis van het DO en een second  opinion door Horvat laten verrichten. Dit heeft geleid tot een hogere raming.   Het lijkt me goed dat de informatie in de stukken dezelfde is, kunnen jullie het bedrag aanpassen?    Met :c vr n is ook afaesproken dat we het ontbrekende dekkingsbedrag van 61ok ten  laste laten komen van het Fonds van 300 miljoe °”. hebben hier al contact over gehad.    Betekent dit ook nog iets voor jullie voordracht of voor andere stukken?    Grt.</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>    me treme eg    Sr. Projectmanager  Ingenieursbureau    Gemeente Amsterdam    Woo vy gue st    bezoekadres: Weesperstraat 430 te Amsterdam  Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam    </pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>    , a  AS    Van: _ .  Verzonden: donderdag 7 maart 2019 20:26   Aan:   Onderwerp: RE: Besluitvorming bruggen en kades    . é  Dank voor je aanbod. Volgende week is vroeg genoeg. Het gaat om de informatie die nodig is voor het besluit.  ¢ Activeren van voorbereidings/ vitvoeringskredieten voor zowel brug- als kademuurprojecten waar reeds dekking  voor is in 2019 (loopt deels door na 2019, overzicht van Johan en Rene)  « Ter kennisname totaaloverzicht van vervangingslijst en projecten, zowel raamcontracten als losse projecten incl.  werk met werkprojecten zoals oranje loper.  a    Met vriendelijke groet,    i  Adviseur  Ingenieursbureau    Gemeente Amsterdam    Van: & 1   Verzonden: donderdag 7 maart 2019 17:47   Aan: mi. 3 zu   Onderwerp: RE: Besluitvorming bruggen en kades   Sorry voor de late reactie maar had vandaag een soort V&OR dag waar ik bij moest zijn.   Klopt wel dat ik informatie bijhoud en anders probeer ik de informatie bij elkaar te halen.   Welke informatie wil je hebben? Welke rakken vervangen moeten worden, hoeveel meter lengte het gaat of win welke  jaren welke vervanging is geprogrammeerd. Dan kan ik dat ordenen en naar je sturen.   Ik ben morgen vrij maar ben bereikbaar vanaf 12 uur. Dus als het nodig is kan je mij bellen.    Groet,    Sr. Adviseur Assetmanagement  Programmeur Civiele Constructies  Verkeer & Openbare Ruimte  Gemeente Amsterdam    en    Bezoekadres: Weesperplein 8. 1018 XA Amsterdam  Postadres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam  Werkdagen: ma, di, wo en do   Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:  Amsterdam.nl/proclaimer   Van: tas   Verzonden: donderdag 7 maart 2019 11:22    Aan  Onderwerp: RE: Besluitvorming bruggen en kades    . ‚n,  Jij beheert het overzicht van de kademuurprojecten toch? Kan jij mij de meest recente versie toesturen?    1</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>    Met vriendelijke groet,    veeed seg    Adviseur  Ingenieursbureau    Gemeente Amsterdam    vir    Van: hc … «u    Verzonden: donderdag 7 maart 2019 10:06  Aan: betes a ‘wee pew te ote et ott fien TAP RRL Fey ey emee PEEN ANSTE FUID Merg epen,    she :  Onderwerp: Besluitvorming bruggen en kades  Collega’s,  Vorige week zaten we bij elkaar om de besluitvormingsmomenten voor bruggen en kades te bepalen. We kwamen (mijns  inziens) tot onderstaande insteek. Ik zet eea nog even op de mail naar jullie, omdat ik vit een aantal gesprekken begreep  dat we niet overal het zelfde zeggen/ bedoelen. Mocht dit niet helder zijn of door jullie anders geïnterpreteerd zijn, dan  hoor ik dat graag! Ik werk onderstaande besluiten uit en zal jullie benaderen voor input en kritische blik.  Aanvraag middelen VJN in mei in college, juni/ juli in de raad  1. April: voordracht uitvoeringsprogramma:  o _ Activeren van voorbereidings/ vitvoeringskredieten voor zowel brug- als kademuurprojecten waar reeds  dekking voor is in 2019 (loopt deels door na 2019, overzicht van Johan en Rene)  o Ter kennisname totaaloverzicht van vervangingslijst en projecten, zowel raamcontracten als losse  projecten incl. werk met werkprojecten zoals oranje loper.  2. Mei: voordracht programmatische aanpak (zo snel mogelijk na VJN in college)  o Vooruitlopend op raadsbesluit VIN in juni/juli vitvoeringskrediet voor alle programma-activiteiten 2019  (overzicht lijst Frank met zowel proceskosten als contracten die gegund moeten worden)  o Doorkijk activiteiten na 2019  3. Juni: voordracht actieplan Cloo  o Vaststellen van integraal actieplan Veiligheid, Gebruik en Beleid, waarin alle acties in relatie tot  veiligheid (incidentenorganisatie, risicokaarten, maatregelenpakket) en gebruik en beleid (beperken van  belasting, afwegingskaders) zijn vitgewerkt en de organisatie hiervan. Daarnaast wordt in dit plan een  update gegeven van de inzichten in het areaal (dashboard) en het vitvoeringsprogramma  (vervangingsopgave en onderzoekscontracten).    Met vriendelijke groet,    ~~    aAaviseur  Ingenieursbureau    Gemeente Amsterdam    Weesperstraat 430, 1018 DN  Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam  www. ingenieursbureau.amsterdam.nl    Werkdagen: ma,di,wo en do    Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer    2</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>    ‘mmm eee    Van: .   Verzonden: maandag 18 maart 2019 15:45   Aan: Bee epe wer en een ve  Onderwerp: RE: Concept voordracht april Uitvoeringsprogramma   Dank hiervoor J „ook voor je overzicht van de afspraken.    Als derde bijlage zou ik graag een overzicht toevoegen van het aantal km kade en aantal bruggen dat in voorbereiding  en/ of uitvoering is. En bij het overzicht van de projecten een korte toelichting van de projectscope. Naar voorbeeld van    het overzicht van Jeroen.    Met vriendelijke groet,  ‘ wood wor  Adviseur    Ingenieursbureau    Gemeente Amsterdam    wie SOL  Vani . ‚ i  Verzonden: maandag 18 maart 2019 15:35  Aan: „ui,    Onderwerp: RE: Concept voordracht april Uitvoeringsprogramma    Van: Si’: «    Verzonden: maandaa 18 maart 2019 15:32  Aan: 525, 682: de td    Onderwerp: RE: Concept voordracht april Uitvoeringsprogramma   Beste mensen,   We hebben het net over de flap gehad.   We hebben afgesproken dat er een paar bijlagen geproduceerd moeten worden.   1° Een overzicht van het nu bekende vervangingsprogramma; inclusief jaar en geraamd bedrag   2° Overzicht van de werken die we in 2019 gaan uitvoeren (voorbereiding of uitvoering). Daarbij ook de werken in 2019  waarvoor het budget nog niet is vrijgevlagd, het benodigd budget, de “tegendekking/dekkingsbron” en de  onderbouwing (SSK —-raming en omschrijving werk)   Ik heb het overzicht bijgevoegd. Overzicht voor punt 1 staat in TAB 2, overzicht voor punt 2 staat in TAB 2. Bij TAB 2 heb  ik aangegeven wie de input moet aanleveren. Laten we de info met iedereen in deze mail delen zodat we allen op de  hoogte zijn.   Ik prik nog ff een overleg tusse | * en mijzelf in om de lijst nog ff door te lopen.   Als je aanvullingen hebt, laat het weten.   Groet,    drin    Van: t |. .,   Verzonden: woensdag 13 maart 2019 14:37   Aan: see, :   Etiennt, The lo, an ~ sen   PRA vO Doce ee uURy Weve, Ly  Wi 0   Onderwerp: Concept voordracht april Uitvoeringsprogramma   Coilega’s,</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>    Zoals besproken, hierbij de conceptvoordracht voor de voorbereiding/ vitvoering van de diverse vervangingsprojecten. Ik  heb/ maak met een aantal van jullie apart een afspraak om de besluiten te vullen. Aan ieder de vraag om kritisch mee te  lezen. Gaat met name om de volledigheid en inhoud van de besluiten. Toelichting op de besluiten werk ik nog verder uit.  Een paar aandachtpunten:   -  Voordracht is op een hoger abstractieniveau dan dat we normaal zouden doen wanneer we per project de  middelen aanvragen. Daarom wil ik in de bijlage een overzicht van de projecten toevoegen waarin ruimte is voor  (sumiere) informatie per project, naast natuurlijk de financiële informatie en een overzicht van de aantallen etc.   -___Een aantal projecten (Entree, rakken langs de Amstel van G&O, nog meer?) gaan mee in dit besluit en staan nu  nog niet in het overzicht van. (stuur ik ook even mee). Daarom is het belangrijk dat het financiële overzicht  klopt en goed is afgestemd. Ik zal daarvoor zsm een overleg inplannen.   - tk heb de cijfers nog even niet ingevuld in afwachting van het definitieve overzicht.   In een separate mail stuur ik, naar wie daarbij betrokken is, de conceptvoordracht voor de programma-activiteiten.  Groet!    Met vriendelijke groet,    Adviseur  Ingenieursbureau    Gemeente Amsterdam    Weesperstraat 430, 1018 DN  Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam  www.ingenieursbureau.amsterdam.nl    Werkdagen: ma,di,wo en do    Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>    oy =n    Van:   Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 17:36   Aan: -   cc: pole Be Oer eer erv Jur ue, oe vete dj ÄNMEL dij, vager,  opener brt   Onderwerp: RE: Meegeven vervanging rakken Amstel aan project Amstelkwartier    Dan stel ik voor om de rakken langs de Amstel mee te nemen in het besluit van mei.   Met dat besluit wordt, direct na het voorstel voor de voorjaarsnota, een beslispunt voorgelegd waarbij de middelen die  de coalitie het toegewezen aan de uitvoering van de vervangingen worden vrij gevlagd.   @ allen, als ik nu een verkeerd besluit voorstel, laat het weten!    Dan de vraag over het financieel overzicht, voor de (vervangings)aanvragen van de voorjaarsnota hebben een  overzicht aangeleverd, gevoed door de mensen van 18, in enkele AO's waaronder ~ heeft die  informatie gebruikt voor de teksten van de voorjaarsnota.    Ik ben het met je eens dat dat financieel overzicht bewaakt moet worden. Wie dat doet, hoe de informatie aangeleverd  wordt en of we die informatie gebruiken om twee jaarlijks aan het bestuur te rapporteren moet nog afgesproken  worden,    Ik stel voor om daar op korte termijn afspraken over te maken. Ik denk dat jij, _ .-.. ! ‘daar vast over mee  willen praten maar misschien voelen anderen zich ook geroepen of zie ik die over het hoofd.    Laat het even weten en dan plan ik zsm een overleg in.  Met vriendelijke groet,    Van: ;.   Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 13:54   Aan: …e nar maan   CC: £ et HN en ee ee Pot ve i ;  Onderwerp: Re: Meegeven vervanging rakken Amstel aan project Amstelkwartier    Als vitgangspunt van werk met werk hebben we eerder besproken dat als vervanging binnen afzienbare tijd aan de orde  is (15 jaar??) en als er projecten in vitvoering komen dat we dan zoeken naar zoveel mogelijk civiele constructies  meegenomen moeten worden in die lopende opdrachten. Deze heb ik al eerder gehoord als voorbeeld. Zo hebben we in  de Entree ook een kade of glooiing.    Dus vanuit dit principe ben ik helemaal eens met je voorstel en stel ik voor om dit ook mee te nemen in gebundelde  besluit zoals voorbereidt.    Dan is de vraag naar financieel overzicht wel aan de orde. We dekken dan een lijst projecten die we starten uit  coalitieakkoord middelen die aangevuld worden in vjn. Wie bewaakt dat overzicht? Heeft hier de lead of hebben jij    en |’. dit overzicht?    Groet</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>    Jan    Op 12 mrt. 2019 om 13:10 heeft” °— _ en. ‚> het volgende geschreven:    Aan de Amstel (Oudekerkerdijk) liggen een paar rakken die op de nominatie staan om vervangen te  worden. Ze zijn opgenomen in de MIP als aanvraag voor de jaren 2020 en 2021 als voorbereiding (€    ‘    …_ fjaar) en uitvoering in 2022 (7 8    De rakken grenzen aan het werkgebied van de projectontwikkeling Amstelkwartier. Is een klus in  opdracht van G&O en wordt begeleid door , 1 Hij heeft aangegeven dat in de  projectontwikkeling de kadewanden meegenomen kunnen worden. De eerste raming komt neer op  ongeveer 1,5 milj en dan dit jaar voorbereiden en uit te voeren in 2020. Voorstel van zijn zijde is om  vanuit de (vervangings) middelen voor de Programmatische aanpak Bruggen en Kades 1,5 miljoen te  “stallen” bij G&O zodat zij de vervanging voor ons kunnen uitvoeren. Vanuit V&OR/Civiele Constructies  is dan een regievoerder vanuit de BAT-rol degene die de vinger aan de pols houdt.    — -=4 Ons lijkt het een goed idee om de vervanging mee te geven aan, ga jij daar in mee?   ie, hoe kunnen we dit financieel regelen? En dan met name de financieelfadministratieve haken  en n ogen. Dekken vanuit de middelen coalitieakkoord, kunnen we die vrijvlaggen in B&W met  vaststelling stukken voorjaarsnota en hoe hevelen we dat geld dan over naar G&O? Zij willen graag zo  snel mogelijk duidelijkheid.    Tevens willen we op die kades één of meer bezwijkproeven willen uitvoeren.  Graag jullie reactie. Dan kunnen we de projectorganisatie Amstelkwartier ook laten doorgaan.    Dank alvast en met groet,    Sr. Adviseur Assetmanagement  Programmeur Civiele Constructies  Verkeer & Openbare Ruimte    Gemeente Amsterdam    Bezoekadres: Weesperplein 8. 1018 XA Amsterdam  Postadres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam    Werkdagen: ma, di, wo en do    Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:    Amsterdam.nl/proclaimer</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>    nn  Van:   Verzonden: donderda 97 ---t-har 9018 12:54   Aan: ‘ Carers al NN bemin, 1 cer)    sty -~ ee KING elen er 4    r    cc: bo ee en eye .  Onderwerp: Update (nood)maatregelen kademuren    Urgentie: Hoog    Collega,  Nav de diverse mails/berichten omtrent kademuren de volgende update;  Momenteel zijn er op 3 plekken in de stad waar we vermoedens hebben dát we moeten ingrijpen.    e _Marnixkade  e Kade stationsplein West (Entree)  e Kade Herengracht    Ik heb met A afgesproken dat zijn team (spoor o) adviesrapportages opstelt ism Stedelijk Beheer. Vanuit  dit advies gaan we wel of geen maatregelen treffen.   Vanuit het eigenaarschap dat ik als assetmanager heb zal ik ism het [B regie voeren over de te nemen  (nood)maatregelen.    Martijn zal aangeven hoeveel tijd IB nodig heeft om de rapportages op te stellen.  Er is nu geen urgentie om nu direct te handelen!  Mocht ik iemand vergeten zijn te informeren zet gerust dit bericht door.    Tot zover    Met vriendelijke groet,    Te _    X Assetmanager Civiele Constructies, Natte Infrastructuur, Kademuren en Sluizen  X Afdeling Assets, RVE Verkeer en openbare ruimte, Cluster Ruimte en Economie  X Gemeente Amsterdam    Bezoekadres: Weesperplein 8  1018 XA Amsterdam    Aanwezig Ma, Di, Wo en Do    -</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>