<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                       gemeente
                       Haarlemmermeer




                       Raadsvoorstel 2012.0070647
        onderwerp      Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid

 Portefeuillehouder    drs. M.J. Bezuijen
            Steller    J. Deurman
Collegevergadering     27 november 2012
 Raadsvergadering



                      1. Samenvatting
                      Wat willen we bereiken?
                      Op 26 januari 2012 heeft de gemeenteraad het Deltaplan Bereikbaarheid: Vrijheid van
                      bewegen (ook "Deltaplan") en het bijhorende Uitvoeringsprogramma 2012 Deltaplan
                      Bereikbaarheid (ook "Uitvoeringsprogramma") vastgesteld (Raadsbesluit 2011.0048267),
                      het integrale beleidskader op het gebied van verkeer en vervoer. Hierin hebben wij
                      aangegeven dat iedereen de ruimte moet krijgen zich vrij te bewegen, ongeacht voor welk
                      vervoermiddel hij of zij kiest. Doorstroming dient op elk moment van de dag zo optimaal
                      mogelijk te zijn, uitgaande van het tijdstip en de situatie.

                      Een bereikbaar Haarlemmermeer is van groot belang voor onze inwoners én onze bedrijven.
                      Het bijbehorende uitvoeringsprogramma geeft de aanzet voor de realisatie van een
                      duurzaam en toekomstvast mobiliteitssysteem.

                      Het doel van het Uitvoeringsprogramma is het fysiek realiseren van de gedefinieerde
                      bereikbaarheidsmaatregelen. Door de maatregelen die zijn benoemd in het
                      Uitvoeringsprogramma, jaarlijks op de effecten te monitoren en te actualiseren vindt
                      (bij)sturing op het Uitvoeringsprogramma plaats om de doelstellingen van het Deltaplan te
                      halen.

                      Wat gaan we daarvoor doen?
                      Met het Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid geven wij de actualisatie van
                      het Uitvoeringsprogramma 2012 Deltaplan Bereikbaarheid. In het jaarlijkse
                      uitvoeringsprogramma zijn de planning, de prioriteiten, de financiën en de monitoring van de
                      effecten van de genomen maatregelen opgenomen. Voor de verdere uitvoering van het
                      Deltaplan Bereikbaarheid vragen wij krediet beschikbaar te stellen.

                      Wat mag het kosten?
                      Voor de investeringen van projecten die in 2013 starten vragen wij op grond van artikel 2 a
                      lid 5 van de Financiële verordening Gemeente Haarlemmermeer 2009 beschikbaarstelling
                      van de benodigde kredieten.

                      Het totaalbedrag aan gemeentelijke investeringen voor projecten en maatregelen die starten
                      in 2013 bedraagt € 7.309.838,-. Alle investeringen zuilen worden gedekt uit de algemene
                      reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Onderwerp     Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid
   Volgvel    2




             Wie is daarvoor verantwoordelijk?
             De gemeenteraad stelt de kaders vast voor de uitvoering van het mobiliteitsbeleid. Daartoe
             wordt het voorliggende Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid ter
             vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het college is verantwoordelijk voor de
             uitvoering. Binnen het college is de portefeuillehouder Mobiliteit namens het college
             verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid zoals is vastgelegd in het Deltaplan en het
             Uitvoeringsprogramma.

             Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
             Het informeren van de raad vindt plaats via de jaarlijkse actualisatie van het uitvoeringsplan.
             Voor individuele investeringsprojecten, waarvoor de raad de RIH-middelen nog niet
             beschikbaar heeft gesteld of waar nadere afweging dient plaats te vinden, kan een
             afzonderlijk besluitvormingstraject nodig zijn. Deze bestuurlijke besluitvormingsstukken
             worden voorgelegd ter bespreking met de raad of kunnen - indien kaderstellend - ter
             besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.

             2. Voorstel
             Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om:
                 1. Het Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid vast te stellen.
                 2. Het investeringskrediet 2013 welke gedekt wordt uit de algemene reserve RIH, met
                    het totale bedrag van € 7.309.838,- beschikbaar te stellen.
                 3. Hiertoe de 7e kredietverstrekking voor het jaar 2013 vast te stellen.



             3. Uitwerking
             Wat willen we bereiken?
             Op 26 januari 2012 heeft de gemeenteraad het Deltaplan Bereikbaarheid; Vrijheid van
             bewegen (ook "Deltaplan") en het bijhorende Uitvoeringsprogramma 2012 Deltaplan
             Bereikbaarheid ( ook "Uitvoeringsprogramma") vastgesteld (Raadsbesluit 2011.0048267).
             In algemene zin hebben we de volgende doelen voor ogen: goede lokale en regionale
             bereikbaarheid, optimale doorstroming, verbeteren van de verkeersstructuur en goede
             ontsluiting van de kernen, verdere ontwikkeling van een hoogwaardig openbaar
             vervoernetwerk binnen de regio en naar daarbuiten en het verbeteren van de
             verkeersveiligheid. Daarmee laat de gemeente zien echt werk te maken van bereikbaarheid,
             wat de economie en de leefbaarheid ten goede komt.

             De hiervoor opgestelde projecten en maatregelen zijn opgenomen in het
             Uitvoeringsprogramma 2012 Deltaplan Bereikbaarheid. Hierin wordt een actueel inzicht
             gegeven in welke projecten in Haarlemmermeer spelen. Niet alleen op schaalniveau van
             Stadsregio en provincie, maar ook op lokaal niveau. De kaders zijn beschreven waarbinnen
             het uitvoeringsprogramma is opgesteld. Alle projecten en maatregelen zijn per thema
             benoemd.


             De thema's die worden onderscheiden zijn:
                    Netwerk weg;
                    Ringdijk;
                    Netwerk openbaar vervoer;
                    Netwerk fiets;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Onderwerp      Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid
   Volgvel     3




                      Duurzaam veilige inrichting woongebieden en schoolzones;
                      Verkeersveiligheid;
                      Parkeren
                      Beheer en duurzaam veilige inrichting polderwegen.

              Daarnaast zullen we kritisch kijken naar de toepassing van verkeersborden en waar mogelijk
              het aantal terugbrengen.
              Tot slot zijn de projectkosten, verwachte bijdragen derden en planning opgenomen en is de
              financiële doorvertaling gemaakt.

              Door de maatregelen die zijn benoemd in het Uitvoeringsprogramma jaarlijks op de effecten
              te monitoren en te actualiseren vindt (bijjsturing op het Uitvoeringsprogramma plaats om de
              doelstellingen van het Deltaplan te halen.

              Wat gaan we daarvoor doen?
              Programma-opzet
              Het doel van het uitvoeringsprogramma Deltaplan Bereikbaarheid is het fysiek realiseren van
              gedefinieerde bereikbaarheidsmaatregelen. De programma organisatie richt zich op
              activiteiten die moeten zorgen voor een goede aansturing/ bijstelling van het programma.
              Het programma richt zich enerzijds op het realiseren van de fysieke projecten in het
              Deltaplan Bereikbaarheid waarbij vooral gestuurd wordt op het optimaliseren van de
              samenhang tussen de projecten. Anderzijds richt het programma zich op een verandering/
              verbetering (bijvoorbeeld verkeersveiligheid).

              Actualisatie
              Het Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid, incl. planning, prioriteiten en
              financiën, alsmede monitoring van de effecten van de genomen maatregelen, is een
              actualisatie van het Uitvoeringsprogramma 2012 Deltaplan Bereikbaarheid.
              Hierin zijn gereed gekomen projecten niet meer opgenomen.

              In het onderstaande overzicht zijn de 42 projecten uit het Uitvoeringsplan aangenomen die
              inmiddels gereed zijn gekomen.



 Kern                          Naam                                         Omschrijving

 Algemeen                      Schoolzones                                  Realisatie van 14 schoolzones
 Zwanenburg                    Verkeersveiligheid oversteek                 Aanpassing inrichtin9 oversteek
                               Dennenlaan/IJweg (fiets en voet)
 Vi)fhuizen                    Vi|fhuizerweg                                Aanpassing bestrating en twee drempels

 Boesingheliede                OV bereikbaarheid Boesingheliede             Realisatie halte kruising Uweg/Schipnolweg
                                                                            i v m andere route hus (na opening station
                                                                            Zwanenburgi
                               Fietsoversteken Asserweg                     Realisatie van verkeersveilige fietsoversteken
 Hoofddorp
                                                                            bij de Asserweq
 Hoofddorp                     Fietspad zuidzijde Altenburg tussen IJWeg    Aanleg fietspad m combinatie met aanleg
                               en Schoonenburqsmgel                         rotontfa Leenderbos / Uweg
                               Fietsbrug naar N S. Station via Sugar City   Realisatie fietsbrug 'Sugar City'
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>onderwerp     Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid
   Volgvel    4




  Hoofddorp                   Fietsenstalling Hoofddorp-Centrum            Realisatie extia stallingsmoge)i|kheden Van
                                                                           Stamplein
  Zwaanshoek                 Spieringweg (Zwaanshoek) tussen Ringdijk      Wegdek, snelheidsremmende
                             en Bennebroekerweg                            maatregelen,fiets(suggestle)stroken
  Hoofddorp                  Beieikbaarheid Floriande-Gverbos, kruising    Verbetering veiligheid en doorstroming door
                             Altenburg-Leenderbos-IJweg (congestie)        aanleg rotonde.

  Hoofddorp                                                                Aanleg voetpad langs Nieuwe Molenaarslaan
  Hoofddorp                  Bereikbaarheid Floriande-Overbos. proef       Openstelling bussluis buiten spits.
                             bussluis

  Hoofddorp                  Bereikbaarheid Hoofddorp-Centrum korte        Herinrichting Kruising Burgemeester Van
                             termijn.                                      Stamplein/Hoofdweg Oostzijde.
  Hoofddorp                  Bereikbaarheid ncofddorp-Centrum korte       Aanpassen middengeleider kruising
                             termiin                                       Nieuweweg/Piratenweg t b v bereikbaarheid
                                                                          Verzetswijk. Piratenwijk en Fruittuinen
  Hoofddorp                  Bereikbaarheid Hoofddorp-Centrum korte       Herinrichting kruising Kruisweg /
                             termiin                                      Wilhelminalaan
  Nieuw-Vennep               Bereikbaarheid Nieuw-Vennep. doortrekken     Doortrekken Spoorlaan Zuid tussen
                             Spoorlaan-Zuid naar Nieuw-Vennep Zuid        Venneperweg en Eurolaan, verbetering
                                                                          verbinding Hoofddorp-Nieuw-Vennep
  Hoofddorp                  Railverbinding zuidelijke Randstad           Met Ingang van dec 2011 verbetert de
                                                                          dienstregeling tussen Hoofddorp N S Station
                                                                          naar Leiden / Den Haag Centraal
 Nieuw-Vennep                Station Nieuw-Vennep, vergroting             Met ingang van 2012 verbetert de
                             stopfrequentie tremen                        stopfrequentie op station Nieuw-Vennep
 Zwanenburg                  Raiiverbmdmg Zwanenburg-Halfweg naar         Realisatie N.S Station Zwanenburg /
                             Amsterdam en Haarlem                         Halfweg,
 Nieuw-Vennep                OV verbinding bedrijventerrein Nieuw-        Aanpassen lijnvoering zodat bedrjiventerrem
                             Vennep Zuid                                  bediend wordt
 Hoofddorp                   Dynamisch parkeerroute informatie systeem    Realisatie statisch PRIS Dynamische
                             (PRIS) Hoofddorp Centrum                     elementen worden later toegevoegd

 Huigsloot                  Onduidelijke voorrangssituatie kruising       Aanpassen inrichting wordt meegenomen in
                            Huigsloterdijk - Kaagweg                      project herinrichting Kaagweg

 Zwaanshoek                 Verkeersveiligheid Bennebroekerdijk           Verwijderen deel chicanes als camera komt
                            Zwaanshoek
 Abbenes                    Verkeersveiligheid Kaagweg door               Herinrichten Kaagweg
                            achterstallig onderhoud
 Badhoevedorp               Fietsveihgheid kruispunt Kamerlingh           Afbuigen van voorrang
                            Onneslaan-Zeemanlaan.
 Hoofddorp                  Blackspot; kruispunt N201-Spaarnepoort,       Aanpassing regeling om roodlichtnegatie dooi
                                                                          (brom)fietsers te voorkomen.

 Rijsenhout                 Verkeersonveilige entree Rijsenhout bi|       Aanpassing inrichting
                            Bennebroekerweg (fietsoversteek op
                            olaieau)
 Nieuw-Vennep               Fietsveihgheid oversteek Operaweg naar        Aanbrengen middengelelder.
                            Estafette bij Zuidtangenthalte                Aanbrengen uitbuiging Operaweg
 Vijfhuizen                 Fietsveiligheid IJweg (tussen Vijfhuizerweg   Herstraten tegelwerk
                            en Geniedijk).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>onderwerp    Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid
  Volgvel    5




             In het Uitvoeringsprogramma 2012 Deltaplan Bereikbaarheid zijn de projecten en
             maatregelen per thema benoemd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 8 thema's. Omdat
             de thema's "Veiligheid" en "Duurzaam veilig inrichting woongebieden en schoolzones" een
             sterke relatie met elkaar hebben zijn deze samengevoegd. Dat zelfde geldt voor de thema's
             "Ringdijk" en "Beheer en duurzaam veilige inrichting polderwegen". Ook deze zijn in het
             Uitvoeringsprogramma samengevoegd- Hiermee onderscheiden wij in het geactualiseerde
             Uitvoeringsprogramma de volgende thema's:
                     Netwerk weg;
                     Netwerk Openbaar vervoer;
                     Netwerk fiets/voet;
                     Verkeersveiligheid en Duurzaam veilige inrichting woongebieden en schoolzones;
                     Parkeren;
                     Beheer en duurzaam veilige inrichting polderwegen en Ringdijk.

             Netwerk weg
             N201 +
             In samenwerking met de provincie Noord-Holland is een studie gedaan naar de gewenste
             maatregelen voor de korte en de lange termijn, die tijdens het groot onderhoud
             meegenomen kunnen worden. Vanuit de gemeente hebben wij in die studie de rechtstreekse
            aansluiting van de Waddenweg op de N201 opgenomen. De resultaten van de studie
             hebben wij gelegd naast onze eigen wensen, zoals die zijn neergelegd in Deltaplan
            Bereikbaarheid en Structuurvisie Haarlemmermeer. Hieruit bleek dat de gemeente en de
            provincie nog niet geheel op één lijn zitten. Binnenkort is dit onderwerp van bestuurlijk
            overleg met de gedeputeerde van de provincie.
            De komende jaren worden hier een aantal verbeteringen gerealiseerd. Om de doorstroming
            en de bereikbaarheid N201+ te verbeteren wordt komend jaar de Fokkerweg tot 2x2
            rijstroken verbreed. Ook springen de nieuwe aansluitingen op de A4 hierbij in het oog. Het
            eerste kwartaal van 2013 wordt gestart met de opwaardering van de Bennebroekerweg
            tussen Spoorlaan en A4.

             N206 - A4
            Het project voor realisatie van de verbinding N206 - A4 is voor gemeente Haarlemmermeer
            van groot belang. De N206-A4 voorziet in de ontbrekende verbinding in het regionale
            wegennet van Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. De
            doorstroming en robuustheid van het wegennet zal door deze verbinding verbeteren en dit
            zal een belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheidskwaliteit van de stedelijke regio
            rond de Greenport Bollenstreek, Mainport Schiphol en Greenport Aalsmeer. De N206-A4
            vormt tevens een oplossing voor de toenemende problemen met de bereikbaarheid en
            leefbaarheid in Haarlemmermeerse kernen Zwaanshoek-Bennebroek en Beinsdorp-Hillegom
            door vermindering van het doorgaande (slüip)verkeer.

            Op dit moment bevindt het besluitvormingsproces van de N206-A4/Duinpolderweg zich in
            een pre-planstudiefase. Hierin zijn vóór de zomer belanghebbenden gevraagd zelf
            alternatieve tracévarianten aan te dragen. Deze zijn verkeerskundig doorgerekend en het is
            de bedoeling om begin 2013 een bestuurlijke keuze te maken welke varianten daadwerkelijk
            in de planstudiefase worden meegenomen.

            Er is veel onrust bij inwoners, met name op het Zuid-Hollands grondgebied. Nut en
            noodzaak wordt door inwoners ter discussie gesteld en er is wantrouwen over het
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>onderwerp    Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid
  Volgvel    6




             bestuurlijke proces. Daarom vinden wij het goed dat nu in de pre-planstudiefase veel
             aandacht is voor participatie en inwoners en belanghebbenden direct betrokken worden bij
             de afweging van tracé alternatieven.

             De realisatie van de verbinding is echter nog niet zeker. We gaan nog steeds uit van een
             bijdrage door het Rijk, deze ontbreekt nog. Het Rijk heeft de afweging van het belang van de
            Duinpolderweg belegd in het traject van SMASH (Structuurvisie Mainport Amsterdam
            Schiphol Haarlemmermeer), van waaruit verdere (financiële) afspraken zullen moeten
            worden gemaakt in het Bestuurlijk Overleg MIRT, het jaarlijkse overleg over ruimtelijke en
            infrastructuurprojecten tussen rijk en regio. Besluitvorming van SMASH, aanvankelijk dit
            najaar, laat voorlopig op zich wachten en is niet eerder voorzien dan 2013. Ons
            Haarlemmermeers belang is het regionale bestuurlijke momentum vast te houden, samen op
            te trekken en voortuitgang te boeken.

            Als een van de eerste stappen in de uitwerking van de N206-A4 hebben wij een
            toekomstbeeld opgesteld voor de bundel van de Bennebroekerwegen. Dit eindbeeld houdt in
            de realisatie van de N206-N205 verbinding, een verdubbeling van de Nieuwe
            Bennebroekerweg, een nieuwe spooronderdoorgang van de Nieuwe Bennebroekerweg en
            een nieuwe aansluiting op de A4. De kern is dat dit eindbeeld, ongeacht het moment van
            daadwerkelijke realisatie, niet onmogelijk wordt gemaakt. Maatregelen die niet aansluiten op
            dit eindbeeld zijn feitelijk een tijdelijke situatie. We kiezen daarom in zoveel mogelijk situaties
            voor robuuste oplossingen die aansluiten bij dit eindbeeld en vermijden daarbij omvangrijke
            investeringen in maatregelen die weer ongedaan gemaakt moeten worden om het eindbeeld
            te bereiken.

             De centrale problematiek voor de wegenbundel is het feit dat de twee beschikbare wegen
            (de Bennebroekeweg en de Nieuwe Bennebroekerweg) drie functies moeten vervullen: 1)
            Erftoegangsweg. 2) Gebiedsontsluitingsweg en 3) Stroomweg. Daarbij komt dat de (oude)
            Bennebroekerweg een belangrijke fietsroute is, een HOV traject moet herbergen en een
            functie moet blijven vervullen voor landbouwverkeer. We kiezen voor een oplossing voor
            optimaal gebruik van de wegen:
                    Minimaliseren van de gebiedsontsluitingsfunctie op de Bennebroekerweg
                    Maximaliseren van de stroomwegfunctie op de Nieuwe Bennebroekerweg.
                    Maatwerkoplossingen voor gebiedsontsluiting met zo min mogelijk over de
                    Bennebroekerweg.
                    Geen HOV op Bennebroekera/eg
                    Zo weinig mogelijk kruisingen met de Nieuwe Bennebroekerweg (zoveel mogelijk
                    ongelijkvloers en anders geregeld met VRI).

            Hoofddorp Centrum
            Een groot deel van het project Bereikbaarheid Hoofddorp-Centrum (BHC) is gereed. Met de
            herinrichting van 3 kruispunten: Nieuweweg-Piratenweg, Kruisweg-Wilhelminalaan en
            Burgemeester Stamplein-Hoofdvaart Oostzijde, is een belangrijk deel van de nieuwe
            verkeerstructuur gereed. Ook is het statische deel van het nieuwe Parkeer Route Informatie
            Systeem (PRIS) gereed. Hiermee hebben wij de routeverwijzing van de nieuwe
            verkeerstructuur ook afgerond.

            De aanpassing van de rijrichtingen op de Kruisweg en Nieuweweg wordt gelijktijdig met de
            herinrichting van de Kruisweg uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn medio 2013 gepland.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Onderwerp     Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid
   Volgvel    7




              Verder zijn wij in gesprek met de eigenaren van de particuliere parkeervoorzieningen over
              de realisatie van een dynamisch PRIS en een betere afstemming van met name de
              openingstijden van de private parkeervoorzieningen gerelateerd aan de
              parkeerbehoefte/vraag.

             Voor de fietser zijn de routes in het centrum voorzien van extra bewegwijzering. Ook zijn er
             op het Burgemeester Stamplein extra fietsenrekken geplaatst. Bij de herinrichting van de
             Kruisweg, medio volgend jaar, zal ook deze straat van extra fietsenrekken worden voorzien.

             Om distributeurs meer mogelijkheden te geven hun distributie zo effectief als mogelijk in te
             richten zal worden onderzocht of verruiming van de venstertijden op draagvlak kan rekenen
             bij de winkeliers. In het Uitvoeringsprogramma is ook het project opgenomen wat voorziet in
             de realisatie van ledverlichting ter plaatse van de voetgangersoversteekplaatsen op het
             Burgemeester van Stamplein. Echter ontbreekt het nog aan de benodigde middelen om dit
             project te realiseren. Bij vrijval van middelen door bijvoorbeeld schaalvergroting
             (samenvoeging) van projecten of door bijdrage van derden zal de realisatie mogelijk kunnen
             maken.

             Floriande-Overbos
             In Floriande-Overbos is in 2012 een aantal projecten gereed gekomen. Door de aanleg van
             een rotonde op de kruising Alterburg-Leenderbos/IJweg is de doorstroming/bereikbaarheid
             en de veiligheid verbeterd. De proef met de opstelling van de bussluis in Floriande-Overbos
             is afgerond met als resultaat deze buiten de spits voor al het verkeer open te stellen. Ook
             deze maatregel heeft een positief effect op de bereikbaarheid/doorstroming. Verder is de
             inrichting van Leenderbos aangepast. Om de veiligheid te verbeteren is onder andere de
             rijbaan versmald.

             Vrachtwagenproblematiek
             In het Uitvoeringsprogramma zijn meerdere maatregelen en projecten opgenomen om
             problemen op het gebied van vrachtwagenroutering en -parkeren aan te pakken. In 2013
             worden deze in samenhang met elkaar uitgewerkt en voor zover mogelijk gekoppeld aan het
             regionale kwaliteitsnetwerk goederenvervoer. De projecten hebben voor een groot deel een
             relatie met het terugdringen van de oneigenlijk vrachtverkeer op de Ringdijk en door de
             dorpen. Als het gaat om het terugdringen van (vracht)verkeersoverlast in Zwaanshoek en
             Beinsdorp is de aanleg van de verbinding N206-A4 relevant.

             Netwerk Openbaar vervoer
             Ter verbetering van het thema netwerk Openbaar Vervoer zijn een aantal maatregelen
             gerealiseerd. Op Hoofddorp NS station is de dienstregeling naar Leiden en Den Haag
             centraal verbeterd. Ook op station Nieuw-Vennep is de stopfrequentie verbeterd. Door de
             realisatie van N.S. Station Halfweg/Zwanenburg is de railverbinding richting Haarlem en
             Amsterdam gereed. Gelijktijdig is OV bereikbaarheid voor Boesingheliede verbeterd door
             aanleg van de halte op de kruising Uweg/Schipholweg. Verder is de bereikbaarheid van
             bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid verbeterd door aanpassing van de lijnvoering.

             Het komende jaar starten wij een aantal fysieke projecten. Haltevoorzieningen worden
             verder verbeterd door het aanbrengen van Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS).
             Nabij het Huis van de Sport worden bushaltes gerealiseerd. Het komende jaar wordt ook
             gestart met de uitvoering van een aantal studies: Voor de opwaardering van de spitsbus op
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Onderwerp     Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid
   Volgvel    8




              de Bennebroekerweg tot HOV-verbinding richting het station wordt een verkennende studie
              uitgevoerd. Wat betreft de ligging van deze HOV verbinding zal de keuze zich concentreren
              op een busbaan ten noorden danwel ten zuiden van de Nieuwe Bennebroekerweg.
              Voor de verbetering van de HOV-verbinding tussen Schiphol en de Bollenstreek wordt een
              planstudie uitgevoerd. Het realiseren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer in Hoofddorp
              Gentrum heeft als doel een verbetering van de ontsluiting van het centrum en een
              versnelling van de regionale openbaar vervoer verbindingen met HOV. Dit project wordt
              uitgevoerd in samenwerking met de Stadsregio Amsterdam, waarvan de verkennende studie
              voor het tracégedeelte Hoofddorp Centrum wordt opgestart.

             Netwerk fiets/voet
             Specifiek voor het thema fiets/voet hebben wij de volgende projecten gerealiseerd: hef
             fietspad langs Altenburg tussen de Uweg en Schoonenburgsingel, het voetpad langs de
             Nieuwe Molenaarslaan, het voetpad langs de Venneperweg nabij de
             hondenuitlaatroute/Venneperweg 683.

              Voor het komend jaar hebben wij onder andere de start van de volgende projecten gepland:
              de fietsontsluiting Floriande-Huis van de Sport-Pioniers (incl. langzaam verkeerbrug over de
              Nieuwe Bennebroekerweg) en het toegankelijker maken van de Hoofdweg Westzijde vanaf
             de Zuiderdreef tot de Eugénie Prévinaireweg voor de fiets. De bewegwijzering voor fietsers
             wordt verbeterd, bijvoorbeeld langs de snelfietsroute Floriande-Hoofddorp Centrum. Komend
             jaar start de voorbereiding van het project voor aanleg van een langzaam verkeersbrug
             parallel aan de Sloterbrug in Badhoevedorp. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid voor
             fietsers vergroot en de doorstroming van het verkeer verbeterd. De maatregelen moeten
             tevens leiden tot een verbeterde doorstroming van het openbaar vervoer. Tegelijkertijd
             mogen de maatregelen geen aanleiding geven tot een ontoelaatbare vergroting van de
             hoeveelheid sluipverkeer.

              Het Rijk en de decentrale overheden hebben afgesproken elke vier jaar de voortgang en het
             effect van het verkeersveiligheidsbeleid te toetsen. Het Rijk heeft besloten dat het huidige
              beleid een impuls nodig heeft, gericht op de doelgroepen waarmee het nog niet goed
             (genoeg) gaat. Uit de Verkeersveiligheidsverkenning is gebleken dat het gaat om de
             volgende prioritaire doelgroepen: jonge beginnende bestuurders, ouderen en fietsers. Wij
             nemen aan dat niet alleen landelijk maar ook in onze gemeente het aantal
             verkeersgewonden onder deze doelgroepen toeneemt. Daarom willen wij in het
             verkeersveiligheidsbeleid de focus meer verschuiven naar de (oudere) fietser. Het Ministerie
             van Infrastructuur en Milieu zal begin 2013 een modelaanpak veilig fietsen voor gemeenten
             uitbrengen. Onderdeel van die modelaanpak zal het verwijderen van onnodige obstakels op
             fietspaden worden, zoals bijvoorbeeld paaltjes. Daarom wordt de prioriteit van het project
             'paaltjes op fietspaden verwijderen' verhoogd.

             Verkeersveiligheid en Duurzaam veilige inrichting woongebieden en schoolzones
             Wij gaan basisscholen in Haarlemmermeer van een schoolzone voorzien. Door de
             schoolzone worden weggebruikers geattendeerd op de aanwezigheid van een basisschool
             en dus kwetsbare verkeersdeelnemers. In de schoolzones proberen wij de omgeving van de
             school zo veilig mogelijk te maken. In 2010 hebben wij de eerste schoolzone aangelegd in
             Toolenburg Oost. In 2011 hebben wij zes schoolzones gerealiseerd en in 2012 acht nieuwe
             schoolzones. Na aanleg van de schoolzone wordt de werking met alle betrokken partijen
             geëvalueerd. Indien maatregelen niet zo werken als verwacht kunnen ze aangevuld of
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Onderwerp    Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid
  Volgvel    9




             aangepast worden. In 2012 hebben wij naast de nieuw aangelegde schoolzones twee
             schoolzones aangepast. In totaal zijn nu 15 schoolzones gerealiseerd. In de jaren 2013 tot
             en met 2015 gaan wij de overige 21 schoolzones realiseren.

             Om de veiligheid voor de fietser te verbeteren zijn diverse projecten gerealiseerd. De
             aanpassing van de fietsoversteken in de Asserweg, de aanpassing van de
            voet/fietsoversteek in de Dennenlaan/IJweg, de realisatie van fietssuggestiestroken op de
            Spieringweg (tussen Ringdijk en Bennebroekerweg). Het aanbrengen van een
            verkeersregelinstallatie bij Jeugdland in de Getsewoudweg is begin komend jaar gereed.
            Een aantal onveilige verkeersituaties zijn in het Deltaplan als Blackspot aangegeven. In
            2012 zijn er twee aangepakt. De al eerder genoemde aanpassing van de rotonde Liesbos-
            Leenderbos. Ook de kruising N201-Spaarnepoort is aangepast om de veiligheid te
            vergroten. Voor het komend jaar is de uitvoering van twee blackspots gepland. De
            fietsstroken op de rotonde Beursplein worden vervangen door een vrijliggend fietspad.
            Volgend jaar wordt ook gestart met het project voor de aanpassing van de kruising
            Bennebroekerweg-Nieuwe Moienaarsiaan naar een kleine rotonde.

            Beheer en duurzaam veilige inrichting polderwegen en Ringdijk
            Binnen dit thema hebben wij een aantal fysieke maatregelen uitgevoerd. Op de Spieringweg
            (bij Zwaanshoek) zijn tussen de Ringdijk en de Bennebroekerweg fietssuggestiestroken
            gerealiseerd. In de Vijfhuizerweg zijn twee drempels aangebracht en is de bestrating
            aangepast. Bij de herinrichting van de Kaagweg is de onduidelijke voorrangssituatie op de
            kruising Huigsloterdijk - Kaagweg aangepast.

             In 2011 is de evaluatie Ringdijkbeleid door het college vastgesteld na een intensief
             participatietraject met bewoners en andere gebruikers van de dijk. Hierin waren maatregelen
            voor de korte, middellange en lange termijn opgenomen. In het Deltaplan zijn de
            maatregelen opgenomen uit de evaluatie die nog niet uitgevoerd zijn. Het betreft drie korte
            termijnmaatregeien en alle middel(lange) termijnmaatregelen. De drie
            kortetermijnmaatregelen zijn met hoge prioriteit opgenomen in het Deltaplan en zullen in
            2013 uitgevoerd worden. Aan het project "verduidelijken 30km/uur zone op de
            Nieuwemeerdijk" wordt het verwijderen van één eiland van een chicane bij de Sloterbrug
            toegevoegd. De voorrangsituatie bij die chicane is al aangepast als korte termijnmaatregel
            maar dat blijkt de doorstroming niet genoeg te verbeteren. Daardoor blijft verkeer daar
            gevaarlijke manoeuvres maken om elkaar te passeren. Met belanghebbenden worden
            binnenkort de reeds uitgevoerde maatregelen geëvalueerd.

            Zestien middellange en lange termijn maatregelen zijn met hoge prioriteit opgenomen in het
            uitvoeringsprogramma, de rest met midden en lage prioriteit. Aan alle maatregelen met hoge
            prioriteit is in het uitvoeringsprogramma een kosteninschatting en een planning toegevoegd.
            In 2012 zijn drie van deze projecten uitgevoerd, namelijk:
                      Pilot opvangfietspad Hillegommerdijk bij brug in Beinsdorp;
                      Onduidelijke voorrangssituatie Huigsloterdijk-Kaagweg;
                      Verwijderen chicane bij plaatsing camera Bennebroekerdijk in Zwaanshoek .

            De uitvoering van de overige maatregelen met hoge prioriteit staat gepland voor de periode
            2013-2015. Voor 2013 staat de uitvoering van tien maatregelen op de ringdijk gepland. Het
            betreft alle maatregelen waarbij fietsstroken worden aangelegd of belijning en markering
            wordt aangebracht of aangepast. Daarnaast wordt een onderzoek gestart naar een
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>onderwerp    Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid
  Volgvel    10




            mogelijke spitsafsluiting op de Nieuwemeerdijk en wordt het kruispunt Kinheim-
            Zwanenburgerdijk aangepast.

            Parkeren
            Zoals al aangegeven hebben wij in Hoofddorp een nieuw statische PRIS (Parkeer Route
            Informatie Systeem) gerealiseerd. Wij zijn in gesprek met de private eigenaren van de
            parkeervoorzieningen in Hoofddorp-Centrum om aan dit systeem ook een dynamische
            verwijzing toe te voegen. Begin komend jaar is de Park+Ride in Beukenhorst gereed.
            Hiermee is er een definitieve P+R locatie voor NS-reizigers.

            Wij hebben besloten om in Hoofddorp-Centrum de C-zonering van het Van der Zeeterrein
            aan te passen naar een B-zone. Het terrein aan de Binnenweg, daar waar de tijdelijke
            bioscoop heeft geslaan, wordt een parkeerterrein met C-zonering. En in de Verzetheldenwijk
            wordt betaald parkeren ingevoerd. Begin 2013 wordt deze aanpassing uitgevoerd.

            In 2013 worden de maatregelen en projecten op het onderwerp parkeren in samenhang met
            elkaar uitgewerkt. Dit zal resulteren in voorstellen voor o.a.:
                    Aanpassing parkeerverordening (parkeerzonering);
                    Aanpassing parkeerbelastingverordening (parkeertarieven);
                    Betaling parkeerbelasting middels mobiele telefoon;
                    Aansluiting op Nationaal Parkeer Register.

            Verschuivingen Uitvoeringsprogramma
            In het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma zijn de planning van m.n. de volgende
            projecten en maatregelen aangepast.

            In het overzicht zijn de projecten en maatregelen benoemd met de prioriteit HOOG waarvan
            de planning is aangepast.

                    Thema                 Naam                     Omschrijving                         oud    nieuw
 Kern
 Algemeen           Netwerk weg           Regionale verbinding     Nieuwe Bennebroeker-weg              2013   2011
 Haarlemmermeer                           A4-N205-N206,            tussen A4 en Spoorlaan als
                                          realisatie weg-deel      regionale ontsluitingsstructuur
                                          Spoorlaan A4 (nieuwe     en zuidelijke ontsluiting
                                          Bennebroekerweg          Hoofddorp. Vooruitlopend hierop
                                          Oost)                    quickscan uitvoeren
 Badhoevedorp       Beheer/ duurzaam      Sloteiweg midden         Realisatie 30 km inrichting          2012   2013
                    veilige polderwegen                            bestrating en diempel
                    en Ringdijk
 Badhoevedorp       Netwerk weg           Omlegging A9.            Probleem met doorstro-mmg. Op        2025   2020
                                          onderliggend wegennet,   korte termijn niet oplosbaar door
                                          Schipholweg (N232),      beperkte ruimte kruis-punt. Op
                                          inclusief kruispunt      termijn omgelegde Schiphol-
                                          Schipholweg / Hoofdweg   weg
 Badhoevedorp       Netwerk weg           Omlegging A9,            Aanleg 'haak' Schipholweg-           2016   2013
                                          onderliggend wegennet    Hoofdweg
Badhoevedorp        Verkeersveiligheid    Fietsveihgheid           Realisatie fietsbrug (eventuee' in   2015   2013
                                          Sloterbrug               combinatie met HOV)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>onderwerp     Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid
  Volgvel     11




  Cruquius            Netwerk weg           Bereikbaarheid              Opstelstroken aanleggen              2012    2014
                                            Cruquius. doorstroming      zuidelijk deel Spienngweg
                                            Spienngweg-                 Definitieve oplossing N201studie
                                            Kruisweg/N201               Brandweer-Wipperplein
                                            (blackspot)
  Cruquius            Netwerk weg           Bereikbaarheid              In herstructurerings-onderzoek       2012    2013
                                            Cruquius. onderzoek         bedrijven-terrein Cruquius
                                            alternatieve ontsluiting    moge-lljkheden ringstructuur
                                            bedrijven Cruquius          bezien (ontlasting dijk door
                                                                        ontsluiting bedrijvigheid
                                                                        achterzij-de / onderzijde dijk)
  Hoofddorp           Beheer/ duurzaam      Liesbos nooid (bi|          Twee inritconstructies en            2014    2013
                     veilige polderwegen    scholen)                    fietsstroken tussen twee
                     en Ringdijk                                        rotondes
  Hoofddorp          Netwerk fiets en       Kwaliteitsverbetering       Na realisatie ontwikkeling          2013     2018
                     voet                  fietspad                    Zuidrand
                                            Bennebroekerweg
  Hoofddorp          Netwerk fiets en       Fietsenstalling bij HOV    Realisatie voldoende                 2012    2013
                     voet                  haltes                      fietsenstalling
  Hoofddorp          Netwerk fiets en      Oversteek naar nieuwe       Onderzoek mogelijk-heden             2014    2012
                     voet                  school in Zuidrand          onderdeel verkeersstructuur
                                                                       Zuidrand

 Hoofddorp           Netwerk Openbaar      HOV om Hoofddorp Zuid       Vrijliggende HOV infrastructuur,     2020    2014
                     Vervoer               deel Floriande              mogelijk op vrijkomende 150 kV
                                                                       tracé
 Koolddorp           Verkeersveiligheid    Fietsveihgheid oversteek    Realisatie tijdelijk oplossing. Op   2012    2013
                                           Geniedijk over              termijn afwaardering
                                           Rijnlanderweg               Rijnlanderweg binnen project A4
                                                                       zone West.
 Hoofddorp           Verkeersveiligheid    Blackspot                   Betere bromfietsgeleiding naar       2013    2015
                                           (Brom)fietsveiligheid       rijbaan steilere inrit
                                           Kruisweg ter hoogte van     Houtwijkeiveld
                                           Houtwijkerveld
 Nieuw-Vennep        Beheer/ duurzaam      Binnen dreven (ten          Realisatie 30 km inrichting,         2015    2012
                     veilige polderwegen   westen van Hoofdvaart)      plateaus en drempels.
                     en Ringdijk
 Nieuw-Vennep        Netwerk fiets en      Fietsroute Venneperhout     Realisatie fietsroute                2014    2011
                     voet                  - Olmenhorst                (Perenlaantje) Venneperhout -
                                           (Perenlaantie)              Olmenhorst, combinatie
                                                                       verbreding N207 en HOV halte.
 Nieuw-Vennep        Netwerk fiets en      Fietstunnel N207            Fietstunnel N207                     2014    2010
                     voel
 Nieuw-Vennep        Netwerk weg           Bereikbaarheid Nieuw-       Doortrekking van Zuiderdreef         2014    2013
                                           Vennep aansluiting                                                               l
                                                                       naar Spoorlaan-Zuid om zo
                                           Zuiderdreef en              Oosterdreef te ontlasten
                                           Spoorlaan-Zuid

                                                                                                                            i
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>onderwerp         Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid
     Volgvel       12



 r
                           Netwerk fiets en     Fietsroute Hoofddorp-     Mogeiijke verplaatsing en         2015   2012
     Sunijhoi en
                           voet                 Schiphol- Aalsmeer (zie   opwaardering fietsverbinding,
     Werkgebieden
                                                H'dorp werkgebieden)      afstemming onderzoek N201 /
                                                                          Kruisweg en omgeving en VOR
                                                                          beheer

     Schiphol en           Netwerk Openbaar     HOV Westtangent           Verbetering veihmdinp station     2013   2012
                           Vervoei                                        A'dam Sloterdijk en S'hol Plaza
                                                                          via westelijke tuinsteden en
                                                                          B'dorp Planstudie is gestart

     Vijfhuizen            Verkeersveiligheid   Fietsveiligheid           Aanleg fietstroken, nieuwe        2013   2014
                                                Spieringweg tussen        zwarte toplaag en tien drempels
                                                N201 en Geniedijk



                  Monitoring effecten Deltaplan Bereikbaarheid
                  Voor de monitoring van de effecten van het Deltaplan worden de volgende indicatoren
                  gebruikt:
                  1.       Reistijdmetingen
                  2.      Intensiteit/capaciteit verhoudingen
                  3.      Verkeerstellingen van de auto
                  4.      OV-aanbod op knooppunten.
                  5.      Bezettingscijfers buslijnen
                  6.      Aantal in en uitstappers NS stations
                  7.      Modal split en modal-shift in het woon-werk verkeer van de inwoners H'meer
                  8.      Mobiliteitsgedrag van de werknemers van Schiphol.
                  9.      Parkeerdruk
                  10.     Ongevallencijfers
                  11.     Inventarisatie verkeersonveilige plekken
                  12.    Aantal E-laadpunten

               Dit jaar zijn er een 43 projecten gereed gekomen. Lokaal zorgen deze projecten direct voor
               een verbetering van de plaatselijke situatie. Voorbeelden hiervan zijn de (deels) aangepaste
               verkeerstructuur in Hoofddorp Centrum, de gerealiseerde projecten en maatregelen in
               Floriande-Overbos, de 15 gereed gekomen schoolzone, de aangepaste dienstregeling op de
               NS-stations in Hoofddorp en Nieuw-Vennep etc.
               De effecten op langere zijn nog niet aan te geven. De gereed gekomen projecten zijn pas
               recent afgerond en daardoor hebben er niet of nauwelijks enige metingen en
               gegevensverwerking van de aangegeven indicatoren kunnen plaatsvinden.

               Bij de vaststelling van het Deltaplan is ook besloten inzicht te geven in het effect van de
               maatregelen voor alle vervoersmodaliteiten. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe
               de Haarlemmermeerse modal-split (%auto, %(brom)fiets, %OV, % anders) zich verhoudt tot
               de landelijke modal-split. Gezien het ruimtelijke karakter van de gemeente is het autogebruik
               logischerwijs wat hoger dan in de rest van het land. De laatste jaren zijn er geen
               spectaculaire veranderingen in de modal-split waarneembaar. Jaarlijks zullen wij dit inzicht
               geven zodat verschuivingen (modal-shift) inzichtelijk worden gemaakt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>onderwerp    Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid
  Volgvel     13




                                 Vervoermiddelkeuze woonwerkverkeer (2008 - 2011)

              Nederland (2008)
                                                                                                                 • Auto
              Haarlemmermeer                                                                                     t (brom)fiets
                   (2008)                                                                                         OV
              Haarlemmermeer                                                                                     • Anders
                   (2011)

                                 0%     10%    20%    30%    40%     50%    60%    70%     80%     90% 100%




             Wij streven naar een verkeersveiliger Haarlemmermeer, dus minder verkeersslachtoffers in
             onze gemeente. Hiertoe zetten wij in op drie pijlers die de basis vormen voor een
            verkeersveilige Haarlemmermeer: infrastructuur, educatie en handhaving. Infrastructuur
             betreft fysieke/technische aanpassingen: o.a. de aanpak van black spots en de realisatie van
            schoolzones. Bij educatie gaat het niet alleen om de kennis van verkeersregels, maar voorai
            ook om risicobewustzijn en gedragsverandering. Wij streven ernaar om alle basisscholen het
            Haarlemmermeers Verkeersveiligheidslabel (HVL) te laten halen. Handhaving is een
            noodzakelijk onderdeel van het verbeteren van verkeersveiligheid en ligt voor het
            grootste deel binnen het takenpakket van de politie. Onderstaand overzicht geeft het inzicht
            in het aantal verkeersslachtoffers en is ook eerder opgenomen in de Programmabegroting
            (Raadbesluit 2012.0050688).

              Kengetallen                             Bron                                    Meest recente metingen
                                                                                              2009         2010        2011
             Aantal ernstige verkeersslachtoffers     ViaStat (BRON 1.0)                      119*          56            32
             Aantal dodelijke verkeersslachtoffers    ViaStat (BRON 1.0)                      12            2             3
            * Sinds 2009 is de registratiegraad van ongevallen sterk gedaald, waardoor de doelstelling minder dan 130 ernstige
            verkeersslachtoffers in 2020 nu al wordt gehaald. Het dalen van de registratiegraad is een landelijk probleem,
            waardoor het werkelijke aantal ernstige verkeersslachtoffers per gemeente op dit moment onbekend is. Landelijk
            daalt het aantal ernstige verkeersslachtoffers sinds 2010 niet meer.


            Communicatie
            Met de communicatie over het Deltaplan hebben wij twee doelen voor ogen. Op de eerste
            plaats moeten omwonenden van en belanghebbenden bij de projecten van het Deltaplan
            tijdig worden geïnformeerd over de werkzaamheden bij hen in de buurt en de eventuele
            overlast die daarmee gepaard gaat. Ook over de duur van de werkzaamheden en hoe het
            beste op de overlast kan worden ingespeeld, moet worden gecommuniceerd. Dat is het
            praktische doel.

            Het andere doel is van een wat meer strategische aard. Wij willen immers aan alle inwoners,
            grote en kleine ondernemingen, buurgemeenten en aan alle (overheids)partijen die met ons
            samenwerken aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Haarlemmermeer laten weten,
            dat het Deltaplan geen papieren tijger is maar daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
            Ook hebben wij ten tijde van de besluitvorming van het Deltaplan benadrukt dat wij het
            Deltaplan niet alleen kunnen uitvoeren en dat medewerking van andere (overheids)partijen
            nodig is, niet in de laatste plaats van de eigen gemeenteraad. Om de druk op de ketel
            houden, moet zichtbaar worden en vooral ook zichtbaar blijven dat het Deltaplan wordt
            gerealiseerd. Van groot belang is ook dat het bij het participatietraject verkregen draagvlak
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>onderwerp    Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid
  Volgvel    14




             bij inwoners en bedrijven in tact blijft. De geloofwaardigheid van de gemeente is hierbij een
             harde randvoorwaarde en deze staat of valt met de daadwerkelijke en volledige uitvoering
             van het Deltaplan.

             Daarom is een communicatieplan opgesteld wat samenhang brengt in de vele verschillende
            projecten en maatregelen. Zo is er bijvoorbeeld een speciaal beeldmerk ontwikkeld, dat als
            een stempel op diverse uitingen wordt gezet, zoals op bouwborden, bij artikelen in
            InforMeer, op bewonersbrieven, et cetera. In dit beeldmerk staat de ideologisch getinte
            subtitel van het Deltaplan: vrijheid van bewegen. Met het Deltaplan wordt de bereikbaarheid
            verbeterd van auto's, vrachtverkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers. Met
            inachtneming van de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers.

             In 2012 hebben de volgende officiële feestelijke momenten 2012 plaats gevonden:
                     aftrap uitvoeringsprogramma Deltaplan Bereikbaarheid op 5 juli 2012 met de
                     opening rotonde Uweg - Leenderbos;
                    feestelijke start bouw P+R garage op Beukenhorst-Zuid in Hoofddorp op 19 juli
                     2012;
                    startsein aanleg dubbele Taurusavenue voor een betere bereikbaarheid Hoofddorp
                    op 4 september 2012;
                    opening twee nieuwe schoolzones en uitreiking Haarlemmermeers
                    verkeersveiligheidslabels bij basisscholen in Nieuw-Vennep en Hoofddorp op 16
                    september 2012.
                    opening Kaagweg nabij Abbenes 14 november 2012;
                    oplevering Leenderbos december 2012,

                    opening Spieringweg/Geniedijk nabij Zwaanshoek op 5 december.

            Wat mag het kosten?
            Binnen de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) is een bedrag van
            €27,0 miljoen beschikbaar voor infrastructurele investeringen. De totaal geraamde
            kosten voor realisering van alle projecten met hoge prioriteit vraagt in totaal
            € 31,5 miljoen (voorlopige raming).

            Voor de investeringen van projecten die in 2013 starten vragen wij op grond
            van artikel 2a lid 5 van de Financiële verordening Gemeente Haarlemmermeer 2009
            beschikbaarstelling van de benodigde kredieten ad. € 7.309.838,-

            Voor de volgende investeringsprojecten wordt door middel van dit raadsvoorstel voorgesteld
            de benodigde kredieten beschikbaar te stellen:

                                                                      Omschrijving
 Leimuiderbrug          Leimuiderbrug/Lelmuiderdijk inrichting 30     Realisatie fietsstroken
                        km/h-gebied sluit met aan op 60 km/h
                        gebied met rode fietsstroken
                        Lennuiderbiug/Leimuiderdijk geen              Beleidsbeslissing regelen voorrang
                        eenduidigheid vuorrangsregeling               (over inrichting kruisingen van
                                                                      fietspaden of wegen met
                                                                      fietsstroken op de di|k)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>onderwerp      Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid
  Volgvel      15



 ^Nieuwe Meer             Spitsafsluiting van Nw- Meerdijk Een        Onderzoek haalbaarheid en
                          spitsafsluiting van de Nieuwemeerdijk op    wenselijkheid Opties zijn
                          het deel ten noorden van de op/ en          bijvoorbeeld; afsluiten in spits voor
                          afritten ontmoedigt sluipverkeer.           doorgaand autoverkeer,
                                                                      trajectcontiole, handhaving
  Oude Meer               Oude Meer/Aalsmeerderdijk Hoge              Fietsstroken aanleggen
                          snelheden/weinig snelheidsremmende
                          maatregelen
  Weteringbrug            Schijnchicane (versmalling door             Inrichting is verkeerstechnisch juist
                          markering) Leimuiderdijk Weteringbrug is    wel in combinatie met aanleg rode
                          voor fietsers onduidelijk                   fietsstroken
  Badhoevedorp            Sloterweg midden                            Realisatie 3ü km inrichting
                                                                     bestrating en drempel,
  Algemeen                Parkeeronderzoek                           Ter obiectivenng van subjectieve
  Haarlemmermeer                                                     overlast moeten parkeeronderzoeken
                                                                     worden uitgevoerd
  Algemeen               Park & Ride locaties                        Onderzoek uitbreiding en
  Haarlemmermeer                                                     kwaliteitsverbetering Park & Ride
                                                                     locaties (wellicht i.s.m Stadsregio
                                                                     m kader ketenmobiliteit)
  Hoofddorp              Snelfietsroute Hoofddorp Centrum -          Route herkenbaar maken en in de
                         Hoofddorp Floriande.                        voorrang brengen Kleine
                                                                     knelpunten (hobbels verharding
                                                                     hekken en paaltjes) aanpakken.
 Nieuw-Vennep            Fietspad Venneperweg tussen Doorbraak       Aanleg vrijliggend fietspad.
                         en Westerdieef
 Hoofddorp               Toolenburg hoofdstructuur                   Fiets(suggestle|stroken en
                                                                     plateaus.
 Nieuw-Vcnne,-           Doorstroming en bereikbaarheid N207         Extra opstelstrook Getsewoudweg
                         doorstroming aansluiting Getsewoudweg       aansluiting N2Ü7 voor betere
                                                                     doorstroming en bijdrage aan
                                                                     aanpassing VRI Tijdeliik
                                                                     maatregelen in berm.
 Schiphol en             HOV A9                                      Verbetering verbinding Haarlem
 Werkgebieden                                                        Bdorp - Schiphol en A'dam
                                                                     Zuid/Amstelveen
 Hoofddorp               Blackspot rotonde Nieuweweg-Graan           Aanpassing vormgeving fietspad
                         voor Visch                                  (vorm van rotonde laten volgen,
                                                                     fietsoversteken op plateau leggen)
 Nieuw-Vennep            Blackspot: Fietsveiligheid rotonde          Fietspad op oversteken in rood
                         Venneperweg - Operaweg                      asfalt, aanbrengen midden-as.
                         Componistenweg - Zuidtangent                plateau op westkant Venneperweg
 Rijsenhout              Verminderen aantal drempels                 Oneigenlijk (vrachtwagen)veikeer
                         Aalsmeerderweg                              .'C "ii gdijk en overlast
                                                                     'vrachtverkeer door
                                                                     dorpen Realisatie nieuwe
                                                                     verkeersinfrastructuur
                                                                     glastuinbouw Eventueel aantal
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Onderwerp     Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid
   Volgvel    16




  Hoofddorp               Liesbos noord (bij scholen)                 Twee inritconstructies en
                                                                      fietsstroken tussen twee rotondes
  Zwaanshoek              Bennebroekerweg                             Realisatie fietsstroken

  Nieuw Vennep            Bereikbaarheid Nieuw-Vennep.                Doortrekking van Zuiderdreef naar
                          aansluiting Zuiderdreef en Spoorlaan        Spoorlaan-Zuid om zo Oosterdreef
                          Zuid                                        te ontlasten, ontwikkeling eventueei
                                                                      in combinatie met
                                                                      gebiedsontwikkeling Kikkersten em
  Schiphol en             F etsroute Hoofddorp-Schiphol               Mogelijke verplaatsing en
  Werkgebieden            Aalsmeer (zie H'dorp werkgebieden)         opwaardering fietsverbinding
                                                                     afstemming onderzoek N201 /
                                                                     Kruisweg en omgeving en VOR
                                                                     beheer
  Badhoevedorp            Fietsveiligheid Sloterbrug                 Realisatie fietsbrug (eventueel in
                                                                     combinatie met HOV)
  Algemeen               Auto's negeren 30km/u. Betere               Middellange termijn bezien
  Haarlemmermeer         aanduiding 30km/u jnhchtmg                  aanvullende maatregelen 30 op
                                                                     weg spuiten Meer fysieke
                                                                     maatregelen lastig mogelijk
  Schiphol en            HOV Westtangent                             Verbetering verbinding station
  Werkgebieden                                                       A'dam Sloterdijk en S'hol Plaza via
                                                                     westelijke tuinsteden en B'dorp
                                                                     Planstudie is gestart
  Algemeen               Bereikbaarheid Haarlemmermeer               Bereikbaarheid Haarlemmermeer
  Haarlemmermeer         Midden, regionale verbinding A4-N205        Midden, regionale verbinding A4
                         N206 realisatie wegdeel N205-N206           N205-N206, realisatie wegdeel
                                                                     N205 - Spoorlaan Uitvoeren
                                                                     studiefase
 Algemeen                Doortrekking van de Bennebroekerweg         Verdubbeling van de
  Haarlemmermeer         vanaf de N205 naar de N206.                 Bennebroekerweg tussen
                                                                     Spoorlaan en N205 Uitvoeren
                                                                     studiefase
 Hoofddorp               Bereikbaarheid Floriande-Overbos.           Onderzoek aansluiten Waddenweg
                         onderzoek aansluiting Waddenweg op          op N201
                         N201                                        (Ziekenhuisvanant') Relatie
                                                                     resultaten gezamenlijke studie
                                                                     N201 provincie-gemeente.
                                                                     Uitvoeren studiefase
 Algemeen                Bereikbaarheid Haariemmermeer               Nieuwe Bennebroekerweg tussen
 Haarlemmermeer          Midden, regionale verbinding A4-N205        A4 en Spoorlaan (bezuiden huidige
                         N206, realisatie wegdeel Spoorlaan A4       Bennebroekerweg) als regionale
                         (nieuwe Bennebroekerweg Oost)               ontsluitingsstructuur en zuidelijke
                                                                     ontsluiting Hoofddorp Uitvoeren
                                                                     studiefase




             Het totaalbedrag aan gemeentelijke investeringen voor projecten en maatregelen die starten
             2013 bedraagt € 7.309.838,-. Alle investeringen zullen worden gedekt uit de algemene
             reserve RIH.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Onderwerp     Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid
  Volgvel      17




              In de berekening is uitgegaan van de meest reële inschattingen van de kosten, maar ook
              van de te verwachtten bijdragen of reeds toegezegde bijdragen van derden. Bij onze
              ramingen hebben wij gebruik gemaakt van ervaringen vanuit het verleden en de huidige
              marktsituatie. Door middel van het jaarlijks geactualiseerde Uitvoeringprogramma wordt de
              raad jaarlijks geïnformeerd over onder andere de financiële stand van zaken bij de realisatie
              van de projecten en maatregelen.

              Wie is daarvoor veran twoordelijk ?
              De gemeente stelt de kaders vast voor de uitvoering van het mobiliteitsbeleid. Daartoe wordt
              het voorliggende Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid ter vaststelling
              aangeboden aan de gemeenteraad. De portefeuillehouder Mobiliteit is namens het college
              verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid zoals is vastgelegd in de Deltaplan en
              Uitvoeringsprogramma.

              Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
              Het informeren van de raad vindt plaats via de jaarlijkse actualisatie van het uitvoeringsplan.
              Voor individuele investeringsprojecten, waarvoor de raad de RIH-middelen nog niet
              beschikbaar heeft gesteld of waar nadere afweging dient plaats te vinden, kan een
              afzonderlijk besluitvormingstraject nodig zijn. Deze bestuurlijke besluitvormingsstukken
              worden voorgelegd ter bespreking met de raad of kunnen - indien kaderstellend - ter
              besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.

              Overige relevante informatie



              4. Ondertekening

              Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
              |e secretaris,                        / / de burgemeester,



                                    1 an     /                / / /d^g^h/L.N. Weterings




            .-'""Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid


                    Voor raadsleden en fractieassistenten liggen de bijlagen ter inzage op
                    de fractiekamers en bij de postbakjes.
                    Voor overige geïnteresseerden zijn de bijlagen digitaal beschikbaar op
                    de gemeentelijke website. Tevens liggen de bijlagen ter inzage in het
                    raadhuis en bij de bibliotheek.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                     m
Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid
Vrijheid van bewegen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Inhoud                                                                    m
    1. Inleiding
    2. Gerealiseerde projecten en maatregelen
    3. Gewijzigde planning projecten en maatregelen
    4. Geactualiseerde projecten en maatregelen
    5. Monitoring effecten Deltaplan Bereikbaarheid
    6. Financiën

Bijlage:
           Overzicht projecten en maatregelen midden en lage prioriteit
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>1           Inleiding                                                                                                                       m
Het Deltaplan Bereikbaarheid geeft een visie voor de lange termijn, met een doorkijk naar 2030. Dit Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan
Bereikbaarheid is gericht op de periode tot en met 2015. Door middel van het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma zal het bestuur geïnformeerd
worden over de voortgang van uitvoering van het Deltaplan Bereikbaarheid.

Het Uitvoeringsprogramma 2013 Deitaplan Bereikbaarheid, incl. planning, prioriteiten en financiën, alsmede monitoring van de effecten van de genomen
maatregelen, is een actualisatie van het Uitvoeringsprogramma 2012 Deltaplan Bereikbaarheid.

In hoofdstuk 2 zijn de gerealiseerde projecten en maatregelen weergegeven.

Hoofdstuk 3 beschrijft de projecten en maatregelen waarvan de prioritering is gewijzigd in het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma.

Hoofdstuk 4 zijn vanaf 2013 de geactualiseerde projecten en maatregelen per thema benoemd. De 6 thema's die wij onderscheiden zijn;
   netwerk weg;
   netwerk openbaar vervoer;
   netwerk fiets;
   verkeersveiligheid en duurzaam veilige inrichting woongebieden en schoolzones;
   parkeren;
   beheer en duurzaam veilige inrichting polderwegen en Ringdijk.
De geactualiseerde totale projectkosten, verwachte bijdragen van derden, planning en fasering is hier opgenomen.

In Hoofdstuk 5 worden de effecten van de uitgevoerde projecten en maatregelen gemonitord.

In hoofdstuk 6 wordt de geactualiseerde financiële doorvertaling gemaakt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>2            Gerealiseerde projecten en maatregelen                                                                                                     m
Hieronder is het overzicht gegeven van projecten en maatregelen die zijn afgerond.


Kern              Naam                                    Omschrijving
Algemeen          Schoolzones                             Realisatie van 14 schoolzones
Zwanenburg       Verkeersveiligheid oversteek             Aanpassing inrichting oversteek.
                  Dennenlaan/IJweg (fiets en voet).
Vijfhuizen       Vijfhuizerweg                            Aanpassing bestrating en twee drempels.
Boesingheliede   OV bereikbaarheid Boesingheliede         Realisatie halte kruising Uweg/Schipholweg i.v.m. andere route bus (na opening station Zwanenburg)


Hoofddorp         Fietsoversteken Asserweg                Realisatie van verkeersveilige fietsoversteken bij de Asserweg
Hoofddorp         Fietspad zuidzijde Altenburg tussen     Aanleg fietspad in combinatie met aanleg rotonde Leenderbos / Uweg.
                  Uweg en Schoonenburgsingel.
Zwanenburg        Fietsbrug naar N.S. Station via Sugar   Realisatie fietsbrug 'Sugar City'.
                  City
Hoofddorp         Fietsenstalling Hoofddorp-Centrum.      Realisatie extra stallingsmogelijk- heden Van Stamplein


Zwaanshoek        Spieringweg (Zwaanshoek) tussen         Wegdek, snelheidsremmende maatregelen,fiets(suggestie)stroken
                  Ringdijk en Bennebroekerweg
Hoofddorp         Bereikbaarheid Floriande-Overbos,       Verbetering veiligheid en doorstroming door aanleg rotonde.
                  kruising Altenburg-Leenderbos-IJweg
                  (congestie).
Hoofddorp                                                 Aanleg voetpad langs Nieuwe Molenaarslaan


Hoofddorp         Bereikbaarheid Floriande-Overbos,       Openstelling bussluis buiten spits.
                  proef bussluis.
Hoofddorp         Bereikbaarheid Hoofddorp-Centrum        Herinrichting kruising Burgemeester Van Stamplein/Hoofdweg Oostzijde.
                  korte termijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Hoofddorp      Bereikbaarheid Hoofddorp-Centrum          Aanpassen middengeleider kruising Nieuweweg/Piratenweg t.b.v. bereikbaarheid Verzetswijk, Piratenwijk
               korte termijn.                            en Fruittuinen.
Hoofddorp      Bereikbaarheid Hoofddorp-Centrum          Herinrichting kruising Kruisweg / Wilhelminalaan.
               korte termijn.
Nieuw-Vennep   Bereikbaarheid Nieuw-Vennep,              Doortrekken Spoorlaan Zuid tussen Venneperweg en Eurolaan, verbetering verbinding Hoofddorp-Nieuw-
               doortrekken Spoorlaan-Zuid naar           Vennep.
               Nieuw-Vennep Zuid.
Hoofddorp      Railverbinding zuidelijke Randstad        Met ingang van dec 2011 verbetert de dienstregeling tussen Hoofddorp N.S. Station naar Leiden / Den
                                                         Haag Centraal
Nieuw-Vennep   Station Nieuw-Vennep, vergroting          Met ingang van 2012 verbetert de stopfrequentie op station Nieuw-Vennep
               stopfrequentie treinen
Zwanenburg     Railverbinding Zwanenburg-Halfweg         Realisatie N.S. Station Zwanenburg / Halfweg.
               naar Amsterdam en Haarlem.
Nieuw-Vennep   OV verbinding bedrijventerrein Nieuw-     Aanpassen lijnvoering zodat bedrjiventerrein bediend wordt.
               Vennep Zuid
Hoofddorp      Dynamisch parkeerroute informatie         Realisatie statisch PRIS. Dynamische elementen worden later toegevoegd.
               systeem (PRIS) Hoofddorp Centrum
Huigsloot      Onduidelijke voorrangssituatie kruising   Aanpassen inrichting wordt meegenomen in project herinrichting Kaagweg.
               Huigsloterdijk - Kaagweg
Zwaanshoek     Verkeersveiligheid Bennebroekerdijk       Verwijderen deel chicanes als camera komt.
               Zwaanshoek
Abbenes        Verkeersveiligheid Kaagweg door           Herinrichten Kaagweg.
               achterstallig onderhoud.
Badhoevedorp   Fietsveiligheid kruispunt Kamerlingh      Afbuigen van voorrang
               Onneslaan-Zeemanlaan.
Hoofddorp      Blackspot: kruispunt N201-                Aanpassing regeling om roodlichtnegatie door (brom)fietsers te voorkomen.
               Spaarnepoort.
Rijsenhout     Verkeersonveilige entree Rijsenhout bij   Aanpassing inrichting
               Bennebroekerweg (fietsoversteek op
               plateau)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Nieuw-Vennep   Fietsveiligheid oversteek Operaweg
               naar Estafette bij Zuidtangenthalte.
                                                      Aanbrengen middengeleider.
                                                      Aanbrengen uitbuiging Operaweg.
                                                                                        m
Vijfhuizen     Fietsveiligheid Uweg (tussen           Herstraten tegelwerk.
               Vijfhuizerweg en Geniedijk).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>3              Gewijzigde planning projecten en maatregelen
                                                                                                                                                                     Ü
Hieronder is het overzicht gegeven van de projecten en maatregelen met de prioriteit HOOG waarvan de planning is aangepast.


Kern            Thema                 Naam                                                 Omschrijving                                                       oud    nieuw

Algemeen        Netwerk weg           Regionale verbinding A4-N205-N206, realisatie weg-   Nieuwe Bennebroeker-weg tussen A4 en Spoorlaan als regionale       2013   2011
Haarlemmerm                           deel Spoorlaan A4 (nieuwe Bennebroekerweg Oost).     ontsluitingsstructuur en zuidelijke ontsluiting Hoofddorp.
eer                                                                                        Vooruitlopend hierop quickscan uitvoeren

Badhoevedorp    Beheer/ duurzaam      Sloterweg midden                                     Realisatie 30 km inrichting bestrating en drempel.                 2012   2013
                veilige polderwegen
                en Ringdijk
Badhoevedorp    Netwerk weg           Omlegging A9, onderliggend wegennet, Schipholweg     Probleem met doorstro-ming. Op korte termijn niet oplosbaar door   2025   2020
                                      (N232), inclusief kruispunt Schipholweg / Hoofdweg   beperkte ruimte kruis-punt. Op termijn omgelegde Schiphol-weg.

Badhoevedorp    Netwerk weg           Omlegging A9, onderliggend wegennet                  Aanleg 'haak' Schipholweg-Hoofdweg                                 2016   2013

Badhoevedorp    Verkeersveiligheid    Fietsveiligheid Sloterbrug.                          Realisatie fietsbrug (eventueel in combinatie met HOV).            2015   2013



Cruquius        Netwerk weg           Bereikbaarheid Cruquius, doorstroming Spieringweg-   Opstelstroken aanleggen zuidelijk deel Spieringweg.                2012   2014
                                      Kruisweg/N201 (blackspot).                           Definitieve oplossing N201 studie Brandweer-Wipperplein

Cruquius        Netwerk weg           Bereikbaarheid Cruquius, onderzoek alternatieve      In herstructurerings-onderzoek bedrijven-terrein Cruquius moge-    2012   2013
                                      ontsluiting bedrijven Cruquius.                      lijkheden ringstructuur bezien (ontlasting dijk door ontsluiting
                                                                                           bedrijvigheid achterzij-de / onderzijde dijk)

Hoofddorp       Beheer/ duurzaam      Liesbos noord (bij scholen)                          Twee inritconstructies en fietsstroken tussen twee rotondes.       2014   2013
                veilige polderwegen
                en Ringdijk
Hoofddorp       Netwerk fiets en      Kwaliteitsverbetering fietspad Bennebroekerweg.      Na realisatie ontwikkeling Zuidrand.                               2013   2018
                voet

Hoofddorp       Netwerk fiets en      Fietsenstalling bij HOV haltes.                      Realisatie voldoende fietsenstalling.                              2012   2013
                voet
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Hoofddorp      Netwerk fiets en
               voet
                                     Oversteek naar nieuwe school in Zuidrand                Onderzoek mogelijk-heden onderdeel verkeersstructuur Zuidrand.          2014   m
                                                                                                                                                                            2012



Hoofddorp      Netwerk Openbaar      HOV om Hoofddorp Zuid deel Floriande                    Vrijliggende HOV infrastructuur, mogelijk op vrijkomende 150 kV         2020   2014
               Vervoer                                                                       tracé.

Hoofddorp      Verkeersveiligheid    Fietsveiligheid oversteek Geniedijk over                Realisatie tijdelijk oplossing. Op termijn afwaardering                 2012   2013
                                     Rijnlanderweg.                                          Rijnlanderweg binnen project A4 zone West.

Hoofddorp      Verkeersveiligheid    Blackspot: (Brom)fietsveiligheid Kruisweg ter hoogte    Betere bromfietsgeleiding naar rijbaan, steilere inrit Houtwijkerveld   2013   2015
                                     van Houtwijkerveld.

Nieuw-Vennep   Beheer/ duurzaam      Binnen dreven (ten westen van Hoofdvaart)               Realisatie 30 km inrichting, plateaus en drempels.                      2015   2012
               veilige polderwegen
               en Ringdijk
Nieuw-Vennep   Netwerk fiets en      Fietsroute Venneperhout - Olmenhorst (Perenlaantje).    Realisatie fietsroute (Perenlaantje) Venneperhout - Olmenhorst,         2014   2011
               voet                                                                          combinatie verbreding N207 en HOV halte.
Nieuw-Vennep   Netwerk fiets en      Fietstunnel N207                                        Fietstunnel N207                                                        2014   2010
               voet
Nieuw-Vennep   Netwerk weg           Bereikbaarheid Nieuw-Vennep, aansluiting Zuiderdreef    Doortrekking van Zuiderdreef naar Spoorlaan-Zuid om zo                  2014   2013
                                     en Spoorlaan-Zuid.                                      Oosterdreef te ontlasten.

Schiphol en    Netwerk fiets en      Fietsroute Hoofddorp-Schiphol- Aalsmeer (zie H'dorp     Mogelijke verplaatsing en opwaardering fietsverbinding,                 2015   2012
Werkgebieden   voet                  werkgebieden)                                           afstemming onderzoek N201 / Kruisweg en omgeving en VOR
                                                                                             beheer.

Schiphol en    Netwerk Openbaar      HOV Westtangent.                                        Verbetering verbinding station A'dam Sloterdijk en S'hol Plaza via      2013   2012
Werkgebieden   Vervoer                                                                       westelijke tuinsteden en B'dorp. Planstudie is gestart.



Vijfhuizen     Verkeersveiligheid    Fietsveiligheid Spieringweg tussen N201 en Geniedijk.   Aanleg fietstroken, nieuwe zwarte toplaag en tien drempels.             2013   2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>            Geactualiseerde projecten en maatregelen                                                                                               m
Het afgelopen jaar zijn projecten en maatregelen verder gedefinieerd. Zijn prioriteiten vanuit verkeerskundig, politiek-bestuurlijk en maatschappelijk belang
heroverwogen en is naar zo veel als mogelijk samenhang gezocht. Per thema worden alle projecten en maatregelen met de prioriteit HOOG benoemd.


Netwerk weg
Kern                    Naam                                    Omschrijving                                      Totale          Bijdragen            Start
                                                                                                                  projectkosten   derden/subs.
Algemeen                Bereikbaarheid Haarlemmermeer           Op korte termijn (voor openstelling nieuwe        € 700.000       € 275.000            2002
Haarlemmermeer          Midden, korte termijn aanpassing        aansluiting A4) tijdelijke aanpassing wegen en
                        kruising Rijnlanderweg-                 kruispunt nodig. Aandacht voor hoofdroute
                        Bennebroekerweg.                        landbouwverkeer en aanwonenden.
Algemeen                Doorstroming en bereikbaarheid N201+.   Aanleg Taurusavenue.                              € 8.600.000     € 4.700.000          2012
Haarlemmermeer
Algemeen                Vrachtroutering en bebordingsplan       Overlast door vrachtverkeer beperken door         € 100.000       €0                   2012
Haarlemmermeer                                                  routering, bebording en voorkeursroutering in
                                                                digitale routeplanninqssystemen.
Algemeen                Bereikbaarheid Haarlemmermeer           Verdubbeling van de Bennebroekerweg               € 30.000.000    €0                   2008
Haarlemmermeer          Midden, regionale verbinding A4-N205-   tussen Spoorlaan en N205.
                        N206, realisatie wegdeel N205 -
                        Spoorlaan.
Algemeen                Bereikbaarheid Haarlemmermeer           Doortrekking van de Bennebroekerweg vanaf         € 125.000.000   €0                   2008
Haarlemmermeer          Midden, regionale verbinding A4-N205-   de N205 naar de N206.
                        N206, realisatie wegdeel N205-N206.
Algemeen                Bereikbaarheid Haarlemmermeer           Nieuwe Bennebroekerweg tussen A4 en               pm              €0                   2011
Haarlemmermeer          Midden, regionale verbinding A4-N205-   Spoorlaan (bezuiden huidige
                        N206, realisatie wegdeel Spoorlaan A4   Bennebroekerweg) als regionale
                        (nieuwe Bennebroekerweg Oost).          ontsluitingsstructuur en zuidelijke ontsluiting
                                                                Hoofddorp. Vooruitlopend hierop quickscan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                           uitvoeren



Algemeen         Doorstroming en bereikbaarheid N201+.     Verbreding Fokkerweg tot 2x2 rijstroken.         pm              €0   2019
Haarlemmermeer
Algemeen         Doorstroming en bereikbaarheid N201+.     Omlegging Schiphol-Rijk via de Oostelijke        pm              €0   2009
Haarlemmermeer                                             link.
Algemeen         Doorstroming en bereikbaarheid N201+.     Nieuwe aansluitingen A4, zuidelijke en           pm              €0   2010
Haarlemmermeer                                             noordelijke aansluiting.
Algemeen         Doorstroming en bereikbaarheid N207,      Verbreding N207 naar 2x2 tussen A4 en            pm              €0   2012
Haarlemmermeer   verbreding N207.                          N205. Verbetering doorstroming regionale
                                                           wegen ter voorkoming van sluipverkeer lokale
                                                           wegen.

Badhoevedorp     Omlegging A9, onderliggend wegennet,      Probleem met doorstroming. Op korte termijn      € 18.500.000    €0   2020
                 Schipholweg (N232), inclusief kruispunt   niet oplosbaar door beperkte ruimte kruispunt.
                 Schipholweg / Hoofdweg                    Op termijn omgelegde Schipholweg.
Badhoevedorp     Omlegging A9 (congestie)                                                                   € 300.000.000   €0   2017

Badhoevedorp     Omlegging A9, onderliggend wegennet       Aanleg 'haak' Schipholweg-Hoofdweg               € 925.000       €0   2013

Cruquius         Bereikbaarheid Cruquius, doorstroming     Opstelstroken aanleggen zuidelijk deel           € 505.000       €0   2014
                 Spieringweg-Kruisweg/N201                 Spieringweg. Definitieve oplossing N201 studie
                 (blackspot).                              Brandweer-Wipperplein
Hoofddorp        Bereikbaarheid Floriande-Overbos,         Onderzoek aansluiten Waddenweg op N201           pm              €0   2011
                 onderzoek aansluiting Waddenweg op        ('Ziekenhuisvariant'). Relatie resultaten
                 N201                                      gezamenlijke studie N201 provincie-
                                                           gemeente.

Hoofddorp        Bereikbaarheid Floriande-Overbos,         Onderzoek of sluipverkeer Uweg verder            € 10.000        €0   2013
                 evaluatie doorgaand verkeer /             afneemt af als aansluiting NBBweg op A4 is
                 sluipverkeer Uweg.                        gerealiseerd en BB weg is afgewaardeerd tot
                                                           30km/uur.
Hoofddorp        Bereikbaarheid Floriande-Overbos,         Verlengen opstelstrook op N201 bij kruising      € 200.000       €0   2014
                 kruising N201 Leenderbos (blackspot).     Leenderbos. Meenemen in provinciale studie
                                                           N201. Indien nodig blijkt aanleg combineren


                                                                                                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Hoofddorp      Bereikbaarheid Hoofddorp Zuid,
                                                        met groot onderhoud weg door provincie.


                                                        Herinrichten Bennebroekerweg tot 30 km / uur   € 1.600.000   €0
                                                                                                                                   m
                                                                                                                                   2011
               herinrichting Bennebroekerweg.           weg. Aandacht voor route landbouwverkeer /
                                                        OV.Zie tevens tijdelijke OV route en
                                                        fietsoversteek.

Hoofddorp      Bereikbaarheid Hoofddorp Zuid, nieuwe    Aanleg rotonde Toolenburg Zuid.(Let op:        € 2.090.000   € 2.090.000   2011
               rotonde Toolenburg-Zuid.                 kosten aansluiting Bennebroekerweg nog te
                                                        ramen)
Hoofddorp      Bereikbaarheid Hoofddorp Zuid, rotonde   Opwaarderen rotonde Nieuwe                     € 73.000      €0            2012
               Deltaweg.                                Bennebroekerweg - Deltaweg tot
                                                        tweestrooksrotonde.
Hoofddorp      Bereikbaarheid Hoofddorp-Centrum         Deels éénrichtingsverkeer Kruisweg en          € 100.000     €0            2012
               korte termijn.                           herinrichting kruising Kruisweg / Nieuweweg.
Hoofddorp      Bereikbaarheid Hoofddorp-Centrum         Omdraaien rijrichting Nieuweweg                € 25.000      €0            2012
               korte termijn.
Hoofddorp      Bereikbaarheid Hoofddorp-Centrum         Herinrichting Kruisweg (tussen Hoofdweg        € 1.000.000   €0            2013
               korte termijn.                           Oostzijde en Nieuweweg).
Lisserbroek    Leefbaarheid en doorstroming o.a.        Bewegwijzering bij rotonde Uweg / Lisserweg;   pm            €0            2012
               overlast vrachtverkeer.                  vrachtverkeer via Uweg en N207 richting
                                                        Lisse e.v. Zie Algemeen Haarlemmermeer;
                                                        bebordingsplan en vrachtroutering.
Nieuw-Vennep   Bereikbaarheid Nieuw-Vennep,             Doortrekking van Zuiderdreef naar Spoorlaan-   €251.000      €0            2013
               aansluiting Zuiderdreef en Spoorlaan-    Zuid om zo Oosterdreef te ontlasten,
               Zuid.
Nieuw-Vennep   Doorstroming en bereikbaarheid N207,     Extra opstelstrook Getsewoudweg aansluiting    € 400.000     €0            2013
               doorstroming aansluiting                 N207 voor betere doorstroming en bijdrage
               Getsewoudweg.                            aan aanpassing VRI. Tijdelijk maatregelen in
                                                        berm.

Nieuw-Vennep   Doorstroming en bereikbaarheid N207,     Openstelling bestaande, tweede linksafstrook   pm            €0            2012
               doorstroming aansluiting Valutaweg.      na verbreding N207.




                                                                                                                                      11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Rijsenhout     Verminderen aantal drempels
               Aalsmeerderweg.
                                                       Oneigenlijk (vrachtwagen)verkeer op Ringdijk
                                                       en overlast (vracht)verkeer door
                                                                                                            € 25.000   €0   m
                                                                                                                            2013


                                                       dorpen. Realisatie nieuwe
                                                       verkeersinfrastructuur glastuinbouw.
                                                       Eventueel aantal drempels verwijderen.

Rijsenhout     Ontsluiting bestaande en toekomstige    Realisatie centrale as, inclusief veilige kruising   pm         €0   2012
               glastuinbouwbedrijven Rijsenhout.       met Bennebroekerweg en overige
                                                       infrastructuur nieuwe en te herstructureren
                                                       glastuinbouwgebied.
Schiphol en    Doorstroming en bereikbaarheid N201+,   Draaiend vrachtverkeer op Aalsmeerderdijk            €0         €0   2012
Werkgebieden   volledige openstelling kruising         ter hoogte van Aalsmeerderbrug. Sluipverkeer
               Pudonghweg-Kruisweg door provincie.     vrachtwagens over Heermanszwet en
                                                       Aalsmeerderdijk.
Schiphol en    Doorstroming en bereikbaarheid N201+,   Monitoren voorkomen sluipverkeer vanuit              € 5.000    €0   2013
Werkgebieden   voorkomen sluipverkeer.                 Aalsmeer via Aalsmeerderbrug, Kruisweg en
                                                       SLP naar A4.
Schiphol en    Ontsluiting De Hoek Noord               Ontsluiting nieuwe bedrijventerrein De Hoek          pm         €0   2015
Werkgebieden                                           Noord via ringstructuur
Zwaanshoek     Bereikbaarheid Haarlemmermeer           Vrees toename sluipverkeer door aansluiting          € 50.000   €0   2012
               Midden, beperking verkeersoverlast      A4 en ontwikkelingen Zuidrand.Monitoren
               Zwaanshoek.                             effect proef openstellen bussluis Floriande op
                                                       verkeer in en rond Zwaanshoek. Doortrekken
                                                       Nieuwe Bennebroekerweg als definitieve
                                                       oplossing voor sluipverkeer. Onderzoek tus

Zwaanshoek     Beperking overlast vrachtverkeer        Bebording; weren vrachtverkeer uit dorp en           pm         €0   2012
               Zwaanshoek.                             Spieringweg. Lange termijn oplossing
                                                       doortrekken Nieuwe
                                                       Bennebroekerweg. Beperking bedrijvigheid
                                                       ringdijk.




                                                                                                                               12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>   etwerk openbaar vervoer                                                                                                               m
Kern             Naam                                   Omschrijving                                       Totale          Bijdragen     Start
                                                                                                           projectkosten   derden/subs
Algemeen         HOV Schiphol Bollenstreek              Planstudie verbetering verbinding Schiphol en      pm              €0            2012
Haarlemmermeer                                          Bollenstreek
Algemeen         Dynamisch Reis Informatie Systeem      Verbetering haltevoorzieningen door                € 1.200.000     € 944.940     2010
Haarlemmermeer   (DRIS)                                 aanbrengen reisinformatie systeem.
Algemeen         HOV Hoofddorp - Aalsmeer - Uithoorn    Oosttak Zuidtangent                                € 9.000.000     €0            2012
Haarlemmermeer   Traject ten oosten van Hoofddorp
Hoofddorp        HOV om Hoofddorp Zuid deel Floriande   Vrijliggende HOV infrastructuur, mogelijk op       € 15.700.000    €0            2014
                                                        vrijkomende 150 kV tracé.
Hoofddorp        HOV Floriande, haltes                  Realisatie haltes Waddenweg, Deltaweg en           € 300.000       € 100.000     2012
                                                        Huis van de Sport.
Hoofddorp        HOV om Hoofddorp Zuid deel Zuidrand    Uitvoeren verkenningenstudie spitsbus              € 30.000        €0            2012
                                                        opwaarderen tot HOV Bennebroekerweg
                                                        richting station. "Hoofddorp Zuidlijn". Subsidie
                                                        afhankelijk van verkenningenstudie.
Hoofddorp        Station Hoofddorp, verbetering         Lange termijn visie centrum-station                pm              €0            2015
                 uitstraling station                    (fietsverbinding, goed stationsplein,
                                                        functiemenging). Zie vervolgprojecten
                                                        Structuurvisie Hoofddorp.
Hoofddorp        HOV Hoofddorp Centrum / Kruisweg.      Realisatie HOV door Hoofddorp centrum.             € 35.000.000    €0            2012
                 Gedeelte VHGIaan/Bornholm tot          "Hoofddorp Centrum / Noordlijn". Verbetering
                 VHGIaan/Kalorama                       ontsluiting centrum, versnelling regionale
                                                        verbinding en ontlasting kerntraject
                                                        Zuidtangent aan zuidkant Hoofddorp.
                                                        Verkenningenstudie.
Hoofddorp        HOV Heemstede - Hoofddorp Centrum-     Opstarten verkenningenstudie. Vooruitlopend        €2.100.000      €0            2012
                 Schiphol. Trajectdeel ten westen       op realisatie HOV Hoofddorp-Centrum lijn 140
                 Spaarne Zkhs                           frequenter laten rijden. Voorzieningen bij


                                                                                                                                            13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Hoofddorp        Railverbinding Amsterdam CS en
                                                             enkele haltes, uitstraling verbeteren.


                                                             Inzetten voor verbeteren verbinding              pm              €0
                                                                                                                                             m
                                                                                                                                             2012
                 Utrecht                                     Hoofddorp - Utrecht.
Schiphol en      HOV A9                                      Verbetering verbinding Haarlem -Bdorp -          € 25.000.000    €0             2011
Werkgebieden                                                 Schiphol en A'dam Zuid/Amstelveen
Schiphol en      HOV Westtangent.                            Verbetering verbinding station A'dam             € 40.000.000    €0             2012
Werkgebieden                                                 Sloterdijk en S'hol Plaza via westelijke
                                                             tuinsteden en B'dorp. Planstudie is gestart.
                                                             Afhankelijk van tracekeuze en kostenverdeling
                                                             per wegbeheerder




   etwerk voet/fiets
Kern             Naam                                        Omschrijving                                     Totale          Bijdragen      Start
                                                                                                              projectkosten   derden/subs.
Algemeen         Verplicht (brom)fietspad utilitaire         Inventarisatie bebording alle fietspaden in      € 10.000        €0             2012
Haarlemmermeer   fietspaden Haarlemmermeer.                  Haarlemmermeer en vervanging bebording
                                                             via onderhoudsbudget.
Algemeen         Inventarisatie bewegwijzering, realisatie   Inventarisatie waar huidige bewegwijzering       € 90.000        € 35.000       2012
Haarlemmermeer   logische routes en toevoegen                staat en naar verwijst. Logische
                 wijkbewegwijzering.                         fietsbewegwijzering. Wijkbewegwijzering
                                                             toepassen in Hoofddorp, Nieuw-Vennep en
                                                             Badhoevedorp.

Algemeen         Fietsenstalling bij winkelcentra.           Bijplaatsen / vervangen stallingen waar nodig.   € 50.000        €0             2013
Haarlemmermeer
Hoofddorp        Fietsontsluiting Floriande - Huis van de    Doortrekken fietspad Van Heusdenpad naar         € 1.600.000     €0             2012
                 Sport - Pioniers.                           Huis van de Sport en Pioniers met nieuwe
                                                             fietsbrug, in relatie met HOV halte.
Hoofddorp        Kwaliteitsverbetering fietspad              Herstraten fietspad en na realisatie             € 500.000       €0             2018



                                                                                                                                                14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Hoofddorp
               Bennebroekerweg.

               Snelfietsroute Hoofddorp Centrum -
                                                        ontwikkeling Zuidrand asfalteren.

                                                        Route herkenbaar maken en in de voorrang       € 189.000     € 94.500
                                                                                                                                m
                                                                                                                                2013
               Hoofddorp Floriande.                     brengen. Kleine knelpunten (hobbels
                                                        verharding, hekken en paaltjes) aanpakken.
Hoofddorp      Bewaakte fietsenstalling Hoofddorp-      Realisatie bewaakte stalling                   pm            €0         2012
               Centrum.
Hoofddorp      Fietsbereikbaarheid Hoofddorp            Verbetering fietsroutestructuur centrum,       € 10.000      € 11.502   2012
               Centrum.                                 bijvoorbeeld noord-zuid route centrum langs
                                                        raadhuis.
Hoofddorp      Fietsenstalling bij HOV haltes.          Realisatie voldoende fietsenstalling.          pm            €0         2013

Hoofddorp      Oversteek naar nieuwe school in          Onderzoek mogelijkheden mee in                 pm            €0         2012
               Zuidrand                                 verkeersstructuur Zuidrand en afwaardering
                                                        Bennebroekerweg.
Hoofddorp      Fietsverbinding Floriande- Boseilanden   Verbetering fietsverbinding door doortrekken   € 1.200.000   €0         2014
               Duinpad.                                 fietspad vanaf Floriande tot Spieringweg
                                                        (Duinpad).
Nieuw-Vennep   Fietspad Venneperweg tussen              Aanleg vrijliggend fietspad.                   € 639.000     € 60.000   2013
               Doorbraak en Westerdreef.
Nieuw-Vennep   Fietsroute Venneperhout - Olmenhorst     Realisatie fietsroute (Perenlaantje)           € 509.000     €175.000   2011
               (Perenlaantje).                          Venneperhout - Olmenhorst, combinatie
                                                        verbreding N207 en HOV halte.
Nieuw-Vennep   Fietstunnel N207                         Fietstunnel N207                               € 2.459.287   €0         2010

Nieuw-Vennep   Opzeggen contract exploitant             Verwijderen fietsmolen.                        € 5.000       €0         2012
               fietsmolen.
Nieuw-Vennep   Fietsbereikbaarheid Hoofdweg             Realiseren oversteekmogelijkheid kruispunt     € 60.000      € 25.000   2012
               Westzijde (nu eenrichtingsverkeer, ook   Hoofdweg Westzijde-Zuiderdreef en aanleg
               voor fiets)                              fietsstrook tussen Zuiderdreef en Eugenie
                                                        P.weg
Rijsenhout     Fietsbrug Geniedijk over A4.             Realisatie fietsbrug door provincie Noord-     €0            €0         2010
                                                        Holland.




                                                                                                                                   15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Schiphol en
Werkgebieden
                 Fietsroute Hoofddorp-Schiphol-
                 Aalsmeer (zie H'dorp werkgebieden)
                                                           Mogelijke verplaatsing en opwaardering
                                                           fietsverbinding, afstemming onderzoek N201 /
                                                                                                            €3.180.000      € 1.180.000    m
                                                                                                                                           2012


                                                           Kruisweg en omgeving en VOR beheer.




Verkeersveiligheid en duurzaam veilige inrichting woongebieden en
schoolzones
Kern             Naam                                      Omschrijving                                     Totale          Bijdragen      Start
                                                                                                            projectkosten   derden/subs.
Algemeen         Aanpak overlast scooters op fietspaden.   Project gedragsverandering en handhaving         € 110.000       €0             2010
Haarlemmermeer
Badhoevedorp     Fietsveiligheid Sloterbrug.               Realisatie fietsbrug (eventueel in combinatie    € 2.500.000     € 1.250.000    2013
                                                           met HOV).
Cruquius         Overlast vrachtverkeer                    Onderzoek vrachtroutering. Mogelijk              pm              €0             2012
                 Bennebroekerdijk Cruquius.                inrijverbod vrachtwagenverkeer. Onderzoek
                                                           alternatieve route via Spaarneweg.
Hoofddorp        Blackspot: Kruisweg, tussen Van           Ongeregeld kruispunt niet gepast op dit          €40.100         € 20.050       2012
                 Heuven Goedhartlaan en Planetenlaan.      wegtype, linksafvak aanpassen, rechtsaffer
                                                           verwijderen (indien mogelijk ivm
                                                           doorstroming)
Hoofddorp        Blackspot: rotonde Nieuweweg-Graan        Aanpassing vormgeving fietspad (vorm van         € 94.000        €0             2013
                 voor Visch.                               rotonde laten volgen; fietsoversteken op
                                                           plateau leggen)
Hoofddorp        Verkeersveiligheid zebrapad school        Oversteek op plateau, verder van kruispunt af,   € 12.470        € 4.988        2014
                 Nieuweweg.                                combineren met duurzaam veilige inrichting
                                                           wwonwijk.
Hoofddorp        Kruising fietsbrug Hoofdweg - Van         Evalueren na aanpassing inrichting kruispunt.                    €0             2012
                 Stamplein.
Hoofddorp        Blackspot: Fietsveiligheid rotonde        Aanleg vrijliggende fietspaden.                  € 300.000       €0             2012


                                                                                                                                              16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>               Beursplein.

Hoofddorp      Fietsveiligheid oversteek Geniedijk over   Realisatie tijdelijk oplosssing. Op termijn    € 12.280    €0         2013
               Rijnlanderweg.                             afwaardering Rijnlanderweg binnen project A4
                                                          zone West.
Hoofddorp      Blackspot: (Brom)fietsveiligheid           Betere bromfietsgeleiding naar rijbaan,        € 6.050     €0         2015
               Kruisweg ter hoogte van Houtwijkerveld.    steilere inrit Houtwijkerveld
Lijnden        Fietsveiligheid kruising Hoofdweg-west     Realisatie van een opgeblazen                  € 10.280    €0         2012
               en Schipholweg.                            fietsopstelstrook.
Lisserbroek    Verkeersveiligheid Lisserbrug,             Onderzoek snelheid, instellingen               € 10.000    €0         2012
               Lisserbroekerweg en Lissera/eg             verkeerlichten en openingstijden brug
Nieuw-Vennep   Verkeersveiligheid oversteek               Realisatie verkeersveilige oversteek.          € 150.000   €0         2012
               Westerdreef - Hugo de Vriesstraat.
Nieuw-Vennep   Blackspot: Fietsveiligheid rotonde         Fietspad op oversteken in rood asfalt,         € 25.000    € 12.500   2013
               Venneperweg - Operaweg -                   aanbrengen midden-as, plateau op westkant
               Componistenweg - Zuidtangent               Venneperweg. Als ongevallen niet
                                                          verminderen op lange termijn centrale
                                                          aansluiting Venneperweg.

Nieuw-Vennep   Fietsveiligheid oversteek Athenelaan -     Aanpassen fietsoversteek door ruimere boog     € 25.000    €0         2012
               Lucas Bolsstraat en rotonde Lucas          fietspad via sportveld HVC. Eventueel
               Bolsstraat                                 aantakking naar Athenelaan.
Nieuw-Vennep   Fietsveiligheid oversteek                  Aanbrengen verkeersregelinstallatie bij        € 75.000    €0         2010
               Getsewoudweg naar Jeugdland.               kruising fietspad en Getsewoudweg.
                                                          Realisatie Kiss and ride strook.
Vijfhuizen     Fietsveiligheid Spieringweg tussen         Aanleg fietstroken, nieuwe zwarte toplaag en   € 703.000   €100.000   2014
               N201 en Geniedijk.                         tien drempels.
Zwanenburg     Verkeersveiligheid Dennenlaan door         Doorgaand vrachtverkeer naar Weerenbrug        pm          €0         20212
               doorgaand vrachtverkeer.                   leiden. Zie vrachtwagenroutering en
                                                          bebordingsplan.




                                                                                                                                  17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>  arkeren                                                                                                                                      m
Kern                Naam                                     Omschrijving                                     Totale            Bijdragen      Start
                                                                                                              projectkosten     derden/subs.
Algemeen            Parkeeronderzoek                         Ter objectivering van subjectieve overlast       € 20.000          €0             2013
Haarlemmermeer                                               moeten parkeeronderzoeken woden
                                                             uitgevoerd. Deze kunnen niet vooraf gepland
                                                             worden.
Algemeen            Park & Ride locaties                     Onderzoek uitbreiding en kwaliteitsverbetering                     €0             2013
Haarlemmermeer                                               Park & Ride locaties (wellicht i.s.m.
                                                             Stadsregio in kader ketenmobiliteit)
Hoofddorp           Parkeerproblematiek eilanden Floriande   Extra parkeervakken aangeven.                    € 350.000         €0             2012

Nieuw-Vennep        Invoeren betaald parkeren De Nieuwe      Plaatsen betaalautomaten en verkeersborden       € 30.000          €0             2012
                   Kom




   eheer en duurzaam veilige inrichting polderwegen en Ringdijk
Kern             Naam                                         Omschrijving                                      Totale          Bijdragen      Start
                                                                                                                projectkosten   derden/subs.
Algemeen         Schoolzones                                  Realisatie schoolzones.                           € 2.250.000     € 495.000      2011
Haarlemmermeer
Algemeen         Auto's negeren 30km/u. Betere aanduiding     Middellange termijn bezien aanvullende                            €0             2013
Haarlemmermeer   30km/u inrichting                            maatregelen. 30 op weg spuiten. Meer fysieke
                                                              maatregelen lastig mogelijk.
Badhoevedorp     Sloterweg midden                             Realisatie 30 km inrichting bestrating en         € 75.000        €0             2013
                                                              drempel.
Hoofddorp        Liesbos noord (bij scholen)                  Twee inritconstructies en fietsstroken tussen     € 75.000        €0             2013
                                                              twee rotondes.
Hoofddorp        Toolenburg hoofdstructuur                    Fiets(suggestie)stroken en plateaus.              € 200.000       €0             2013



                                                                                                                                                  18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Hoofddorp       Uweg bij Haarlemmermeerse bos                  Realisatie 30 km inrichting met fietsstroken,
                                                               troittoirs, plateaus.
                                                                                                                   € 150.000   €0          m
                                                                                                                                           2016


Hoofddorp       Boslaan - Sweelincksingel - Nieuweweg          Realisatie fietsstroken.                            € 50.000    €0          2014

Leimuiderbrug   Leimuiderbrug/Leimuiderdijk geen               beleidsbeslissing regelen voorrang (over            € 2.500     €0          2013
                eenduidigheid voorrangsregeling                inrichting kruisingen van fietspaden of wegen
                                                               met fietsstroken op de dijk), zie beleidskeuze
Leimuiderbrug   Leimuiderbrug/Leimuiderdijk inrichting 30      Realisatie fietsstroken.                            € 2.500     € 10.000    2013
                km/h-gebied sluit niet aan op 60 km/h-
                gebied met rode fietsstroken
Leimuiderbrug   Leimuiderbrug/Leimuiderdijk bij veel drukte    Onderzoek naar maatregel in overleg met             € 5.000     €0          2014
                sluipverkeer om vri Weteringweg/N207 te        provincie.
                vermijden
Nieuwe Meer     Spitsafsluiting van Nw. Meerdijk   Een         Onderzoek haalbaarheid en wenselijkheid.            € 1.000     €0          2013
                spitsafsluiting van de Nieuwemeerdijk op het   Opties zijn bijvoorbeeld; afsluiten in spits voor
                deel ten noorden van de op/ en afritten        doorgaand autoverkeer, trajectcontrole,
                ontmoedigt sluipverkeer.                       handhaving.

Nieuw-Vennep    Binnen dreven (ten westen van Hoofdvaart)      Realisatie 30 km inrichting, plateaus en            € 200.000   € 83.000    2012
                                                               drempels.
Oude Meer       Oude Meer/Aalsmeerderdijk Hoge                 Fietsstroken aanleggen                              € 250.000   € 100.000   2013
                snelheden/weinig snelheidsremmende
                maatregelen
Vijfhuizen      Vijfhuizen/Vijfhuizerdijk chicanes in bocht    zichtbaarheid is goed, markering laten              € 1.000     €0          2013
                slecht zichtbaar                               onderbreken ter hoogte van versmalling en
                                                               parkeerplekken. Plaatsen (verplaatsbare)
                                                               snelheidsdisplays.

Weteringbrug    Schijnchicane (versmalling door markering)     Inrichting is verkeerstechnisch juist, wel in       € 125.000   € 50.000    2013
                Leimuiderdijk Weteringbrug is voor fietsers    combinatie met aanleg rode fietsstroken.
                onduidelijk.
Zwaanshoek      Bennebroekerweg                                Realisatie fietsstroken (n.b. afweging of 30 km     € 35.000    €0          2014
                                                               zone realiseerbaar is, zie
                                                               Venneperwegdiscussie Beinsdorp).



                                                                                                                                             19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Zwaanshoek   Zwaanshoek/Bennebroekerdijk Wachtrij op
             dijk bij geopende brug
                                                        Onderzoek haalbaarheid extra opstelstrook om
                                                        meer ruimte te krijgen op kruispunt (vergelijk
                                                                                                         € 50.000    €0         m
                                                                                                                                2015


                                                        Sloterbrug en Hillegommerbrug, pilot
                                                        fietsopstelstrook Hillegommerdijk afwachten)
Zwaanshoek   Zwaanshoek/Bennebroekerdijk/               Onderzoek of voorrangssituatie kruising          € 25.000    € 5.000    2015
             Bennebroekerweg. De voorrangssituatie is   Bennebroekerdijk/Bennebroekerweg nodig is.
             omgekeerd aan wat men verwacht.
Zwanenburg   Overig / Beheer                            Wegdek Dennenlaan niet geschikt voor zwaar       € 450.000   €0         2014
                                                        verkeer
Zwanenburg   Verkeersonveiligheid kruising              Aanbrengen plateau Zwanenburgerdijk/             € 60.000    € 13.000   2014
             Zwanenburgerdijk - Kinheim                 Kinheim




                                                                                                                                  20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>5           Monitoring effecten van projecten en maatregelen
Voor de monitoring van de effecten van het DB worden de volgende indicatoren gebruikt:
   1.     Reistijdmetingen
   2.     Intensiteit/capaciteit verhoudingen
   3.     Verkeerstellingen van de auto
   4.     OV-aanbod op knooppunten.
   5.     Bezettingscijfers buslijnen
   6.     Aantal in en uitstappers NS stations
   7.     Modal split en modal split in het woon-werk verkeer van de inwoners Haarlemmermeer
   8.     Mobiliteitsgedrag van de werknemers van Schiphol.
   9.     Parkeerdruk
   10.    Ongevallencijfers
   11.    Inventarisatie verkeersonveilige plekken
   12.    Aantal E-laadpunten

    Dit jaar zijn er een 42 projecten gereed gekomen. Lokaal zorgen deze projecten direct voor een verbetering van de plaatselijke situatie. Voorbeelden
    hiervan zijn de (deels) aangepaste verkeerstructuur in Hoofddorp Centrum, de gerealiseerde projecten en maatregelen in Floriande-Overbos, de 14
    gereed gekomen schoolzone, de aangepaste dienstregeling op de NS-stations in Hoofddorp en Nieuw-Vennep etc.
    De effecten op langere zijn nog niet aan te geven. De gereed gekomen projecten zijn pas recent zijn afgerond en daardoor hebben er niet of
    nauwelijks enige metingen en gegevensverwerking van de aangegeven indicatoren kunnen plaatsvinden.

    In de onderstaande tabel is weergegeven hoe de Haarlemmermeerse modal-split zich verhoudt tot de landelijke modal-split en hoe deze zich
    ontwikkelt. Gezien het ruimtelijke karakter van de gemeente is het autogebruik logischerwijs wat hoger dan in de rest van het land. De laatste jaren
    zijn er geen spectaculaire veranderingen in de modal-split waarnemeerbaar. Jaarlijks zullen wij dit inzicht geven zodat verschuivingen (modal-shift)
    hierin inzichtelijk worden gemaakt.




                                                                                                                                                           21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                  Vervoermiddelkeuze woonwerkverkeer(2008 - 2011)
                                                                                                                                                                               m
                              Nederland (2008)                                                                                               lAUtO
                                                                                                                                             l(brurn)riels
                              Haeremnermeer
                                  (2008)                                                                                                     IOV

                              HaEremnermeer                                                                                                  I Anders
                                  (2011)

                                                           10%     20%     3C%     AC%     SO%     60%      70%      83%       90%   100%




Wij streven naar een verkeersveiliger Haarlemmermeer, dus minder verkeersslachtoffers in onze gemeente. Hiertoe zetten wij in op drie pijlers die de
basis vormen voor een verkeersveilige Haarlemmermeer: infrastructuur, educatie en handhaving. Infrastructuur betreft fysieke/technische
aanpassingen: o.a. de aanpak van black spots en de realisatie van schoolzones. Bij educatie gaat het niet alleen om de kennis van verkeersregels,
maar vooral ook om risicobewustzijn en gedragsverandering. Wij streven ernaar om alle basisscholen het Haarlemmermeers Verkeersveiligheidslabel
(HVL) te laten halen. Handhaving is een noodzakelijk onderdeel van het verbeteren van verkeersveiligheid en ligt voor het
grootste deel binnen het takenpakket van de politie. Onderstaand overzicht geeft het inzicht in het aantal verkeersslachtoffers en is ook eerder
opgenomen in de Programmabegroting (Raadbesluit 2012.0050688).


 Kengetallen                                       Bron                                                      Meest recente metingen
                                                                                                             2009          2010       2011
 Aantal ernstige verkeersslachtoffers              ViaStat (BRON 1.0)                                        119*          56         32
 Aantal dodelijke verkeersslachtoffers             ViaStat (BRON 1.0)                                        12            2          3
* Sinds 2009 is de registratiegraad van ongevallen sterk gedaald, waardoor de doelstelling minder dan 130 ernstige
verkeersslachtoffers in 2020 nu al wordt gehaald. Het dalen van de registratiegraad is een landelijk probleem, waardoor het werkelijke aantal ernstige verkeersslachtoffers per gemeente
op dit moment onbekend is. Landelijk daalt het aantal ernstige verkeersslachtoffers sinds 2010 niet meer.




                                                                                                                                                                                           22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>6           Financiën
                                                                                                                                                 m
In dit hoofdstuk geven wij de geactualiseerde financiële vertaling van de projecten en maatregelen. In sommige gevallen zijn wij als gemeente al wel in
beleidsmatige zin maar (nog) niet in financiële zin betrokken bij projecten.

Dekkingsmogelijkheden
Voor het uitvoeren van ons nieuwe beleid hebben wij diverse financieringsinstrumenten tot onze beschikking:
    (andere) inzet bestaande middelen uit het programma Mobiliteit en uit het programma Kwaliteit Fysieke Omgeving (de zogenaamde taakveldgelden);
    bestaande en toekomstige grondexploitaties;
    reservering Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (zie raadsvoorstel 2011.0045281 Afsluiten VINEX-resultaat);
    subsidies en bijdragen van andere overheden en/of bedrijfsleven.
In het vervolg van deze financiële paragraaf beperken wij ons tot de kosten en RIH-bijdragen, die tot uitdrukking komen in de periode 2012-2015. Het gaat
hierbij dus om de extra financiële impact die de ambities van het Deltaplan Bereikbaarheid met zich meebrengen.

Aannames bij inschatting benodigde middelen
Bij de inschatting van de geactualiseerde benodigde middelen van 2013 tot en met 2015 zijn een aantal aannames gehanteerd:
     De cijfers geven een indicatie van de verwachte totale investeringen en jaarlijkse kosten van 2013 tot en met 2015.
     Een aantal bedragen is tot stand gekomen op basis van globale ramingen. Op dit moment zijn nog niet voor elk project de calculaties volledig
     uitgewerkt. Dit geldt voornamelijk voor nieuwe initiatieven en projecten die over enkele jaren tot uitvoer komen.
     Eventuele bijdragen van derden zijn in mindering gebracht op de totale investering en verwachte kosten. Hierbij zijn nog niet alle
     (subsidie)beschikkingen van alle projecten definitief, waardoor in sommige gevallen gerekend is met verwachte bijdragen.
     Eventuele dekking uit bestaande en/of toekomstige grondexploitaties zijn ook in mindering gebracht op de totale investering en verwachte kosten.
     Voor de investeringsuitgaven worden rentelasten berekend van 5%, waarbij de lasten tot uitdrukking komen vanaf het jaar dat de uitgaven gedaan
     zijn.

Actualisatie RIH-bijdrage
Voor de realisatie van de projecten en maatregelen volgens het Uitvoeringsprogramma 2012 Deltaplan Bereikbaarheid is ingeschat dat de totale RIH-
bijdrage in totaal een bedrag van € 31,5 vraagt. Voor de realisatie van het (geactualiseerde) Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid
inschatting niet gewijzigd.



                                                                                                                                                          23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                               m
Dekking

De investeringen van € 31,5 miljoen worden gedekt uit de beschikbare middelen voor Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH).

Financiële risico's
In de berekeningen is bij bepaalde projecten uitgegaan van bijdragen van derden. Door ervaringen uit het verleden zijn we goed in staat inschattingen te
maken van verwachte bijdragen, het is echter niet zo dat we van alle bijdragen een beschikking hebben, waardoor niet alle verwachte bijdragen volledig
zeker zijn. In sommige gevallen zijn onderhandelingen gaande, in andere gevallen liggen de projecten nog te ver in de toekomst. Het is mogelijk dat
bijdragen uiteindelijk lager uit kunnen vallen, waardoor de gemeente geconfronteerd wordt met hogere kosten. Enkele berekeningen zijn nog niet volledig
en zullen voordat het desbetreffende project van start gaat verder uitgewerkt moeten worden in een raadsvoorstel.
Voor de risico's van reeds lopende infrastructuur- / gebiedsontwikkelingsprojecten verwijzen wij naar de bestuurlijke voortgangsrapportages van deze
projecten.




                                                                                                                                                      24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>  ijlage
                                                                                                                                       Ü
Overzicht projecten en maatregelen midden en lage prioriteit

Kern                   Thema                   Naam                                             Omschrijving
Aalsmeerderbrug        Beheer/ duurzaam        Aalsmeerderdijk bij Aalsmeerderbrug als          Fietsstroken aanleggen (korte
                       veilige                 sluiproute (met snelheidsproblematiek; hoge      termijnmaatregelen najaar 2011).
                       polderwegen en          snelheid, weinig snelheidsremmende
                       Ringdijk                maatregelen)
Abbenes                Netwerk weg             Haarlemmermeer Zuid, op- en afritten A44         Probleem van sluipverkeer richting A44 via
                                                                                                Hoofdweg oost- en westzijde naar bestaande
                                                                                                oprit Abbenes. Viaducten aan vernieuwing toe.
                                                                                                Tzt onderzoek rol en positie aansluitingen.
Abbenes                Beheer/ duurzaam        Abbenes noord                                    30 km inrichting plateau's drempels
                       veilige
                       polderwegen en
                       Ringdijk
Abbenes                Netwerk fiets en        Ontbrekende verlichting Dr. Heijepad langs A44   Aanbrengen verlichting
                       voet
Algemeen               Netwerk Openbaar        HOV om Hoofddorp Zuid- ACT, deel ACT             Vrijliggend HOV door ACT (werkstad A4)
Haarlemmermeer         Vervoer
Algemeen               Netwerk weg             Rotondes vrachtwagenproof                        Op korte termijn geen aanpassing bestaande
Haarlemmermeer                                                                                  rotondes. Meenemen bij vernieuwing / aanleg
                                                                                                nieuwe rotondes, met name op beleidsmatig
                                                                                                vastgestelde vrachtroutes.
Algemeen               Netwerk weg             A4, aanleg parallelstructuur A4 tussen           In kader van ontvlechting nationaal en regionaal
Haarlemmermeer                                 zuidelijke knoop Hoofddorp en Burgerveen         verkeer; aanleg parallelstructuur A4 tussen
                                                                                                zuidelijke knoop Hoofddorp en Burgerveen
Algemeen               Netwerk fiets en        Herstellen continuïteit bewegwijzering           Bestemmingen waar eenmaal naar verwezen is
Haarlemmermeer         voet                                                                     blijven herhalen totdat de bestemming is bereikt


                                                                                                                                              25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Kem              Thema                Naam                                          Omschrijving
Algemeen         Netwerk Openbaar     Buslijn Station Hillegom - Station Nieuw-     Verbetering lijnvoering naar Bollenstreek en NS
Haarlemmermeer   Ven/oer              Vennep                                        stations, door snelle buslijn.
Algemeen         Netwerk weg          A5, Verbreding A5 naar 2x3                    Na doortrekking Westrandweg neemt verkeer
Haarlemmermeer                                                                      A5 aanzienlijk toe, op termijn kan
                                                                                    capaciteitsvergroting nodig zijn.
Algemeen         Netwerk Openbaar     Toegankelijke bushaltes                       Verbetering van de toegankelijkheid van
Haarlemmermeer   Vervoer                                                            bushaltes met beperkt aantal in- en uitstappers.
                                                                                    Onderdeel regulier onderhoud aan de weg
                                                                                    (werk-met-werk)
Algemeen         Netwerk Openbaar     Zuidtangent, vertramming (deel) kerntraject   Vertramming is de eerste 15 jaar niet aan de
Haarlemmermeer   Vervoer                                                            orde, eerst inzetten op uitbreiden van HOV A9
                                                                                    en HOV Hoofddorp-Centrum en het oplossen
                                                                                    van specifieke knelpunten op het kerntracé.
Algemeen         Netwerk Openbaar     Zuidtangent, busoptimalisatie kerntraject/    Na toevoeging van HOV A9 en HOV Hoofddorp-
Haarlemmermeer   Ven/oer              maatregelen kruisingen                        Centrum, zijn mogelijk aanvullende
                                                                                    infrastructuurmogelijkheden nodig op het
                                                                                    huidige kerntraject van de Zuidtangent, met
                                                                                    name bij een aantal gelijkvloerse kruisingen.
Algemeen         Parkeren             Vrachtwagenparkeerplaatsen                    Aanwijzen vrachtwagenparkeerlaatsen en
Haarlemmermeer                                                                      instellen routering met borden
Algemeen         Parkeren             Voertuig parkeerdetectie                      Proef met voertuigparkeerdetectie op een
Haarlemmermeer                                                                      openbaar parkeerterrein
Algemeen         Netwerk fiets en     Aanbrengen asmarkering op 2-                  Aanbrengen asmarkering op 2-
Haarlemmermeer   voet                 richtingsfietspaden                           richtingsfietspaden
Algemeen         Netwerk weg          Realisatie Verlengde Westrandweg              Verbetering verbinding Oostkant Amsterdam
Haarlemmermeer                                                                      naar A5/A9.
Algemeen         Verkeersveiligheid   Paaltjes op fietspaden verwijderen            Alle paaltjes verwijderen en vervolgens alleen
Haarlemmermeer                                                                      daar terugplaatsen waar daadwerkelijk auto's
                                                                                    het fietspad gaan gebruiken (bijvoorbeeld naast
                                                                                    bussluizen)


                                                                                                                                 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Kem              Thema              Naam                                              Omschrijving
Algemeen         Netwerk weg        Doorstroming knooppunt A9 - N205                  Capaciteitsknelpunt agenderen bij provincie en
Haarlemmermeer                                                                        rijk.
Algemeen         Netwerk Openbaar   HOV Schiphol - Alphen aan den Rijn                Niet in RVVP, wel onderdeel Rnet. Samenhang
Haarlemmermeer   Vervoer                                                              met ACT, Park21 en doortrekking Noord-
                                                                                      Zuidlijn.
Badhoevedorp     Netwerk fiets en   Ontbreken fietspad Robert Kochstraat              Onderzoek realisatie fietspad.
                 voet
Badhoevedorp     Netwerk fiets en   Ontbreken fietspad Amsterdamse Baan               Onderzoek realisatie fietspad.
                 voet
Badhoevedorp     Netwerk fiets en   Fietsverbinding over huidige A9-tracé             Realiseren fietsverbinding na omlegging A9
                 voet
Badhoevedorp     Beheer/ duurzaam   Slechte bestrating Vogelbuurt                     Verbetering bestrating: maatregelen gepland
                 veilige                                                              voor de Ibis-, Uiver-, Zwaluw- en Rijsvogelstraat
                 polderwegen en
                 Ringdijk
Badhoevedorp     Netwerk fiets en   Bromfietsers naar rijbaan Sloterweg               geleiding bromfietsers naar rijbaan op
                 voet                                                                 Sloterweg ten zuiden van Schipholweg
Badhoevedorp     Parkeren           Ontbreken parkeergelegenheid autodelen            Autodelen stimuleren (ook OV fiets en OV
                                                                                      scooter)
Badhoevedorp     Netwerk weg        Geen eenduidige bebording Badhoevedorp
Badhoevedorp     Beheer/ duurzaam   Badhoevedorp/Nieuwemeerdijk krappe                Op lange termijn herinrichting indien nog
                 veilige            vormgeving kruising met Toevluchtstraat,          noodzakelijk.
                 polderwegen en     waardoor de stoep wordt gebruikt als er een
                 Ringdijk           wachtrij voor de brug staat
Badhoevedorp     Beheer/ duurzaam   Badhoevedorp/Nieuwemeerdijk. Voor kruising        Op lange termijn herinrichting (opvangfietspad,
                 veilige            met Burg. Amersfoordtlaan ontstaat wachtrij die   vergelijk verkenning opvangfietspad
                 polderwegen en     fietsstrook blokkeert, waardoor onvoldoende       Hillegommerbrug)
                 Ringdijk           ruimte is voor fietsers.




                                                                                                                                     27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Kern           Thema                Naam                                               Omschrijving
                                                                                                                                m
Badhoevedorp   Beheer/ duurzaam     Badhoevedorp en Lijnden-Akerdijk Smalle            Akerdijk is heringericht conform duurzaam veilig
               veilige              rijbaan bij langs parkerende auto's en te weinig
               polderwegen en       snelheidsremmende maatregelen
               Ringdijk
Badhoevedorp   Beheer/ duurzaam     Sluipverkeer en verkeersonveiligheid               Nieuwemeerdijk is heringericht.
               veilige              Nieuwemeerdijk en Akerdijk
               polderwegen en
               Ringdijk
Badhoevedorp   Parkeren             Parkeren scholen (groene zoom Plesman en           Geen permanente parkeerplaatsen, kiss en ride
                                    straks Sperwerstraat Adelaarstraat)                systeem, postcodebeleid (a'damse leerlingen)
Badhoevedorp   Beheer/ duurzaam     Badhoevedorp Vogelbuurt oostzijde                  30 km plateau's drempels
               veilige
               polderwegen en
               Ringdijk
Badhoevedorp   Parkeren             Overlast langparkeerders Schiphol in               Blauwe zones en vignet ontheffingen bewoners
                                    Badhoevedorp
Badhoevedorp   Netwerk fiets en     Fietsveiligheid 2000 El                            Realisatie vrijliggend fietspad
               voet
Badhoevedorp   Netwerk fiets en     Verbeteren fietsverbinding Sloterweg en
               voet                 Schipholweg
Badhoevedorp   Verkeersveiligheid   Kruising Burgemeester Amersfoortlaan, rijbaan      Opvangfietspad aanleggen
                                    te smal, auto's deels op fietspad
Badhoevedorp   Verkeersveiligheid   Kruising Nieuwemeerdijk en Toevluchtstraat te      Reconstructie kruising
                                    smal
Badhoevedorp   Beheer/ duurzaam     Sloterweg noord en Kamerling Onneslaan             30 km fietsstroken plateaus/inritconstructies bij
               veilige                                                                 kruisingen
               polderwegen en
               Ringdijk



                                                                                                                                       28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Kern             Thema              Naam                                              Omschrijving
                                                                                                                             m
Badhoevedorp     Beheer/ duurzaam   Badhoevedorp tussen Sloterweg en Kamerlingh       30 km plateau's drempels
                 veilige            Onneslaan
                 polderwegen en
                 Ringdijk
Badhoevedorp     Beheer/ duurzaam   Badhoevedorp Prinsenbuurt (zuiden van Robert      30 km plateau's drempels, Keplerstraat pm
                 veilige            Kochstraat) en Keplerstraat
                 polderwegen en
                 Ringdijk
Badhoevedorp     Netwerk fiets en   Verbeteren kwaliteit fietsverbinding H'lem -      Realisatie 'fietssnelweg'
                 voet               S'hol-A'dam zuid
Beinsdorp        Beheer/ duurzaam   Verkeersveiligheid Hillegommerdijk Beinsdorp      Hillegommerdijk is heringericht
                 veilige
                 polderwegen en
                 Ringdijk
Boesingheliede   Netwerk Openbaar   OV verbinding bedrijventerrein Boesingheliede /   Halte mogelijk bij HOV verbinding Haarlem,
                 Vervoer            De Liede                                          B'dorp S'hol e.v. Lage werknemersdichtheid.
Buiten kaag      Beheer/ duurzaam   Bij drukte sluipverkeer over de Huigsloter en     Onderzoek naar maatregel. a44 opritten?
                 veilige            Leimuiderdijk Buitenkaag
                 polderwegen en
                 Ringdijk
Buiten kaag      Netwerk weg        Haarlemmermeer Zuid, Hoofdweg-westzijde           Eenrichtingsverkeer Hoofdweg-westzijde naar
                                    verkeersluw tussen Nieuw-Vennep en                Buitenkaag
                                    Buitenkaag.
Buiten kaag      Beheer/ duurzaam   Buitenkaag/Huigsloterdijk Onoverzichtelijke       op lange termijn inrichtingsoplossing bezien,
                 veilige            situatie bij de pont                              geen duidelijke oplossing voorhanden.
                 polderwegen en
                 Ringdijk
Burgerveen       Netwerk weg        Verlagen drempel fietsoversteek Burgerveen        Hoogte drempel na rotonde bij fietsoversteek
                                                                                      belemmering vrachtverkeer


                                                                                                                                      29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Kem          Thema              Naam                                        Omschrijving
Burgerveen   Beheer/ duurzaam   Overlast door ontsluiting bedrijven op de   Visie op wenselijkheid bedrijvigheid op de
             veilige            ringdijk Burgerveen                         ringdijk (o.m. in relatie tot
             polderwegen en                                                 verkeersoverlast). Verwerken in
             Ringdijk                                                       bestemmingsplannen
Burgerveen   Beheer/ duurzaam    Rijsenhout/Aalsmeerderdijk Onverwacht en   doorsteek handhaven i.v.m. ontsluiting dijk voor
             veilige            overbodige doorsteek tussen Doorsteek       bewoners Weteringweg.
             polderwegen en     Weteringweg is sluiproute
             Ringdijk
Cruquius     Netwerk fiets en   Fietsveiligheid oversteken Kruisweg bij     Meenemen in studie provincie.
             voet               Spieringweg Cruquius
Cruquius     Netwerk weg        Bereikbaarheid Cruquius                     Meenemen in bebordingsplan of bebording
                                                                            vanaf N205 en N201 mogelijk is.
Cruquius     Beheer/ duurzaam   Cruquius Oude kruisweg Spaarneweg           pm
             veilige
             polderwegen en
             Ringdijk
Cruquius     Netwerk fiets en   Fietsontsluiting woonboulevard Cruquius.    Fietsverbinding Spieringweg-Cruquius Plaza
             voet                                                           (doortrekken bollenlaan?)
Cruquius     Netwerk weg        Bereikbaarheid Cruquius, ontsluiting SEIN   Nieuwe aantakking N201 ipv Spieringweg. In
                                Cruquius                                    studie PNH. Gebiedsontwikkeling.
De Liede     Netwerk fiets en   Fietsbrug bij De Liede                      Realiseren fietsbrug over de ringvaart bij de
             voet                                                           Liede
De Liede     Netwerk weg        Ontsluiting bedrijventerrein De Liede       Gebiedsontwikkeling, realisatie nieuwe
                                                                            weginfrastructuur
Hoofddorp    Netwerk fiets en   Verbreding fietspad langs N201              Fietspad is te smal. Studie verbreding fietspad
             voet               ("Kruiswegroute")                           N201 Heemstede-Hoofddorp, (al of niet
                                                                            ongelijkvloers discussie zie nw N201
                                                                            studie) "Kruiswegroute SV"




                                                                                                                            30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Kern        Thema              Naam                                            Omschrijving
                                                                                                                     m
Hoofddorp   Netwerk weg        Bereikbaarheid Haarlemmermeer Midden,           Een nieuwe Spoorkruising heeft ruimtelijk en
                               regionale verbinding A4-N205-N206, realisatie   verkeerskundig de voorkeur maar is complex en
                               nieuwe Spoorkruising Nieuwe                     duur (NS HSL en HST Cargo).
                               Bennebroekerweg
Hoofddorp   Netwerk fiets en   Calatravabrug Maria Tesselschadelaan            Onmogelijke bochten op fietspad rotonde
            voet                                                               oplossen
Hoofddorp   Netwerk weg        Bereikbaarheid Hoofddorp-Centrum lange          Onderzoek structurele verbetering doorstroming
                               termijn                                         en bereikbaarheid Hoofddorp-Centrum en -
                                                                               Noord in Structuurvisie Hoofddorp (met o.a.
                                                                               doorgetrokken Pabstlaan als optie,
                                                                               doorstroming kruising hoofdwegen-Pabstlaan)
Hoofddorp   Netwerk fiets en   snelfietsroute Hoofddorp Haarlem (via           Fietsstraat VHGIaan-Centrum, oplossing
            voet               Heemstede)                                      oversteek Uweg
Hoofddorp   Beheer/ duurzaam   Fietsveiligheid langs Bennebroekerweg thv       Onderhoud, rechtleggen tegels
            veilige            Toolenburgerplas
            polderwegen en
            Ringdijk
Hoofddorp   Beheer/ duurzaam   Geluidsoverlast Paxlaan                         Mogelijk toepassen geluidsreducerend asfalt bij
            veilige                                                            regulier groot onderhoud.
            polderwegen en
            Ringdijk
Hoofddorp   Beheer/ duurzaam   Hoofdstructuur Overbos Bornholm                 30 km met plateaus fietssuggestiestroken of
            veilige                                                            parkeervakken of weg versmallen
            polderwegen en
            Ringdijk
Hoofddorp   Beheer/ duurzaam   Overbos en Bornholm overig                      30 km plateau's drempels
            veilige
            polderwegen en
            Ringdijk


                                                                                                                             31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Kem         Thema              Naam                                          Omschrijving
Hoofddorp   Beheer/ duurzaam   Hoofddorp Piratenwijk                         30 km plateau's drempels
            veilige
            polderwegen en
            Ringdijk
Hoofddorp   Netwerk weg        Ongestoorde logistieke verbinding             Gebiedsontwikkeling ACT
Hoofddorp   Netwerk weg        Railterminal                                  Gebiedsontwikkeling ACT.
Hoofddorp   Netwerk fiets en   snelfietsroute Nieuw-Vennep-Hoofddorp         Fietsstraat Hoofdweg Westzijde, prioriteit
            voet                                                             kruispunt Bennebroekerweg
Hoofddorp   Netwerk weg        Ontsluiting werkgebieden ACT: A4 zone west,   Gebiedsontwikkeling, realisatie nieuwe
                               De Hoek Noord, Schiphol Logistic Park         weginfrastructuur
Hoofddorp   Netwerk fiets en   Fietsenstalling bij overige voorzieningen     Bijplaatsen/vervangen stallingen
            voet
Hoofddorp   Netwerk weg        Bereikbaarheid Hoofddorp lange termijn en     Verdubbeling Spoorlaan tussen Van Heuven
                               regionale hoofdstructuur, verdubbeling        Goedhartlaan en Nieuwe Bennebroekerweg
                               Spoorlaan
Hoofddorp   Netwerk fiets en   fietsverbinding door President                Realiseren fietsverbinding door president
            voet
Hoofddorp   Netwerk fiets en   verbinding langs Nieuwekerkertocht onder      Realiseren fietsverbinding tussen
            voet               N201                                          Houtwijkerveld en de gekantelde kavels langs
                                                                             de Nieuwekerkertocht
Hoofddorp   Netwerk fiets en   Fietsenstalling bij scholen                   Bijplaatsen/vervangen stallingen
            voet
Hoofddorp   Netwerk fiets en   Fietsenstalling bij sportvoorzieningen        Bijplaatsen/vervangen stallingen
            voet
Hoofddorp   Netwerk fiets en   Veilige stallingen op risicolocaties          Vervangen stallingen door stallingen met
            voet                                                             aanbindmogelijkheid in centra en bij
                                                                             zwembaden en HOV-haltes
Hoofddorp   Netwerk fiets en   Fietsenstalling station Hoofddorp             Uitbreiding onbewaakte fietsenstalling op station
            voet                                                             Hoofddorp



                                                                                                                            32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Kern        Thema                Naam                                           Omschrijving
                                                                                                                           m
Hoofddorp   Netwerk fiets en     Fietsontsluiting naar groengebied 'Noordkop'   Doortrekken fietspad langs Deltaweg naar
            voet                                                                Noordkop
Hoofddorp   Netwerk Openbaar     OV bedrijventerreinen (De President, Noord)    Aanpassingen mogelijk in lijnvoering onderzocht
            Vervoer                                                             door particulier initiatief.
Hoofddorp   Netwerk weg          Bereikbaarheid Hoofddorp lange termijn en      Versterken rol Spoorlaan in ontsluiting;
                                 regionale hoofdstructuur, doorstroming Van     Kruispunt aanpassing Spoorlaan- Van
                                 Heuvengoedhartlaan Spoorlaan                   Heuvengoedhartlaan
Hoofddorp   Parkeren             Voldoende parkeerplaatsen in centrum           Streven realisatie 5000 parkeerplaatsen
Hoofddorp   Verkeersveiligheid   Kruispunt Pabstlaan-Zoetermeerstraat-          Onoverzichtelijk kruispunt, filevorming door
                                 Broekermeerstraat                              bushalte die te laat wordt gezien en onverwacht
                                                                                fietsers uit twee richtingen op fietspad
Hoofddorp   Verkeersveiligheid   Kruising Boslaan - Kruisweg                    Op termijn verkeersregelinstallatie om veiligheid
                                                                                en doorstroming te verbeteren.
Hoofddorp   Netwerk Openbaar     HOV Westflank                                  Westflank is getemporiseerd.
            Vervoer
Hoofddorp   Netwerk Openbaar     Zuidtangent, sociale veiligheid haltes         Verbetering van de sociale veiligheid bij haltes
            Vervoer                                                             door bijvoorbeeld camera's.
Hoofddorp   Netwerk Openbaar     P+R voorziening Zuidtangenthalte Beukenhorst   Realiseren parkerplaatsen tbv automobilisten
            Vervoer                                                             die overstappen op het HOV
Hoofddorp   Verkeersveiligheid   Blackspot ijweg, kruisweg (N201)               Bij tankstation vaak chaotische situaties,
                                                                                deelconflicht in regeling. Oplossing: tankstation
                                                                                verplaatsen en noordelijke tak van kruispunt
                                                                                afhalen
Hoofddorp   Verkeersveiligheid   Verkeersveiligheid kruispunt Bennebroekerweg   Is beperkt aangepast, monitoren of
                                 - Molenaarslaan - NW Molenaarslaan             helpt. Definitieve verkeersveilige inrichting
                                                                                kruispunt meenemen bij afwaardering
                                                                                Bennebroekerweg.




                                                                                                                               33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Kern        Thema              Naam                                               Omschrijving
                                                                                                                            m
Hoofddorp   Netwerk weg        Bereikbaarheid Hoofddorp lange termijn en          Onderzoek afwaardering N201 en aanleg
                               regionale hoofdstructuur, verlegde Weg om de       verlegde Weg om de Noord.
                               Noord
Hoofddorp   Netwerk weg        Bereikbaarheid Floriande - Overbos,                Onderzoek nut en noodzaak verbindingsweg
                               verbindingsweg Leenderbos - Waddenweg              Leenderbos en Waddenweg ter hoogte van 150
                                                                                  Kv verdeelstation.
Huigsloot   Beheer/ duurzaam   Onvoldoende snelheidsremmende maatregelen          Onderzoek functie/intensiteiten vs
            veilige            Huigsloterdijk tussen Huigsloot en Vredeburg       snelheidsregime in kader aanpassing
            polderwegen en                                                        wegcategorisering en bij reconstructie.
            Ringdijk
Huigsloot   Beheer/ duurzaam   Huigsloot/Huigsloterdijk Ligging versmaller ten    Onderzoek of ligging verbeterd kan worden
            veilige            opzichte terras De Hanepoel ongunstig
            polderwegen en
            Ringdijk
Lijnden     Beheer/ duurzaam   Sluipverkeer en verkeersonveiligheid Lijnderdijk   30 km inrichting
            veilige
            polderwegen en
            Ringdijk
Lijnden     Netwerk fiets en   Geen fietsverkeer over bdienstregeling 2013rug     Voetgangersbrug over Hoofdvaart ook voor
            voet               Hoofdvaart mogelijk (verbinding                    fietsers toegankelijk maken?
                               Raasdorperweg en Veldweg)
Lijnden     Netwerk Openbaar   OV in Lijnden- Oost                                Aanpassen lijnvoering wordt onderzocht in
            Vervoer                                                               combinatie met HOV A9
Lijnden     Parkeren           Parkeeroverlast Nieuwerkerkerstraat en VOS         Alternatieve parkeerruimte
Lijnden     Netwerk weg        Verlegde Raasdorperweg Lijnden                     Alternatieve ontsluitingsweg parallel aan
                                                                                  Raasdorperweg ter ontlasting overlast zwaar
                                                                                  vrachtverkeer. Opnieuw bezien na vertrek
                                                                                  grootste veroorzaker overlast.



                                                                                                                                34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Kern           Thema              Naam                                             Omschrijving
                                                                                                                           m
Lijnden        Netwerk Openbaar   OV verbinding bedrijventerrein Lijnden           Initiatief parkmanagementorganisatie.
               Vervoer                                                             Aanpassing lijnvoering. Op termijn HOV halte.
                                                                                   Hoge werknemersdichtheid.
Lisserbroek    Netwerk fiets en   Fietsvoorziening Elsbroekerbrug                  Aanleg fietsbrug langs N207 over ringvaart
               voet
Lisserbroek    Netwerk fiets en   Extra brug over ringvaart                        Realiseren brug aan de noordzijde van
               voet                                                                Lisserbroek
Lisserbroek    Netwerk weg        Capaciteit Lisserbrug Lisserbroek                Onderzoek tweede oeververbinding Lisse-
                                                                                   Lisserbroek koppelen aan woningbouw en
                                                                                   temporiseren.Ondertussen inzet op grotere
                                                                                   capaciteit regionale wegstructuur. Relatie
                                                                                   wenselijkheid afrit A44.
Lisserbroek    Beheer/ duurzaam   Knelpunt Leimuiderdijk - Turfspoor Lisserbroek   Oplossen bij herinrichting Turfspoor
               veilige
               polderwegen en
               Ringdijk
Nieuwe Meer    Netwerk fiets en   (H)OV-haltes, fietsbereikbaarheid Nieuwe Meer    Per fiets beter bereikbaar maken vanuit
               voet                                                                Badhoevedorp Bushalte Koekoekslaan ri dijk
                                                                                   verplaatsen? Veilige stalling, goed bushokje
Nieuwe Meer    Netwerk fiets en   Regionale fietsverbinding Shol-Adam-A'veen       Realisatie fietspad langs A9 en golfbaan
               voet
Nieuwe Meer    Netwerk weg        Geluidoverlast rail en weg A4                    Aanzetten tot verbetering geluidwering.
Nieuwebrug     Beheer/ duurzaam   Sluipverkeer ringdijk                            Vijfhuizerdijk is heringericht.
               veilige
               polderwegen en
               Ringdijk
Nieuw-Vennep   Netwerk fiets en   Ontbrekende verlichting fietspad Hoofdweg        Overleg met provincie over aanbrengen
               voet               Oost entree ten noorden van Nieuw-Vennep         verlichting fietspad Hoofdweg Oost entree ten
                                                                                   noorden van Nieuw-Vennep.


                                                                                                                                   35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Kern           Thema              Naam                                           Omschrijving
                                                                                                                        m
Nieuw-Vennep   Parkeren           Parkeertarieven centrum                        Oplossingsmogelijkheden nader te bepalen in
                                                                                 parkeerbeleid.
Nieuw-Vennep   Beheer/ duurzaam   Nieuw Vennep binnen dreven (oostelijk van      30 km inrichting plateau's drempels
               veilige            hoofdvaart)
               polderwegen en
               Ringdijk
Nieuw-Vennep   Parkeren           Parkeerdruk bepaalde woonwijken m.n.           Oplossingsmogelijkheden nader te bepalen in
                                  Getsewoud Zuid                                 parkeerbeleid (acceptatie, gedogen of
                                                                                 parkeerplaatsen toevoegen).
Nieuw-Vennep   Beheer/ duurzaam   Nieuw-Vennep Sportveldweg e.o.                 30 km plateau's drempels
               veilige
               polderwegen en
               Ringdijk
Nieuw-Vennep   Netwerk fiets en   Ontbrekende fietsstrook Hoofdweg west (ter     Aanleg fietsstrook Hoofdweg west (ter hoogte
               voet               hoogte van Vronen en Landei)                   van Vronen en Landei).
Nieuw-Vennep   Netwerk fiets en   Ontbrekende fietsroute vanaf Uweg ter hoogte   Aanleg fietspad vanaf Uweg via bestaande
               voet               van Getsewoud Zuid naar Utochtzone             onbenutte fietstunnel Driemerenweg naar
                                  Zwaansbroek                                    bestaande fietspad Zwaansbroek
Nieuw-Vennep   Netwerk Openbaar   Station Nieuw-Vennep, knooppuntmanagement      Verbeteren uitstraling station Nieuw-Vennep.
               Vervoer                                                           Functiemenging. Aantrekkelijk maken / houden
                                                                                 Park+ Ride.
Nieuw-Vennep   Netwerk fiets en   Verbeteren kwaliteit fietsroute Venneperweg    Verbeteren kwaliteit fietspad Vennerperweg
               voet               tussen Westerdreef en Getsewoud                tussen Westerdreef en Getsewoud.
Nieuw-Vennep   Netwerk weg        Bereikbaarheid Nieuw-Vennep, kruising          Eerst aansluiting Zuiderdreef op Spoorlaan-
                                  Oosterdreef-Venneperweg Nieuw-Vennep           Zuid, daarna bezien of/welke aanpassing
                                                                                 kruispunt nodig (bijvoorbeeld rotonde) is ter
                                                                                 verbetering doorstroming / verkeersveiligheid.
Nieuw-Vennep   Netwerk fiets en   Ontbrekend fietspad langs Rijnlanderweg        Aanleg fietspad of fietssuggestiestroken langs
               voet                                                              Rijnlanderweg.


                                                                                                                                  36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Kern           Thema                Naam                                            Omschrijving
                                                                                                                           m
Nieuw-Vennep   Netwerk fiets en     Snelfietsroute Nieuw-Vennep -                   Kwaliteitsverbetering gehele traject
               voet                 Getsewoud/Lisse
Nieuw-Vennep   Netwerk weg          Bevoorrading winkelcentrum Symfonie (overlast   Mogelijk toepassen venstertijden.
                                    laden en lossen voetgangersgebied
                                    Venneperhof)
Nieuw-Vennep   Verkeersveiligheid   Blackspot Uweg tussen Bennebroekerweg en        Veel auto/(brom)fiets en bromfiets-
                                    Noordelijke Randweg                             fietsongevallen. Onderzoek naar verbreden
                                                                                    fietspad of bromfietsers naar rijbaan.
Rijsenhout     Beheer/ duurzaam     Rijsenhout/Aalsmeerderdijk Parkeerdruk,         handhaving in combinatie met communicatie
               veilige              bewoners eigenen parkeervakken toe
               polderwegen en
               Ringdijk
Rijsenhout     Beheer/ duurzaam     Rijsenhout dorp (benoorden B'weg)               plateau's en drempels
               veilige
               polderwegen en
               Ringdijk
Rijsenhout     Parkeren             Bewoners eigenen parkeerplek toe op             Communicatie en handhaving.
                                    Aalsmeerderdijk Rijsenhout
Rijsenhout     Beheer/ duurzaam     Rijsenhout/Aalsmeerderdijk Krappe vormgeving    reconstructie wegvak, suggestie dorpsraad:
               veilige              tussen Verremeer en Bennebroekerweg en          symbolen 30 op wegvak. Fietsstroken mogelijk?
               polderwegen en       fietsveiligheid Aalsmeerderdijk
               Ringdijk
Rijsenhout     Netwerk fiets en     Extra fietsverbindingen tussen dijk en          Twee nieuwe fietsverbindingen realiseren
               voet                 Aalsmeerderweg
Rijsenhout     Beheer/ duurzaam     Rijsenhout-Zuid                                 30 km inrichting plateaus / drempels
               veilige
               polderwegen en
               Ringdijk



                                                                                                                                37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Kern           Thema                Naam                                              Omschrijving
                                                                                                                              m
Rijsenhout     Beheer/ duurzaam     Aalsmeerderdijk als sluiproute (noord)            Drempels Aalsmeerderweg verminderen /
               veilige                                                                verwijderen. Symbolen op de weg aanbrengen
               polderwegen en                                                         ('30' km)
               Ringdijk
Schiphol en    Verkeersveiligheid   HOV tunnel Zuidtangent De Hoek - Schiphol
Werkgebieden                        Handelskade (evaluatie wet tunnelveiligheid)
Schiphol en    Netwerk Openbaar     Railcapaciteit Schipholtunnel                     Capaciteit loopt tegen grenzen aan, is
Werkgebieden   Vervoer                                                                verantwoordelijkheid N.S., Schiphol, Rijk.
Schiphol en    Netwerk weg          Verbreding Bosrandbrug Schiphol-Oost              In uitvoering bij provincie N-H.
Werkgebieden
Schiphol en    Netwerk weg          Eventueel doortrekken Rijkerstreekweg naar        Mogelijkheden doortrekken Rijkerstreekweg
Werkgebieden                        N201. Betrekken bij studie functie Kruisweg en    naar N201 als binnenring Schiphol onderzoeken
                                    omgeving.                                         en betrekken bij studie functie Kruisweg en
                                                                                      omgeving.
Schiphol en    Netwerk weg          Doortrekken Folkestoneweg richting                Alternatieve route vrachtverkeer Cargo World
Werkgebieden                        Beechavenue Schiphol Zuidoost                     betekent ontlasting Fokkerweg en Park
                                                                                      Schiphol-Rijk.
Schiphol en    Netwerk fiets en     Geen fietsvoorziening HOV halte Schiphol          Realiseren fietsvoorzieningen (fietspad en
Werkgebieden   voet                 Noord                                             fietsenstallingen)
Vijfhuizen     Beheer/ duurzaam     Onderhoud bestrating oude dorp Vijfhuizen         Beter onderhoud bestrating
               veilige
               polderwegen en
               Ringdijk
Vijfhuizen     Beheer/ duurzaam     Sluipverkeer Vijfhuizerdijk en                    Mogelijkheid plaatsing flitskasten mee in pilot
               veilige              verkeersonveiligheid, slecht zichtbare chicanes   met OM en politie. Betere zichtbaarheid
               polderwegen en       in bocht                                          chicanes.
               Ringdijk




                                                                                                                                        38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Kern           Thema                Naam                                             Omschrijving
                                                                                                                               m
Vijfhuizen     Beheer/ duurzaam     Onderhoud doorgaande wegen (bijv                 Beter onderhoud bestrating
               veilige              Vijfhuizerweg binnen bebouwde kom,
               polderwegen en       Spieringweg)
               Ringdijk
Vijfhuizen     Netwerk fiets en     Nieuwe fietsverbinding langs                     Onderzoek of onderdeel Haarlem-Schipholroute
               voet                 Spaarnwouderweg.                                 kan worden.
Vijfhuizen     Parkeren             Verkeersafwikkeling en parkeerregeling bij
                                    grote evenementen op Floriadeterrein _ halte
                                    Terreplein
Vijfhuizen     Parkeren             Parkeerdruk D'IJserinckweg Vijfhuizen
Vijfhuizen     Verkeersveiligheid   Verkeersveiligheid Kromme Spieringweg,           Fietspad of -stroken en snelheidbeperkende
                                    weren sluipverkeer                               maatregelen of knip voor autoverkeer
                                                                                     aanbrengen
Vredeburg      Beheer/ duurzaam     Vredeburg/Huigsloterdijk                         Nagaan of chicane op dit dijkvak een alternatief
               veilige                                                               vormt voor versmalling
               polderwegen en
               Ringdijk
Vredeburg      Beheer/ duurzaam     Onvoldoende snelheidsremmende maatregelen        Onderzoek functie/intensiteiten vs
               veilige              Huigsloterdijk tussen Huigsloot en Vredeburg     snelheidsregime in kader aanpassing
               polderwegen en                                                        wegcategorisering en bij reconstructie.
               Ringdijk
Weteringbrug   Beheer/ duurzaam     Weteringbrug/Huigsloterdijk Tekort aan           Geen fysieke maatregel, voldoende
               veilige              parkeerplaatsen bij evenementen in               alternatieve parkeergelegenheid aanwezig,
               polderwegen en       horecagelegenheid                                handhaven
               Ringdijk
Weteringbrug   Beheer/ duurzaam     Weteringbrug/Huigsloterdijk Parkeren op straat   parkeren op rijbaan werkt juist
               veilige              in plaats van in vakken                          snelheidsremmend; gedogen
               polderwegen en
               Ringdijk


                                                                                                                                   39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Kern           Thema                Naam                                              Omschrijving
                                                                                                                           m
Weteringbrug   Verkeersveiligheid   Overlast en verkeersonveiligheid zuidelijk deel   Onderzoek of terugbrengen snelheid naar 50
                                    Weteringweg (80km / uur weg), bushalte.           km / uur mogelijk is.
Weteringbrug   Verkeersveiligheid   Verkeersveiligheid Weteringbrug (versmalling in
                                    weg)
Weteringbrug   Verkeersveiligheid   Zicht vanaf Leimuiderweg op zuidelijke            Reconstructie kruispunt.
                                    doorsteek naar Weteringweg is slecht
Weteringbrug   Netwerk weg          Openstellen calamiteitenuitgang A4 voor           Handhaving door Rijkswaterstaat.
                                    hulpdiensten bij calamiteit levert overlast
                                    ringdijk op.
Weteringbrug   Beheer/ duurzaam     Doorsteek Weteringweg is sluiproute               Doorsteek verwijderen en berm herstellen
               veilige
               polderwegen en
               Ringdijk
Zwaanshoek     Beheer/ duurzaam     Zwaanshoek dorp                                   30 km pm bepalen
               veilige
               polderwegen en
               Ringdijk
Zwaanshoek     Netwerk fiets en     Recreatieve verbinding vanuit Floriande vanaf     Aanleg Duinpad
               voet                 Spieringweg naar park Zwaanshoek-Noord
Zwanenburg     Beheer/ duurzaam     De Weeren Zwanenburg                              maatregelen pm
               veilige
               polderwegen en
               Ringdijk
Zwanenburg     Beheer/ duurzaam     Zwanenburg Midden en Oost                         30 km plateau's drempels ?
               veilige
               polderwegen en
               Ringdijk




                                                                                                                                   40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Kern         Thema                Naam                                            Omschrijving
                                                                                                                           m
Zwanenburg   Netwerk Openbaar     OV verbinding bedrijventerrein De Weeren        OV bereikbaarheid wordt verbeterd door
             Vervoer              Zwanenburg                                      opening station Halfweg-Zwanenburg. Route
                                                                                  over bedrijventerrein nader onderzoeken
                                                                                  (blocker/zakpaal).
Zwanenburg   Beheer/ duurzaam     Hoofdstructuur Zwanenburg West                  30 km plateau's of fietssuggestiestroken +
             veilige                                                              inritconstructies
             polderwegen en
             Ringdijk
Zwanenburg   Verkeersveiligheid   Fietsveiligheid Uweg, Schipholweg               Verbreden fietspad
                                  Zwanenburg
Zwanenburg   Parkeren             Hoge parkeerdruk in oude buurten                Lastig oplosbaar. Handhaven.
                                  (Zwanenburg)
Zwanenburg   Beheer/ duurzaam     Sluipverkeer Zwanenburgerdijk en                Herinrichting 30km zone
             veilige              verkeersonveiligheid (Nieuwebrug)
             polderwegen en
             Ringdijk
Zwanenburg   Parkeren             Parkeercapaciteit flats Populierenlaan
                                  Zwanenburg
Zwanenburg   Parkeren             Mogelijke parkeeroverlast bij fietsbrug Sugar   Monitoren en bij overlast maatregelen.
                                  City




                                                                                                                               41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>