<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>onderwerp              :      Voorstel tot het realiseren van een nieuw kindcentrum en/of
                              revitalisatie van de bestaande huisvesting voor kindcentrum
                              Eigenwijze.
portefeuillehouder     :      P.B. Burgering



Aan de raad,

Inleiding
In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) staat er nieuwbouw of revitalisatie voor basisschool Eigenwijze
(voorheen Zilvermeeuw) opgenomen. De gemeenteraad heeft in 2019 ingestemd met dit IHP. In het
uitvoeringsplan hebben deze ontwikkelingen een plek gekregen. De raad heeft in mei 2022 ingestemd
met het beschikbaar stellen van het krediet in 2022 om te kunnen starten met de voorbereidingen, het
opstellen van een business case. De business case geeft inzicht in het totale project en de
bijkomende financiën en is opgesteld aan de hand van een startnotitie waar de opgave en kaders van
het project in zijn benoemd.

Toelichting/motivering/risico’s
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht te voorzien in voldoende en adequate huisvesting voor
het onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding, maar
ook voor tijdelijke huisvesting. Daarnaast hebben de schoolbesturen, opvang- en zorgpartijen en de
gemeente Heemskerk hebben de ambitie uitgesproken om een doorgaande leerlijn binnen het
basisonderwijs aan te bieden. Een doorgaande leerlijn zorgt ervoor dat onderwijs en opvang, mogelijk
in combinatie met zorg en maatschappelijke activiteiten voor de kinderen toegankelijk is en efficiënt
wordt aangeboden.

Aan de hand van de opgave en kaders zoals geformuleerd in de startnotitie is IJmare aan de slag
gegaan met het uitwerken van een businesscase. Voor de nieuwbouw en/of revitalisatie van
kindcentrum Eigenwijze zijn hierbij de volgende 5 scenario’s uitgewerkt:

1.       Nieuwbouw met een minimale omvang (100 leerlingen);
2.       Nieuwbouw met een toekomstbestendige omvang (153 leerlingen);
3.       Revitalisatie van het bestaande gebouw voor 25 jaar;
4.       Revitalisatie van het bestaande gebouw voor 40 jaar;
5.       Combinatie van revitalisering van deel bestaande bouw, aangevuld met nieuwbouw, (153
leerlingen).

Bovengenoemde scenario’s zijn uitgewerkt in bijgevoegde bijlage, D/2023/548024.




D/2023/548029                                                                                             1




*Z09EA62EDFC*
Z09EA62EDFC
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Ruimtelijke behoefte
Basisonderwijs
De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2019 maakt geen onderscheid bij de vaststelling
van het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlakte (bvo) tussen een school die solitair wordt
gebouwd dan wel in multifunctioneel verband met andere partijen. De verordening gaat voor het
reguliere onderwijs uit van een vaste voet van 200 m2 en 5,03 m2 per leerling.
Op dit moment is kindcentrum Eigenwijze echter een dislocatie van basisschool De Kariboe. Feitelijk
heeft de school hierdoor geen recht op de vaste voet van 200 m2. Bij de uitwerking van de
businesscase zijn echter verschillende scenario’s uitgewerkt.

Kinderopvang
Het uitgangspunt voor de opvang in kindcentrum Eigenwijze is een te verwachten maximum aantal
kindplaatsen van 88 (POV: 20, KDV: 48, BSO: 20). Het aantal m2 bij nieuwbouw kan echter per
scenario verschillen in verband met de verschillende scenario’s (nieuw/bestaand).

Buitenruimte
Op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2019 heeft iedere basisschool recht
op een speelterrein bij de school. Voor het (officieel verharde) speelterrein geldt een normatieve
minimummaat voor het basisonderwijs van 3 m² netto vloeroppervlakte (nvo) per kind, met een
minimum van 300 m² nvo en een maximum van 600 m² nvo. Voor de kinderdagopvang, peuteropvang
en bso geldt op basis van de Wet kinderopvang een minimum van 3 m² per kind aan buitenruimte. De
buitenruimte van de kinderdag- en peuteropvang dient aan diverse regels te voldoen (bijvoorbeeld ten
aanzien van het hekwerk).

Voorkeurscenario
Zowel de voorkeur van IJmare als het college gaat uit naar scenario 5, een combinatie van
(levensduurverlengende) revitalisering van een deel bestaande bouw aangevuld met nieuwbouw voor
153 leerlingen. Dit scenario biedt van de vijf scenario’s de beste mogelijkheden tot het realiseren van
een toekomstbestendig kindcentrum zowel in omvang als in ruimtelijke vorm, tegen investeringskosten
die lager zijn dan algehele nieuwbouw. Daarnaast biedt dit scenario het behoud van de
architectonische en stedenbouwkundige waarde van het oudste deel van de bestaande bouw, plus
mogelijkheden tot herontwikkeling van restruimte van het bestaande perceel. Dit betekent dat de
combinatie van revitalisering van een deel van het bestaande gebouw (820 m²), aangevuld wordt met
een gedeelte nieuwbouw (580 m²).




De 870 m2 aan de rechterzijde betreft echter de gymzaal aan de Visserstraat en is al eigendom van de
gemeente. Naar de toekomst van de gymzaal wordt nog onderzoek gedaan.




D/2023/548029                                                                                          2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Leerlingenaantal kindcentrum Eigenwijze
Kindcentrum Eigenwijze bestaat al sinds 1954 en is de oudste bestaande openbare school in
Heemskerk. De school is per 1 augustus 2019 een fusie aangegaan met De Kariboe in verband met
een teruglopend leerlingaantal. Beide scholen opereren als zelfstandige school met ieder een eigen
onderwijsconcept en leerling populatie. Vanuit het belang om in het westelijke deel (Kerkbeek en
omgeving) een openbare onderwijslocatie te behouden en de positieve vooruitzichten inzake de
ontwikkeling van het leerlingaantal is er voor deze insteek gekozen. De gemeenteraad heeft hier op 3
juli 2019 mee ingestemd.

Kindcentrum Eigenwijze heeft sinds de fusie een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Waar het
leerlingaantal in de jaren voor de fusie daalde is er sinds de fusie sprake van een lichte groei. Hiermee
is de dalende trend in de prognoses omgezet naar een stijgende trend. De belangrijkste ontwikkeling
is het vormen van een kindcentrum samen met Welschap Kinderopvang sinds augustus 2022.
Welschap Kinderopvang is een betrouwbare opvangpartner uit Heemskerk waar IJmare al jaren mee
samenwerkt en diverse kindcentra mee is gestart. Op de locatie van kincentrum Eigenwijze wordt
middels 3 groepen voor kinderdagopvang, 1 groep voor peuteropvang en 1 groep voor voor- en
naschoolse opvang een breed opvangaanbod door Welschap verzorgd.

De ontwikkelingen van het onlangs geopende kindcentrum zijn in deze stijgende trend nog niet
meegenomen. IJmare acht het zeer aannemelijk dat de impact van het realiseren van een
kindcentrum tot een snellere stijging van het leerlingaantal zal zorgen. De ervaring van IJmare leert
dat bij een kindcentrum vanuit een peuteropvang zo’n 80% van de leerlingen en vanuit de
kinderdagverblijven zo’n 60% doorstroomt van opvang naar onderwijs binnen het kindcentrum.
Ondanks dat nog veel kinderen op de opvang nog jong zijn en over 1 a 2 jaar pas vier worden, is het
eerste succes qua doorstroming al te zien. Aankomend schooljaar wordt er een tweede kleuterklas
gestart. In het basisonderwijs vormen twee kleutergroepen een fundamentele basis voor een gezonde
instroom naar groep 3 en verder.




Hierboven een overzicht van de prognose. In de prognose van Pronexus wordt nog geen rekening gehouden met nieuwe
ontwikkelingen.


Daarnaast is er in de gemeente Heemskerk in algemene zin ook sprake van een lichte groei van het
leerlingaantal. Kijkend naar de ontwikkeling van de omliggende scholen in de buurt is dit een extra
reden om ervoor te zorgen dat er op de plek van Kindcentrum Eigenwijze wordt geïnvesteerd in een
leslocatie voor voldoende leerlingen. De basisscholen Anne Frank en de Lunetten zitten op basis van
de huidige capaciteit al vol en hebben buiten hun bestaande onderwijsgebouw al behoefte aan extra
m2. Daarnaast wordt bij integraal kindcentrum Leonardus voor het reguliere basisonderwijs ook
uitgegaan van een gebouw voor 400 leerlingen. Vanuit de achterliggende schoolbesturen wordt
aangegeven dat hier geen ambitie ligt in verdere groei van de school gezien de beperking van het
schoolgebouw en het behoudt van de identiteit en kwaliteit van de betreffende scholen. Hierover gaan
bij het actualiseren van het IHP (start 2e helft 2023) ook op in met de schoolbesturen en een visie op
schrijven.


D/2023/548029                                                                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Locatie
Voor de nieuwbouw en/of revitalisatie is alleen gekeken naar de bestaande locatie aan de
Visserstraat 6. Uit de locatie analyse blijkt dat deze locatie voldoet in alle opzichten, perceelgrootte en
bestemming, aansluiting op omliggende bebouwing, begroeiing, bereikbaarheid en zichtbaarheid aan
de gestelde eisen.

Bij de keuze voor scenario 5 komt er echter na realisatie een stuk grond van 780 m2 terug naar de
gemeente. De gemeente kan dit perceel vervolgens her ontwikkelen.

Tijdelijke huisvesting
De gemeente Heemskerk heeft als wissellocatie in het kader van het IHP het schoolgebouw aan de
W. van Coulsterstraat 2 beschikbaar. In het geval van kindcentrum Eigenwijze is de behoefte aan
tijdelijke uitwijk voor het onderwijs afhankelijk van het te kiezen scenario.

Op dit moment maakt naast kindcentrum Eigenwijze ook de Prof. van Gilseschool gebruik van het
schoolgebouw aan de Visserstraat. Met betrekking tot de huisvesting van de Prof. van Gilseschool is
gekozen om deze school mee te nemen in de nieuwbouw ontwikkelingen rondom integraal
kindcentrum de Leonardus. Deze nieuwbouwontwikkelingen lopen gelijk aan de ontwikkelingen met
betrekking tot de nieuwbouw en/of revitalisatie van kindcentrum Eigenwijze.




D/2023/548029                                                                                            4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De Prof. van Gilseschool is een school voor leerlingen van 3 tot 13 jaar. Zij verzorgen onderwijs aan
leerlingen met een ernstige taalontwikkelingsstoornis (TOS) en aan slechthorende leerlingen (SH). Op
de nevenvestiging in Heemskerk onderwijs wordt geboden aan de groepen 1 t/m 3 of 4. Aangezien
deze leerlingen vanuit de gehele regio komen, zijn leerlingen op dit moment niet gebonden aan een
wijkgerichte school.

De kinderen van kindcentrum Eigenwijze komen wel vanuit de wijk/omgeving. Om deze reden is voor
ieder scenario er voor gekozen om de Prof. van Gilseschool totdat de nieuwbouw van integraal
kindcentrum de Leonardus gereed is te verplaatsen naar de wissellocatie aan de W. van
Coulsterstraat Bij scenario 5 kan het kindcentrum in de huidige omvang geplaatst worden in de
daardoor vrijgekomen ruimte in het westelijke bouwdeel.

Financiën
De raad heeft in haar vergadering van mei 2022 ingestemd met het eerder beschikbaar stellen (in
2022) van het krediet in het kader van dit project om te kunnen starten met de voorbereidingen, het
opstellen van een business case. De business case geeft inzicht in het totale project en de
bijkomende financiën. Met het vaststellen van het IHP en het uitvoeringsplan zijn er al financiële
middelen aangevraagd en beschikbaar gesteld. In dit voorstel is voorgesorteerd op hogere
(investerings)kosten.

Er wordt voorgesteld om een deel van het huidige gebouw van kindcentrum Eigenwijze te revitaliseren
met daarbij een gedeelte nieuwbouw op ENG-niveau of NOM-niveau. Dit heeft de volgende financiële
gevolgen:

Onderwijs
Voor het gedeelte onderwijs is er in 2024 een aanvullend krediet nodig ad. € 1.039.078,-. Bij
ingebruikname van het gebouw in 2026 worden de bijbehorende kapitaalslasten ad. € 41.563,-
(aflopend) opgenomen in de begroting. Dit is opgenomen in de perspectiefnota 2024 en volgende
jaren.

Realisatie kindcentrum
Voor het realiseren van een kindcentrum is er in 2024 ten behoeve van opvang een aanvullend krediet
nodig ad. € 1.200.931,-. Bij ingebruikname van het gebouw in 2026 worden de bijbehorende
kapitaalslasten ad. € 48.037,- (aflopend) opgenomen in de begroting. Voor deze investering wordt een
kostendekkende huur gevraagd van het schoolbestuur. Dit is opgenomen in de perspectiefnota 2024
en volgende jaren.

ENG/NOM-niveau
Het streven is het realiseren van een gebouw op ENG-niveau (Energie neutraal gebouw) of NOM (nul
op de meter). De daarvoor benodigde -extra- investeringsmiddelen worden op basis van
voorfinanciering door de gemeente, uit hoofde van het publiekbelang, aan het bouwbudget
toegevoegd, maar de kapitaalslasten van deze voorfinanciering zijn voor rekening van het
schoolbestuur.

Voor het realiseren van een gebouw op ENG/NOM-niveau is in 2024 een aanvullend krediet nodig ad,
€ 252.000,-. Bij ingebruikname van het gebouw in 2026 worden de bijbehorende kapitaalslasten ad.
€ 28.980,- (aflopend) opgenomen in de begroting. Voor deze investering wordt een kostendekkende
huur gevraagd van het schoolbestuur. Dit is opgenomen in de perspectiefnota 2024 en volgende
jaren.


D/2023/548029                                                                                         5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Afschrijvingsperiode
In de nota van activa staat als afschrijvingstermijn voor renovatie van een schoolgebouw 20 jaar
opgenomen en voor nieuwbouw 40 jaar. Het gedeelte van het huidige gebouw dat in aanmerking komt
voor revitalisatie wordt echter met dezelfde eisen als bij (vervangende) nieuwbouw, kwalitatief
verbeterd. De technische en economische levensduur wordt bij deze ingreep met minimaal 40 jaar
verlengd. Na de ingreep is het gebouw duurzaam, passend aan het onderwijsconcept en passend aan
de functionele wensen en eisen.
Gezien bovenstaand is het rechtvaardig om een afschrijvingstermijn van 40 jaar toe te passen bij
scenario 5.

Sloopkosten
In 2023 is er voor het slopen van het gehele gebouw een budget ad. € 80.000,- beschikbaar in de
begroting. Aangezien bij dit scenario in 2026 pas een gedeeltelijke sloop uitgevoerd wordt komt het
budget ad. € 80.000,- in 2023 te vervallen ten gunste van de algemene reserve.

In 2026 is er voor de gedeeltelijke sloop van het gebouw een budget ad. € 78.070,- nodig. Dit bedrag
staat niet begroot en komt ten laste van de algemene reserve.

Tijdelijke huisvesting
De Prof. van Gilseschool wordt, tot de nieuwbouw van integraal kindcentrum Leonardus gereed is,
tijdelijk gehuisvest in de wissellocatie aan de W. van Coulsterstraat. De leerlingen van kindcentrum
Eigenwijze kunnen in de huidige omvang geplaatst worden in de daardoor vrijgekomen ruimte in het
westelijke bouwdeel.

In 2024 is er voor de verhuizing van de Prof. van Gilseschool naar de wissellocatie aan de Willem van
Coulstersraat 2 een budget nodig ad. € 35.000,- Dit bedrag staat niet begroot en komt ten laste van de
algemene reserve.

Boekwaarde
In 2023 is er voor het aframen van de boekwaarde van het gehele huidige gebouw een budget ad.
€ 188.697,- beschikbaar in de begroting. Aangezien er in 2026 pas een gedeelte van het gebouw
wordt gesloopt komt het budget ad. € 188.697,- in 2023 te vervallen ten gunste van de algemene
reserve

In 2026 wordt, nadat het nieuwe kindcentrum gereed is, een gedeelte van het oude schoolgebouw
gesloopt. Het te slopen gedeelte bedraagt 50% van de totale omvang van het oude gebouw. Vanwege
deze sloop wordt ook de boekwaarde met 50% ad. € 106.802,- afgeraamd in 2026.
Voor het aframen van deze boekwaarde in 2026 is een budget nodig ad. € 106.802,- ten laste van de
algemene reserve. Bij het aframen van deze boekwaarde komen de bijbehorende kapitaalslasten
vanaf 2027 ad. € 7.683,- (aflopend) te vervallen. Dit is opgenomen in de perspectiefnota 2024 en
volgende jaren.

Herstelwerkzaamheden openbare ruimte
Na realisatie van kindcentrum Eigenwijze zullen er herstelwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden
aan de openbare ruimte. Voor deze herstelwerkzaamheden is in 2026 een budget ad. € 60.000,-
nodig. Dit bedrag staat niet begroot en komt ten laste van de algemene reserve.




D/2023/548029                                                                                          6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Herontwikkeling beschikbare grond
Na realisatie van het kindcentrum wordt het westelijke gedeelte van het oude gebouw gesloopt,
waarbij een stuk grond van 780 m2 door IJmare wordt overgedragen aan de gemeente. De gemeente
kan dit perceel vervolgens her ontwikkelen.


Participatie
Participatie zorgt ervoor dat alle belangen van inwoners en andere betrokkenen in beeld worden
gebracht en tegen elkaar worden afgewogen. Het is van belang om tijdig en helder te communiceren
met stakeholders.

In de verdere uitwerking en planning is rekening gehouden met het doorlopen van het
participatietraject.

Planning
Indien de raad positief besluit dan gaat het project over na de volgende fase, het ontwerp (inclusief
participatie) en aanbestedingstraject. Als de planning verloopt zoals omschreven kan het nieuwe
kindcentrum Eigenwijze begin 2026 in gebruik genomen worden

Relatie met regionale samenwerking
Geen.

Conclusie c.q. voorstel
In te stemmen met scenario 5, een combinatie van (levensduurverlengende) revitalisering van een
deel bestaande bouw aangevuld met nieuwbouw voor 153 leerlingen. Dit scenario biedt van de vijf
scenario’s de beste mogelijkheden tot het realiseren van een toekomstbestendig kindcentrum zowel in
omvang als in ruimtelijke vorm, tegen investeringskosten die lager zijn dan algehele nieuwbouw.

Beslispunten
   1. In te stemmen met scenario 5 voor kindcentrum Eigenwijze, een combinatie van nieuwbouw
       en (levensduurverlengende) revitalisatie.
   2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet in 2024 ten behoeve
       van het onderwijs ad. € 1.039.078,-. De bijbehorende kapitaalslasten ad. € 41.563,- zijn vanaf
       2026 meegenomen in de perspectiefnota 2024 en volgende jaren.
   3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet in 2024 ten behoeve
       het realiseren van een kindcentrum ad. € 1.200.931,-. De bijbehorende kapitaalslasten ad.
       € 48.037,- zijn vanaf 2026 meegenomen in de perspectiefnota 2024 en volgende jaren. Hier
       staat een kostendekkende huur tegenover.
   4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet in 2024, uit publiek
       belang, voor het realiseren van een kindcentrum op ENG/NOM-niveau ad. € 252.000,-. De
       bijbehorende kapitaalslasten ad. € 28.980,- zijn vanaf 2026 meegenomen in de
       perspectiefnota 2024 en volgende jaren. Hier staat een kostendekkende huur tegenover.
   5. In te stemmen met het hanteren van een afschrijvingsperiode van 40 jaar voor de benodigde
       (bouw)kredieten.
   6. In te stemmen met het laten vrijvallen van de beschikbare budgetten in 2023 voor sloopkosten
       ad. € 80.000,- en het aframen van de boekwaarde ad. € 188.697,- ten gunste van de
       algemene reserve.
   7. In te stemmen met het benodigde budget in 2026 voor sloopkosten ad. € 78.070,-, ten laste
       van de algemene reserve.


D/2023/548029                                                                                           7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    8. In te stemmen met het benodigde budget in 2024 voor tijdelijke huisvesting ad. 35.000,-, ten
        laste van de algemene reserve.
    9. In te stemmen met het benodigde budget voor het aframen van de boekwaarde in 2026 ad.
        € 106.802,- ten laste van de algemene reserve. De bijbehorende kapitaalslasten ad. € 7.683,-
        worden vanaf 2027 afgeraamd in de perspectiefnota 2024 en volgende jaren.
    10. In te stemmen met het benodigde budget in 2026 voor de herstelwerkzaamheden aan de
        openbare ruimte na realisatie van het kindcentrum ad. € 60.000,- ten laste van de algemene
        reserve.

Verdere procedure besluitvorming
Indien de raad positief besluit dan gaat het project over na de volgende fase, het ontwerp (inclusief
participatie) en aanbestedingstraject.

Bijlage(n)
- Uitgewerkte businesscase, D/2023/548024
- Oplegger van IJmare bij de aanlevering van de uitgewerkte businesscase, D/2023/548018
- Overzicht financiële gevolgen kindcentrum Eigenwijze, D/2023/549886




Heemskerk, 16 mei 2023
Burgemeester en wethouders van Heemskerk,
de secretaris,                de burgemeester,




D/2023/548029                                                                                           8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>De raad van de gemeente Heemskerk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2023;

gehoord de commissie MMW 14 juni 2023;



                                         besluit:

   1. In te stemmen met scenario 5 voor kindcentrum Eigenwijze, een combinatie van nieuwbouw
       en (levensduurverlengende) revitalisatie.
   2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet in 2024 ten behoeve
       van het onderwijs ad. € 1.039.078,-. De bijbehorende kapitaalslasten ad. € 41.563,- zijn vanaf
       2026 meegenomen in de perspectiefnota 2024 en volgende jaren.
   3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet in 2024 ten behoeve
       het realiseren van een kindcentrum ad. € 1.200.931,-. De bijbehorende kapitaalslasten ad.
       € 48.037,- zijn vanaf 2026 meegenomen in de perspectiefnota 2024 en volgende jaren. Hier
       staat een kostendekkende huur tegenover.
   4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet in 2024, uit publiek
       belang, voor het realiseren van een kindcentrum op ENG/NOM-niveau ad. € 252.000,-. De
       bijbehorende kapitaalslasten ad. € 28.980,- zijn vanaf 2026 meegenomen in de
       perspectiefnota 2024 en volgende jaren. Hier staat een kostendekkende huur tegenover.
   5. In te stemmen met het hanteren van een afschrijvingsperiode van 40 jaar voor de benodigde
       (bouw)kredieten.
   6. In te stemmen met het laten vrijvallen van de beschikbare budgetten in 2023 voor sloopkosten
       ad. € 80.000,- en het aframen van de boekwaarde ad. € 188.697,- ten gunste van de
       algemene reserve.
   7. In te stemmen met het benodigde budget in 2026 voor sloopkosten ad. € 78.070,-, ten laste
       van de algemene reserve.
   8. In te stemmen met het benodigde budget in 2024 voor tijdelijke huisvesting ad. 35.000,-, ten
       laste van de algemene reserve.
   9. In te stemmen met het benodigde budget voor het aframen van de boekwaarde in 2026 ad.
       € 106.802,- ten laste van de algemene reserve. De bijbehorende kapitaalslasten ad. € 7.683,-
       worden vanaf 2027 afgeraamd in de perspectiefnota 2024 en volgende jaren.
   10. In te stemmen met het benodigde budget in 2026 voor de herstelwerkzaamheden aan de
       openbare ruimte na realisatie van het kindcentrum ad. € 60.000,- ten laste van de algemene
       reserve.




D/2023/548029                                                                                     9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Heemskerk in zijn openbare vergadering van
29 juni 2023




                de raad voornoemd,

W.J. Vrolijk-Gevaert                 A.H.J.J. Luijten
de griffier,                           de voorzitter,




D/2023/548029                                           10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>