<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Concept-voortgangsrapportage
Ontwikkelprogramma
Recreatieschap RAUM
April 2025
    Loopt volgens laatst vastgestelde planning
    Loopt niet volgens planning + vermelding reden + risico
    Nog niets te melden




 IJkmoment: 1 april 2025, Jaarstukken2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>UP-DASHBOARD RAUM




                            Loopt
           Project         volgens                    Doel                                Eindresultaat                        Wat hebben we gedaan               Wat gaan we doen in 2025/2026
                           planning


        Saskerleidam                  • Versterking natuurwaarden            • Aanleg van een 5 tot 7 hectare groot        • Gesprekken met stakeholders         • Verwerkingsplannen afronden met
                                        bestaande NNN                          rietnatuurgebied naast de ongeveer 5          (continue proces)                     aannemer
                                      • Versterken betekenis Saskerlei als     hectare grote oorspronkelijke landtong      • Laten uitvoeren onderzoeken         • Risico’s beheersen en kwantificeren
                                        stapsteen in ecologische               Saskerlei.                                  • Overleggen met                      • Omgevingsmanagement c.q.
                                        verbindingszone tussen N2000         • Aanleg van een ondiepe kreek door het         vergunningverleners HHNK en           communicatieplan continueren
                                        gebieden NH duinreservaat en           rietland ten gunste van waterplanten,         gemeente Castricum                  •
                                        Eilandspolder                          vissen, amfibieën, watervogels en           • Toezegging subsidie van HHNK        • Besluit laten nemen door bestuur
                                      • Behoud en versterking van de           insecten.                                   • Uitwerken Verwerkingsplan voor      • Afhankelijk van besluit bestuur en
                                        Saskerlei door aanleg van een                                                        daadwerkelijke start                  ecologische voorwaarden de uitvoering
 1                                      vooroever met kreek zodat                                                            werkzaamheden in 2024                 starten in winter 2024/2025
                                        verdere afslag wordt voorkomen                                                     • Kostenramingen en
                                        en het oppervlakte aan zachte                                                        dekkingsvoorstel aan bestuur
                                        overgangsgebied van land naar                                                        aangeboden.
                                        water wordt vergoot.                                                               • Extra opdracht door bestuur
                                      • Behoud waterbergend vermogen                                                         verstrekt voor uitwerking van 2
                                        Schermerboezem                                                                       alternatieve verwerkingsplannen
                                                                                                                             met kostenramingen en
                                                                                                                             risicomatrix.



       Vitaal Platteland              • Het versterken van de vitaliteit     • Een verbeterde en vergrote biodiversiteit   • Overleg met vergunningverleners     • Uitstel gevraagd en gekregen van
                                        van het AUM d.m.v. verdieping in       onderwaterwereld Uitgeestermeer door          gemeente, PNH en HHNK                 subsidiegever tot 31 dec 2026.
                                        het Uitgeestermeer voor een            aanleg van een druppelvormige kuil van      • Binnenhalen subsidies PNH voor      • Uitvoeringsontwerp maken
                                        grotere biodiversiteit (andere –       wisselende waterdiepten. Respectievelijk      verbetering vitaliteit en           • Aanbesteding aannemer
                                        niet woekerende – waterplanten         5 en 12 meter.                                zwemwaterkwaliteit                  • Besluit laten nemen door bestuur over
                                        en meer leefgebied voor grote        • Toegenomen kwaliteit van zwemwater          • Schetsontwerp opgewerkt tot           gunning werk voor uitvoering in 2025
                                        vissen) van de onderwaterwereld        bij oeverpark Dorregeest (maatregelen         Definitief ontwerp.                   met uitloop in 2026
 2                                    • Verbeteren zwemwaterkwaliteit          zijn aanleg zwembaai, aanvoerleiding        • Natuur- en milieuonderzoeken
                                        oeverpark Dorregeest                   schoon water uit druppelvormige kuil en     • Vergunningen aanvragen.
                                                                               pompinstallatie)                            • Gesprekken met stakeholders
                                                                                                                             (continue proces)
                                                                                                                           • Extra schetsontwerp en
                                                                                                                             kostenraming voor een nog grotere
                                                                                                                             verdieping van het Uitgeestermeer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                  Loopt
     Project     volgens     Doel                               Eindresultaat                                   Wat hebben we gedaan                 Wat gaan we doen in 2025/2026
                 planning


    Oeverpark               • Aantrekkelijker een kwalitatief                                                                                        • Besluit instemming omgevingsvisie
                                                                • Grotere horecalocatie met daarbij
                              verbeterd oeverpark voor                                                         • Uitvoering technische                 i.s.m. Gemeente Uitgeest
    Dorregeest                                                    toiletgroepen en activiteiten en veilig en
                              meerdere bezoekersgroepen                                                          vooronderzoeken ( bodem- en         • Gemeente wil in 2025 Omgevingsplan
                                                                  schoon zwemwater
                            • Het project wordt integraal                                                        geluidsonderzoek + quickscan          in procedure brengen
                              opgepakt met de verbetering                                                        ecologie.                           • Inrichten zwembaai, nieuw
3                             zwemwaterkwaliteit.                                                              •                                       toiletgebouw met kiosk, mogelijkheden
                                                                                                                                                       onderzoeken inpassing reclamemast in
                                                                                                                                                       2025
                                                                                                                                                     • Werven ondernemer 2026
                                                                                                                                                     • “On hold” i.v.m. governance-onderzoek
                                                                                                                                                       i.c.m. besluit tot aangaan
    Uiterdam                • Kwalitatieve versterking van de   • Voldoende recreatieve mogelijkheden          • Verkenning situatie middels         • Gesprekken
                                                                                                                                                       verplichtingenmet gemeente
                              recreatieve voorzieningen         • Nieuwe exploitant van vergrote                 schetsen                            • Visieschets opstellen
                            • Versterking verbinding dorp met     horecagelegenheid                            • Gesprekken met gemeente,            • “On hold” i.v.m. governance-onderzoek
                              waterkanten, ook in relatie met   • Verbetering natuurwaarden                      huidige exploitant                    i.c.m. besluit tot aangaan
4                             nieuwe woonwijk                                                                                                          verplichtingen
                            • Ontwikkelen tot                                                                                                        •
                              recreatieknooppunt


    Aagtenpark                                                                                                 • Gesprekken met ondernemers
                                                                                                                                                     • Met Beverwijk gewerkt aan het
                                                                                                               • Gebiedstafels en opstellen eerste
                                                                                                                                                       bomenplan.
                            • Opstellen schets met verkenning   • Aansluiten op nieuwe woonwijken B’wijk         schetsen
                                                                                                                                                     • Uitvoering wordt door en/of met de
                              mogelijkheden en voorstellen        (o.a. Regiodeal)                             • Vaststelling visie Aagtenpark
                                                                                                                                                       gemeente gedaan en financieel gedekt
                              verbeterde inrichting van het     • Uitbreiding recreatieve voorzieningen          Buitenlanden
                                                                                                                                                       door de gemeente vanuit de
                              gebied                            • Natuurwaarden verbeteren                     • Inrichten ondernemersloket voor
                                                                                                                                                       compensatiegelden van TenneT.
5                                                                                                                initiatieven die passen binnen de
                                                                                                                                                     • Verwachting is dat de aanplant wordt
                                                                                                                 visie
                                                                                                                                                       uitgevoerd in najaar 2025.
                                                                                                               • Leveren input-projecten voor
                                                                                                                                                     • “On hold” i.v.m. governance-onderzoek
                                                                                                                 Regiodeal namens gemeente
                                                                                                                                                       i.c.m. besluit tot aangaan
                                                                                                                 Beverwijk
                                                                                                                                                       verplichtingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                       Loopt
                                                                                                                                                        •   Wat gaan we doen in
        Project       volgens    •   Doel                            •   Eindresultaat                           •   Wat hebben we gedaan
                                                                                                                                                            2025/2026
                      planning


    Recreatiekaart               • Het genereren van extra           • Sluitend digitaal/geautomatiseerd         • Opzet opdracht en eerste             • Inventarisatie mogelijkheden en
                                   inkomsten om het huidige            systeem voor aanschaf en gebruik (incl.     inventarisatie                         gebruik bij RAUM en welke
                                   begrotingstekort te verkleinen      toezicht) recreatiekaart                  • Tussentijdse evaluatie in Q3-2024      deelgebieden
                                                                     • Begrip en volwaardig gebruik door           met conclusie dat invoering          • (Financiële) haalbaarheid : go, no-go
6                                                                      bezoekers. Aansluiting bij regiovisie       recreatiekaart juridisch niet        • Stoppen => juridisch niet haalbaar
                                                                       toerisme en recreatie                       realiseerbaar is
                                                                                                                 • Voorstel tot onderzoek betaald
                                                                                                                   parkeren (Q1-Q2 in 2025)



    Recreatie-arken              • Verbreding recreatieve            • Overeenstemming met PNH-gemeenten         • Afstemming met AB nav                • Afronding gesprekken met PNH over de
                                   overnachtingen op het water en      over plaatsen voor recreatie-arken          beperkingen door eigen Algemene        beperkingen
                                   versterking inkomsten             • Versterking recreatief aanbod binnen de     verordening                          • Opstellen haalbaarheidsplan voor de
                                                                       natuurwaarden                             • Verkennende gesprekken met PNH         komende jaren
7                                                                                                                                                       • Gesprekken met huidige exploitanten
                                                                                                                                                        • “On hold” i.v.m. governance-onderzoek
                                                                                                                                                          i.c.m. besluit tot aangaan
                                                                                                                                                          verplichtingen

    Reclamezuilen                • Versterking inkomsten RAUM door   • Diverse reclamemasten die voldoende       • Er is ruimtelijke verbeelding
                                   plaatsen reclamemasten              structurele inkomsten genereren             gemaakt en slimme combinaties        • Een dergelijk traject (RO-technische
                                                                                                                   worden gezocht met andere              ruimte) in later stadium ook met
                                                                                                                   ontwikkelingen zoals Horeca            Beverwijk (Aagtenpark) opstarten
                                                                                                                   Dorregeest en uitkijktorens          • “On hold” i.v.m. governance-onderzoek
                                                                                                                   Aagtenpark                             i.c.m. besluit tot aangaan
                                                                                                                 • Aanvraag verzwaarde elektra            verplichtingen
                                                                                                                   aansluiting is gereed, kan van nut
8                                                                                                                  zijn voor aansturing pomp voor de
                                                                                                                   zwemwaterverbetering.
                                                                                                                 • Uitgeest gevraagd om scheppen
                                                                                                                   van RO-technische ruimte in het
                                                                                                                   Omgevingsplan Dorregeest
                                                                                                                   (samenloop met project
                                                                                                                   Entreegebied Dorregeest).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>