<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>      Koester ons
      groene thuis



Uitvoeringsprogramma 2020-2023
Stichting Goois Natuurreservaat


                             Goois
definitief d.d. 16-07-2019   Natuurreservaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> Inleiding
Dit uitvoeringsprogramma hoort bij het Beleidsplan 2020-2023 van de Stichting Goois
Natuurreservaat. Het beschrijft de activiteiten en projecten die voortvloeien uit dit beleidsplan.

De hoofdindeling is in lijn met de opzet van het beleidsplan. Daarbinnen zijn onderwerpen naar hun
aard geordend.

Het uitvoeringsprogramma heeft betrekking op projecten en initiatieven die verband houden
met (verdere) doorontwikkeling van het beheer, nadere uitwerking van beleid, versterking van de
profilering, versterking en professionalisering van de werkorganisatie en verbreding van de financiële
basis van het Goois Natuurreservaat. Er komen vooral onderwerpen aan bod die extra inspanningen
vragen; deze worden beschreven. De financiële dekking is verwerkt in de begroting 2020.

Daarnaast bevat het uitvoeringsprogramma ook het projectenprogramma, dat zich voornamelijk richt
op gebiedsontwikkeling, het realiseren van natuurverbindingen voor versterking van de biodiversiteit,
areaaluitbreiding, uitvoering van de duurzaamheidsagenda en versterking van het recreatieve
aanbod. Dit projectenprogramma wordt gefinancierd met ‘derdengelden’, waaronder de bijdrage van
de Nationale Postcode Loterij, subsidies en giften van particulieren, bedrijven en instellingen. Deze
financiering loopt merendeels via de Stichting Steun Goois Natuurreservaat.




                                                                                     Goois
Pagina 2                                                                             Natuurreservaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> 1. Beheer
Naast het reguliere beheer zijn er specifieke ontwikkelingen die in dit
uitvoeringsprogramma de revue passeren indien ze leiden tot extra
inspanningen.



a. Beheer algemeen

Beheervisie en beheerplan
De beheervisie en het beheerplan die in 2019 in afstemming met de
omgeving zijn opgesteld worden in 2020 ter vaststelling voorgelegd aan
het bestuur.

De beheervisie en het beheerplan worden vervolgens uitgewerkt
tot (jaarlijkse) activiteitenplanningen voor het dagelijks beheer van
de verschillende terreinen, projecten daar waar grotere ingrepen of
vernieuwingen in de terreinen wenselijk zijn en eventuele bijstelling van
toegangsbepalingen, handelingskaders en monitoringsprogramma’s.

Project 05
WAT             Actualisatie Beheerplan
HOE             Vaststelling en uitwerking van het nieuwe beheerplan en de geactualiseerde
                beheervisie, die in 2019 op basis van de evaluatie van het uitgevoerde
                beheerplan (2009-2019) en het beleidsplan ‘Koester ons Groene Thuis’ zijn
                opgesteld.
WIE             Teamleider Terreinbeheer
WANNEER         2019-2020
MIDDELEN        Naast inzet van de organisatie € 50.000 aan inzet van derden.
                Deze incidentele uitgaven worden gedekt uit de algemene reserve

Professionalisering diverse aspecten van het beheer
Het is noodzakelijk om de beheerwerkzaamheden in onze terreinen
beter te kunnen plannen, bewaken, te monitoren en te verantwoorden.
Hiermee geven we invulling aan de afspraken zoals omschreven in ons
kwaliteitshandboek.

Het is noodzakelijk om het onderhoudsniveau op een aantal punten op
een verantwoord kwaliteitsniveau te brengen.




                                                                                  Goois
Pagina 3                                                                          Natuurreservaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Project 04	
WAT             Professionalisering natuurbeheer en recreatieve voorzieningen
HOE             Voorvloeiend uit de waarden-inventarisatie, beheervisie en beheerplan,
                maatregelen treffen om het onderhoudsniveau op peil te brengen.
WIE             Teamleider Terreinbeheer
WANNEER         2019 - 2022
MIDDELEN        2020: € 50.000
                Deze incidentele uitgaven worden gedekt uit de algemene reserve



b. Natuurbeheer

Bosbeheer
In 2019 is een boomveiligheidsplan opgesteld gericht op de veiligheid
in het bos. Het ziet toe op het uitvoeren van controles en noodzakelijk
onderhoud aan bomen. Dit is een vereiste voortvloeiend uit een
wettelijke zorgplicht. In de komende jaren wordt uitvoering gegeven
aan het planmatig houden van boomcontroles en het uitvoeren van
onderhoud.

Project 12
WAT             Opheffen achterstallige veiligheidssnoei (op basis van onderzoek
                boomcontrole)
HOE             Snoei van bomen langs openbare wegen, bij aangrenzende gebouwen, tuinen
                en langs paden en routes in het gehele GNR
WIE             Teamleider terreinbeheer
WANNEER         2020 - 2021
MIDDELEN        € 149.000 in 2020 en 2021, voor de jaren daarna: P.M.
                Dekking uit de beheerreserve en door herschikking van middelen binnen de
                begroting voor het onderdeel terreinbeheer

Bestrijding exoten en invasieve soorten
Er wordt meer aandacht gegeven aan bestrijding van exotische
woekerplanten en invasieve soorten. Dat geldt vooral voor de
bestrijding van de Japanse duizendknoop. Er is een plan van aanpak
opgesteld waarbij het GNR inventariseert waar deze invasieve
plantensoort voorkomt in ons gebied. Vervolgens wordt per locatie
beoordeeld wat de meest geschikte aanpak kan zijn, te weten
elimineren, beheersen of accepteren. Daarna wordt de gekozen
strategie uitgevoerd in het kader van het beheer.




                                                                                  Goois
Pagina 4                                                                          Natuurreservaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Project 10
WAT            Aanpak invasieve soort Japanse Duizendknoop
HOE            Uitvoeren plan van aanpak Japanse Duizendknoop.
WIE            Teamleider terreinbeheer
WANNEER        2019 - 2020
MIDDELEN       80 uren coördinator JDK + 40 uren beleidsondersteuning
               € 20.000 voor inzet aannemers
               Dekking door herschikking van middelen binnen de begroting voor het
               terreinbeheer



c. Recreatie

Toegangsbepalingen
In 2020 stelt het bestuur aangepaste toegangsbepalingen voor het
Goois Natuurreservaat vast voortvloeiend uit actualisatie van de
beheervisie en het beheerplan.

Rijwielpaden
Om het kwaliteitsniveau op peil te houden is de verwachting dat de
onderhoudskosten voor de fietspaden de komende jaren fors zullen
toenemen. Dit komt voornamelijk door intensiever gebruik van de
fietspaden. De beschikbare extra middelen zijn in de begroting
verwerkt.

Project 13
WAT            Verbeteren kwaliteitsniveau fietspadennetwerk
HOE            Een intensiever beheer en frequenter groot onderhoud is nodig om het areaal
               van 110 km fietspaden met het unieke intensieve gebruik in het Gooi, in stand te
               houden.
WIE            Teamleider terreinbeheer
WANNEER        2020 e.v.
MIDDELEN       Structureel € 35.000




                                                                                     Goois
Pagina 5                                                                             Natuurreservaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>d. Grond en gebouwen

Uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan voor de in bezit zijnde
gebouwen.

Project 03
WAT            Uitvoering vastgoed (gebouwen) beheerplan
HOE            Implementatie en uitvoering van het vastgestelde plan en opname van de
               financiële effecten in de meerjarenbegroting.
WIE            Coördinator Inkoop, vastgoed en contractbeheer
WANNEER        2020-2023
MIDDELEN       Vanaf 2020: financiële effecten vastgoedbeheer (gebouwen) conform
               vastgoedbeheerplan en Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP).




                                                                               Goois
Pagina 6                                                                       Natuurreservaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre> 2. Profilering en draagvlak
In 2017 is een strategie ontwikkeld voor de gehele organisatie,
zodat de profilering op alle niveaus en in alle contacten met de
omgeving op eenduidige wijze wordt vormgegeven. Tevens zijn in
2019 actieplannen voor de werving van fondsen en de benutting
van verdienmogelijkheden uitgewerkt. Deze worden in de
programmaperiode uitgevoerd.

Project 06
WAT            Profilering, fondsenwering en verdienmodellen
HOE            Uitvoering van de integrale profileringsstrategie ‘Koester ons groene thuis’
               gericht op vergroting van de herkenbaarheid en zichtbaarheid van het GNR en
               op vergroting van de betrokkenheid van de Gooise gemeenschap bij het GNR en
               uitvoering van de actieplannen voor fondsenwerving en verdienmodellen
WIE            Teamleider Beleid, ondersteuning en externe relaties
WANNEER        2020-2023
MIDDELEN       Dekking binnen de reguliere begroting
               Incidentele uitgaven worden gedekt door bijdragen van derden




                                                                               Goois
Pagina 7                                                                       Natuurreservaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre> 3. Bestuur en organisatie
a. Netwerk van Natuurverbindingen

Er wordt een (personele) bijdrage geleverd aan diverse projecten
gericht op de voltooiing van het netwerk van natuurverbindingen in het
Gooi. Dit betreft onder andere de ontwikkeling van Natuurbrug Anna’s
Hoeve die uitgevoerd wordt binnen het project van de HOV in ’t Gooi
van de provincie en het project Voltooiing De Groene Schakel. Er wordt
tevens personele inzet geleverd bij de voorbereiding van de realisatie
van het Ecoduct N525/Westerheide.



b. Huisvesting organisatie

In het kantoor van het Goois Natuurreservaat vinden aanpassingen
plaats gericht op uitbreiding van het aantal werkplekken en verbetering
van de arbeidsomstandigheden.



c. Duurzaamheid

Project 08
WAT            Uitvoering Duurzaamheidsagenda
HOE            Uitvoeren plan van aanpak om onze duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.
WIE            Coördinator Inkoop, vastgoed en contractbeheer
WANNEER        2020 - 2023
MIDDELEN       Dekking van structurele kosten is verwerkt in de begroting.
               Incidentele lasten worden gedekt door bijdragen van derden




                                                                               Goois
Pagina 8                                                                       Natuurreservaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre> Toelichting projectenprogramma
 2020-2023
Projectenprogramma nieuwe stijl

Sinds enkele jaren is het projectenprogramma onderdeel van het uitvoeringsprogramma dat bij
het beleidsplan hoort. De (kosten van de) projecten worden hierbij in een programmering van 4 jaar
weergegeven, zodat er bestuurlijk en in de werkorganisatie beter op gestuurd kan worden. Dat was
een belangrijke stap in de professionalisering van de sturing op projecten.

In het voorliggende projectenprogramma wordt een vervolgstap gezet in de ingezette professionali­
sering. De uren die rechtsreeks aan de projecten toe te schrijven zijn, zijn voor het eerst opgenomen
in het projectenprogramma. Dit om de scheiding tussen projectenorganisatie en de reguliere orga­ni­
satie verder aan te scherpen. Dat maakt dat dit projectenprogramma 2020-2023 een andere kosten­
opbouw kent. De Stichting Steun Goois Natuurreservaat heeft voor vier jaar jaarlijks € 250.000 beschik­
baar gesteld voor het projectenbureau. Die dekking van kosten was gebaseerd op een inschat­ting
van de inzet van personeel op de projecten (20% van de projectkosten). Dit vaste bedrag wordt in dit
projectenprogramma omgezet in ramingen van de inzet, en sluit daarmee beter aan bij de pro­ject­
realisatie. De ureninzet wordt op basis van een tarief omgezet in kosten. De tarieven zijn als volgt:

Niveau                         Tarief
Senior (vanaf schaal 12)       € 100
Medior (vanaf schaal 10)       € 80
Junior (onder schaal 10)       € 60

Benadrukt wordt dat dit het eerste jaar is waarop op deze wijze gecalculeerd wordt. Calculaties zijn
gebaseerd op gegevens uit het tijdschrijven over 2018 en begin 2019. Het jaarlijks tijdschrijven en
monitoren van de inzet van personeel bij de projecten zal de ramingen komende jaren nauwkeuriger
maken. Aangezien dit het eerste jaar is waarin op deze wijze gecalculeerd wordt, wordt hieronder per
project kort geschetst waar de calculaties op gebaseerd zijn en wat dat betekent voor de mate van
betrouwbaarheid.

Er is voor gekozen om het jaar 2019 ook zichtbaar te maken in het projectenprogramma, ondanks het
feit dat het programma de jaren 2020-2023 beslaat. Dit om de kosten van de inzet van mensen over
dit jaar eveneens inzichtelijk te maken en om inzicht te bieden in wat in 2019 nog op de agenda staat
en hoe dit zich verhoudt tot de uitvoering van het programma in de jaren daarna.




                                                                                     Goois
Pagina 9                                                                             Natuurreservaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>De projecten

Projecten worden na zorgvuldige voorbereiding, ook met de omgeving, voorgelegd aan het bestuur
van het GNR. Na goedkeuring door het bestuur van het GNR wordt de uitvoering van de projecten
gefinancierd door de stichting Steun. De afgelopen 2 jaar is een extra impuls gegeven aan de
projecten. Projecten zijn projectmatig vormgegeven en de omgeving wordt meer betrokken bij wat er
in uitvoering wordt genomen. De projecten die in 2018 (financieel) zijn afgerond zijn niet meer terug
te vinden in het projectenprogramma. Projecten die afgerond zijn en nog een financiële afhandeling
kennen in 2019 zijn wel zichtbaar in het projectenprogramma.




Vernieuwen en opheffen parkeer- en dagrecreatieterrein
De visie op de ontwikkeling van de parkeer- en dagrecreatieterreinen is in 2019 afgerond. In
2019 wordt op basis van die visie een prioritering aangebracht in de aan te pakken parkeer- en
dagrecreatieterreinen. De prioritering wordt vertaald naar een plan van aanpak voor meerdere jaren.
Het jaar 2019 wordt gebruikt om tot het plan van aanpak te komen. In 2020 worden de eerste parkeer-
en dagrecreatieterreinen aangepakt. Dit kan betekenen dat terreinen gesloten worden, een update
krijgen of geheel worden vernieuwd.

In 2019 bestaan de kosten alleen uit projecturen. Vanaf 2020 zijn ramingen van kosten voor de
realisatie opgenomen. Gerekend is met € 150.000,- per jaar. De ramingen dienen in het plan van
aanpak verder te worden aangescherpt. Het projectenprogramma wordt daarop vervolgens
aangepast.

Uitkijkpunt Tafelberg
De uitvoering van Uitkijkpunt de Tafelberg wordt in 2019 ter hand genomen. Door een extern bureau
is een haalbaarheidsstudie gedaan en is de aanbesteding uitgevoerd en begeleid. Met de beschikbare
middelen blijkt het mogelijk de vernieuwing van de Tafelberg (bouwwerk) te realiseren. In het najaar
van 2019 start de uitvoering. Het project wordt begin 2020 afgesloten.

Sloop en nieuwbouw ’t Laer
De businesscase voor de nieuwbouw van ’t Laer wordt in 2019 afgerond en in
bestuurlijke besluitvorming gebracht. In 2020 worden de voorbereidingen            Goois
Pagina 10                                                                          Natuurreservaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>voor de aanbesteding gestart en afgerond, zodat eind 2020 gestart kan worden met de uitvoering.
De uitvoering loopt door in 2021 en het project zal naar verwachting in 2021 worden opgeleverd. De
ramingen zijn op basis van de eerste concepten van de businesscase. Na afronding daarvan kan een
meer accurate raming worden gemaakt.

Natuurverbinding Hoorneboeg en Hilversums Wasmeer
In 2019 zijn de voorbereidingen voor de uitvoering van het project (incl. Hilversums Wasmeer) gestart.
Het scenario zoals geadviseerd door de adviesgroep en vastgesteld door het bestuur is de basis voor
de uitwerking van een bestek. In 2019 wordt de aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden
voorbereid.
Gedurende de voorbereidingsfase in 2019 is is in de media en de maatschappij veel aandacht
ontstaan voor het kappen van bomen. Deze ontwikkeling raakt dit project. Het ministerie van LNV
heeft aangegeven in overleg met de provincies een bossenstrategie te ontwikkelen, gericht op meer
samenhang tussen het bossen-, natuur- en klimaatbeleid. Deze strategie zal naar verwachting eind
2019 gereed zijn. Omdat nu nog niet duidelijk is of deze strategie consequenties voor dit project zal
hebben, is uit oogpunt van zorgvuldigheid besloten om met de aanvraag van de omgevingsvergunning
en de aanbesteding van het project te wachten tot hier meer duidelijkheid over is. De verwachting is
echter dat de Natuurverbinding Hoorneboeg geheel in lijn is met de te ontwikkelen bossenstrategie.
Zodra de gewenste duidelijkheid er is zal worden overgegaan tot aanbesteding en uitvoering.

Natuurverbinding Laarderhoogt
De context voor natuurverbinding Laarderhoogt is vergelijkbaar met die van natuurverbinding
Hoorneboeg. De uitvoering van het project Natuurverbinding Laarderhoogt wordt na de uitvoering
van Hoorneboeg invulling gegeven. In 2019 is het plan van aanpak geactualiseerd, inclusief begroting,
en wordt de omgeving betrokken bij het project. In het najaar van 2020 wordt de uitvoering
vormgegeven. Het project wordt voor het broedseizoen van 2021 opgeleverd.

Raabos
In 2019 wordt het zuidelijk Raabos opnieuw ingericht. Het betreft onder andere het verwijderen van
Japanse Duizendknoop, het aanplanten van bomen en het aanleggen van een wandelpad. Dit project
wordt naar verwachting in 2019 volledig afgerond.

Heidebloem
Het project Heidebloem betreft met name het dunnen van bospercelen, zodat de heide weer kans
krijgt en niet dicht groeit tot bos. De werkzaamheden worden in 2019 afgerond.
In 2019 is de begroting geactualiseerd. Rijkswaterstaat levert een bijdrage van € 40.000,- ter dekking
van een deel van de kosten.

Sloop opstal Monnikenberg
De sloop van de opstal op Monnikenberg loopt vertraging op door twee ontwikkelingen. Bij het
benodigde natuuronderzoek is een vermoeden van de aanwezigheid van vleermuizen ontstaan.
Daardoor is monitoring van de aanwezigheid van vleermuizen noodzakelijk. Daarnaast is door een
stichting een monumentenstatus aangevraagd voor het betreffende gebouw. Wanneer die status
verleend wordt is sloop op korte termijn ingewikkeld. Wanneer helderheid over de status van
het gebouw bestaat en de monitoring is afgerond wordt bepaald of en hoe verder te gaan
met dit project.


                                                                                   Goois
Pagina 11                                                                          Natuurreservaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Sanering volkstuinen
Het bestuur heeft in het verleden besloten tot sanering van de
volkstuinen bij Laapersveld. Dit project is echter nog niet tot
uitvoering gekomen. De context is veranderd, onder andere
door de actieve inzet op profilering van het GNR en het
betrekken van de omgeving bij projecten. In 2019 is de
situatie opnieuw in beeld gebracht en worden verschillende
scenario’s voor de uitvoering inzichtelijk gemaakt. Nieuwe
besluitvorming in het bestuur is dan noodzakelijk. De reeds
gealloceerde middelen blijven ongewijzigd tot dat een
scenariokeuze tot andere inzichten leidt.

Businesscase ’t Laer
De businesscase voor de nieuwbouw van groepsverblijf
’t Laer had in 2018 afgerond moeten zijn. Het project
heeft door omstandigheden vertraging opgelopen. In de
eerste helft van 2019 wordt het afgerond.

Vervangen brug Spanderswoud
De brug in Spanderswoud is vernieuwd en in het voorjaar
van 2019 feestelijk geopend.

Onderzoek waarden NLRC
Het onderzoek naar natuur-, landschaps-, recreatie- en cultuurhistorische waarden is afgerond. De
rapportage is opgeleverd en de gegevens vormen een basis voor het nieuwe beheerplan waaraan in
2019 wordt gewerkt. Financiële afronding vindt in 2019 plaats.

Natuurontwikkeling Monnikenberg plan
Dit project wordt in 2019 financieel afgerond.

Natuurontwikkeling Monnikenberg/Anna’s Hoeve (Voltooiing de Groene Schakel (VGS))
De uitvoering van het project VGS loopt de komende jaren nog door. Het GNR betaalt een vast bedrag
aan de voltooiing van de Groene Schakel. Dit bedrag heeft betrekking op natuurinrichtings- en
recreatieve maatregelen. De laatste tranche hiervan wordt in 2019 voldaan.

Speelbos Sijsjesberg
De realisatie van een speelbos bij de Sijsjesberg is gepland voor het jaar 2020. De jaren 2018 en 2019
hebben in het teken gestaan van een locatiestudie en het betrekken van de omgeving bij het project.
De weerstand die bij een deel van de buurtbewoners is ontstaan ten aanzien van de geplande locatie
heeft geleid tot een nadere locatiestudie. De locatiestudie wijst de Sijsjesberg als meest geschikte
locatie aan. De gemeente heeft de wens om te komen tot een speelbos en de locatiekeuze nogmaals
bevestigd. Er is een communicatietraject met een deel van de buurtbewoners gestart op initiatief van
het GNR. Het streven is om de werkzaamheden in het najaar van 2019 te starten. Begin 2020 is het
speelbos dan gereed.




                                                                                   Goois
Pagina 12                                                                          Natuurreservaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Toelopen natuurbrug Westerheide
Om het netwerk van natuurverbindingen in het Gooi af te ronden is het nodig om een natuurbrug over
de provinciale weg N525 bij de Westerheide te maken. De laatste natuurbrug in het Gooi. De provincie
is trekker van het project en realiseert de natuurbrug. Het GNR is betrokken bij dit proces. De uren die
dit vraagt zijn opgenomen in de ramingen. Wanneer het omgevingsproces en de uitvoering start is op
dit moment nog niet geheel duidelijk. Vooralsnog is een globale raming van kosten (uren) opgenomen.
Aanpassing in een later stadium is wenselijk.

Overige projecten
In dit projectenprogramma wordt rekening gehouden met het inrichten van nieuw te verwerven
terreinen. Ramingen zijn daarvoor nog niet te maken, omdat geen inzicht bestaat in de te verwerven
terreinen. Wanneer kansen zich voordoen worden terreinen verworven.




                                                                                     Goois
Pagina 13                                                                            Natuurreservaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                  Bijlage: Projectenprogramma
                  Projectenprogramma meerjarenraming




Pagina 14
                  Project                                                    Raming € 2019    Raming € 2020    Raming € 2021    Raming € 2022    Raming € 2023
                  Vernieuwen en opheffen parkeer- en dagrecreatieterreinen     € 30.160,00     € 205.040,00     € 197.440,00     € 192.640,00     € 192.640,00
                  Uitkijkpunt Tafelberg                                       € 222.240,00      € 21.190,00
                  Sloop en nieuwbouw 't Laer                                                   € 301.600,00     € 772.320,00
                  Voorbereiden en uitvoeren realisatie 2e schaapskooi         € 15.200,00      € 151.360,00    € 1.440.720,00   € 1.024.000,00
                  Natuurverbinding Hoorneboeg                                € 601.400,00      € 476.080,00
                  Hilversums Wasmeer                                         € 304.680,00       € 171.160,00
                  Natuurverbinding Laarderhoogt                               € 87.040,00      € 352.100,00     € 248.900,00
                  Raabos                                                      € 69.340,00
                  Heidebloem                                                  € 72.710,00
                  Sloop opstal Monnikenberg                                        PM              PM
                  Sanering volkstuinen                                        € 72.420,00
                  Businesscase 't Laer                                        € 17.580,00
                  Vervangen brug Spanderswoud                                 € 87.600,00
                  Onderzoek waarden NLRC                                     € 20.000,00
                  Natuurontwikkeling Monnikenberg plan                        € 5.000,00
                  Natuurontwikkeling Monikkenberg/ Anna's Hoeve (VGS)        € 440.000,00
                  Speelbos Sijsjesberg                                        € 41.400,00      € 34.250,00
                  Toelopen natuurbrug Westerheide                             € 4.800,00       € 4.800,00           PM               PM               PM
                  Inrichting verworven natuurterreinen                                             PM               PM               PM               PM

                  Aankoop landgoed Nieuw Cruysbergen                         € 126.000,00
                  Verwerving Huydecopersweg                                  € 427.000,00
                  Aankoop bosperceel Monikkenberg                                 PM               PM               PM               PM               PM
                  Aankoop natuurgronden Landgoed Monikkenberg                     PM

                  Recreatiezonering Monnikenberg                              € 2.500,00
                  Plaatsen infozuilen                                              PM
                  Educatief project schaapskooi Blaricummerheide              € 10.000,00

                  Totaal                                                     € 2.657.070,00   € 1.717.580,00   € 2.659.380,00   € 1.216.640,00   € 192.640,00




Goois
                  Organisatie GNR
                  Ontwikkeling projectbureau en professionalisering          € 190.500,00      € 190.500,00     € 110.800,00
                  projectmanagement
                  doorbelasting projectbureau nog te verdelen uren                                               € 79.700,00    € 190.500,00     € 190.500,00




Natuurreservaat
                  Totaal                                                     € 2.847.570,00   € 1.908.080,00   € 2.849.880,00   € 1.407.140,00   € 383.140,00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>