<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>ONDERWERP                                                           PROJECTNUMMER
Investeringskosten indicatief voor onderdoorgang Station            D.07021.000008.0120
Hoorn
                                                                    ONZE REFERENTIE
DATUM                                                               D10002788:18
24 november 2019


VAN
Lisette Hellinga
AAN
Gemeente Hoorn, Mevr. B. Speksnijder




Inleiding
Voor de herontwikkeling van het stationsgebied bij Station Hoorn wordt overwogen om een onderdoorgang toe te
passen. Om te beslissen of dit een gewenste oplossing is, dient eerst een grove inschatting van de
investeringskosten gemaakt te worden. Voor twee varianten zijn op basis van eenheidsprijzen de
investeringskosten ingeschat. De varianten betreffen een voetgangerspassage en een onderdoorgang voor
autoverkeer.

De locatie van de toekomstige onderdoorgang is weergegeven in Figuur 1. De inpasbaarheid vin de omgeving is
niet meegenomen. Dit moet in een eventuele vervolgfase beschouwd worden.




                                                     Onderdoorgang autoverkeer




                                                              Voetgangerspassage




Figuur 1: Locatie van onderdoorgang



Uitgangspunten

Prijspeil, Valuta, Wet- en regelgeving
De volgende uitgangspunten met betrekking tot prijspeil, valuta, wet- en regelgeving zijn aangehouden:
• Prijspeil van 1 juli 2019;
• Alle bedragen genoemd in dit product zijn Euro;
• Exclusief BTW;
• Standlijn wet- en regelgeving van 1 januari 2019.




Arcadis Nederland B.V., Nieuwe Steen 3, 1625 HV Hoorn    T +31 (0)88 4261 261      www.arcadis.com

Arcadis Nederland B.V. - Registered office: Arnhem - Registered number: 09036504
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Uitsluitingen raming Investering
Zoals aangegeven is de inpasbaarheid van de onderdoorgangen in deze fase van het project niet beschouwd.
Om deze reden zijn bepaalde onderdelen uitgesloten van de kostenraming zoals gepresenteerd. Hieronder is een
opsomming gegeven van de onderdelen welke uitgesloten zijn in de kostenramingen:
• Alle onderdelen niet genoemd in de raming;
• Inpassing van de onderdoorgang in de omgeving:
   • Bestaande ondergrondse infrastructuur;
   • Milieukundige aspecten (bodem- en of watervervuilingen);
   • Aanpassing bestaand wegennet;
   • Herinrichting maaiveld na realisatie onderdoorgang;
• Buitendienststellingen en verbussingskosten;
• Verwijderen van de bestaande traverse, inclusief de benodigde spoorse aanpassingen;
• Vastgoedkosten;
• Opdrachtgeverkosten;
• Onzekerheidsreserve;
• Reserve extern voorzien;
• Exploitatiekosten;
• Onderhoudskosten.

Voetgangerspassage
Voor de eenheidsprijs bepaling van de voetgangerspassage zijn de volgende uitgangspunten aangehouden:
• De locatie is aangehouden ter plaatse van de huidige traverse;
• Lengte is circa 60m;
• Breedte is 6000mm inwendig;
• Hoogte is 3000mm inwendig;
• Voor de aankleding is uitgegaan van sober en doelmatig;
• De benodigde voorzieningen / installaties zijn opgenomen;
• De aansluiting aan de zuid- en noordzijde van de spoorbundel;
• Trappen en liften;
• Aangenomen is dat er maatregelen getroffen moeten worden tegen opdrijven;
• In de kostenraming (zie bijlage) zijn aanvullende uitgangspunten per post benoemd (indien van toepassing).

Onderdoorgang autoverkeer
Voor de eenheidsprijs bepaling van de onderdoorgang met autoverkeer zijn de volgende uitgangspunten
aangehouden:
• De locatie is in het verlengde van de Maelsonstraat onder de sporen door (dus ongeveer ter hoogte van
   traverse);
• Lengte gesloten deel is circa 220 m (hiermee wordt niet gesproken van een tunnel, maar van een
   onderdoorgang);
• Toeritten zijn onder een helling van 6%, en hebben een lengte van circa 100 m;
• Inwendige breedte is 8500mm. Hierbij is rekening gehouden met 2 rijstroken (elke richting 1 strook);
• Er is geen fysieke rijbaanscheiding voorzien, alleen belijning;
• Inwendige hoogte is 4600mm;
• Voor de aankleding is uitgegaan van sober en doelmatig;
• Voorzieningen / installaties t.b.v. onderdoorgang (dus geen tunnelinstallaties);
• De onderdoorgang sluit aan op de Maelsonstraat (noordzijde) en aan de zuidzijde op een (mogelijke)
   ondergrondse garage onder de Noorder Veemarkt en Noorderplantsoen;
• Aangenomen wordt dat er maatregelen getroffen moeten worden tegen opdrijven;
• In de kostenraming (zie bijlage) zijn aanvullende uitgangspunten per post benoemd (indien van toepassing).




Onze referentie: D10002788:18 - Datum: 24 november 2019                                                        2 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Indicatieve investeringskosten
Voor beide onderdoorgangen is een grove indicatie van de kosten gegeven.

Investeringskosten voetgangerspassage
Met het realiseren van een voetgangerspassage, conform aangehouden uitgangspunten en uitsluitingen, is een
investering van ca. € 10.950.000,- gemoeid, met een bandbreedte tussen de € 6.600.000,- en € 15.350.000,-.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.


Investeringskosten onderdoorgang voor autoverkeer
Met het realiseren van een onderdoorgang voor autoverkeer, conform aangehouden uitgangspunten en
uitsluitingen, is een investering van ca. € 39.400.000,- gemoeid, met een bandbreedte tussen de € 23.650.000,-
en € 55.165.000,-.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.




Onze referentie: D10002788:18 - Datum: 24 november 2019                                                          3 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijlage A - SSK-raming voetgangerspassage




Onze referentie: D10002788:18 - Datum: 24 november 2019   4 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                           Arcadis - Team Kostenmanagement                                                 Tabblad: Colofon


   Project: Poort van Hoorn    -   Projectnr: -       -    Opdr.gever: Gemeente Hoorn                                                                                         Prijspeil raming: 01-07-19
   Versie raming: 0.2   -   Status: Definitief    -       Opgesteld door: E.M. van der Knoop                                                                                   Datum raming: 21-11-19

    Colofon                                                                                                                                                                  Versie 3.05a (18 juni 2014)




   Project:
     Project                                                     Poort van Hoorn
      Omschrijving / specificatie                                Voetgangers passage
      Projectfase                                                HBO
      Opdrachtgever                                              Gemeente Hoorn
      Projectmanager                                             L. Hellinga
      Manager projectbeheersing                                  -
      Technisch manager                                          -

   Raming:
    Type raming                                                  Deterministische bedrijfseconomische kostenraming
    Datum opstelling raming                                      21 november 2019
    Opsteller raming                                             E.M. van der Knoop
    Mede opstellers raming                                       -
    Versie raming                                                0.2
    Status raming                                                Definitief
    Prijspeil raming                                             1 juli 2019
    Valuta                                                       Euro

   Archivering:
     Project-/dossier-/SAP-nummer                                -
     Documentnummer raming                                       -
     Nummer kostenrapportage                                     -
     Bestandsnaam raming                                         Voetgangers passage Hoorn v0.2 22-11-2019.xlsm
     Locatie (map) opgeslagen raming                             \\Nero\in_proarc_ct\TEAM KM\Projecten\D07021.000008.0120 Hoorn Traverse\02 Kostenraming

   Toetsing:
     Raming intern getoetst door                                 M.C. van Zeist
     Datum interne toetsing                                      22 november 2019
     Raming extern getoetst door                                 -
     Datum externe toetsing                                      -

   Parafering:
     Paraaf opsteller raming                                     E.M. van der Knoop
     Paraaf interne toetser                                      M.C. van Zeist
     Paraaf externe toetser                                      -
     Paraaf projectleider                                        -
     Paraaf manager projectbeheersing                            -
     Paraaf projectmanager                                       -




Printdatum: 22-11-2019 16:15                                                                                           Pagina 1 van 5                      Bestand: Voetgangers passage Hoorn v0.2 22-11-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                                       Arcadis - Team Kostenmanagement                                                                                             Tabblad: Samenvatting SSK


    Project: Poort van Hoorn      -   Projectnr: -       -   Opdr.gever: Gemeente Hoorn                                                                                                                                       Prijspeil raming:                     01-07-19
    Versie raming: 0.2   -     Status: Definitief    -       Opgesteld door: E.M. van der Knoop                                                                                                                                Datum raming:                        21-11-19

    Samenvatting SSK                                                                                                                                                                                                                              Versie 3.05a (18 juni 2014)
                                                                                                     Kostengroepen                                                                                Voorziene kosten          Risicoreservering                         Totaal
                                                                                                                           Directe kosten           Directe kosten         Indirecte kosten
                                                                                                  Kostencategorieën
                                                                                                                                Benoemd         Nader te detailleren
    Investeringskosten (indeling naar categorie):

                               Voetgangers passage
         Bouwkosten Deelraming RWS_Dummy    (= niet meegenomen)                                                       €       3.891.242-    €              583.686-    €        1.930.591-    €        6.405.519-    €               640.552-     €              7.046.071-
       Bouwkosten                                                                                                     €       3.891.242     €              583.686     €        1.930.591     €        6.405.519     €               640.552      €              7.046.071

       Vastgoedkosten                                                                                                 €                 -   €                      -   €                  -   €                  -   €                       -    €                        -

       Engineeringskosten                                                                                             €        1.537.325    €                      -   €                  -   €        1.537.325     €               153.732      €              1.691.057

       Overige bijkomende kosten                                                                                      €          707.676    €                    -     €                -     €          707.676     €               70.768       €                778.443
    Subtotaal investeringskosten                                                                                      €        6.136.242    €              583.686     €        1.930.591     €        8.650.519     €              865.052       €              9.515.571
       Objectoverstijgende risico's                                                                                                                                                                                  €            1.427.336       €              1.427.336
    Investeringskosten deterministisch                                                                                €        6.136.242    €              583.686     €        1.930.591     €        8.650.519     €            2.292.388       €             10.942.907
       Scheefte                                                                                                                                                                                                      €                    -       €                      -
    Investeringskosten exclusief BTW                                                                                                                                                          €         8.650.519    €            2.292.388       €             10.942.907
       BTW (= niet meegenomen)                                                                                                                                                                €                 -    €                    -       €                      -
    Investeringskosten exclusief BTW                                                                                                                                                          €         8.650.519    €            2.292.388       €             10.942.907
                             Bandbreedte: met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen                                                                                 €          6.565.744              en                €              15.320.070
                                                                                             Variatiecoëfficiënt                                                                                                               40%




Printdatum: 22-11-2019 16:15                                                                                                       Pagina 2 van 5                                                                        Bestand: Voetgangers passage Hoorn v0.2 22-11-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                               Arcadis - Team Kostenmanagement                                                                             Tabblad: Objectoverstijgende risico's




                      Project: Poort van Hoorn    -   Projectnr: -       -   Opdr.gever: Gemeente Hoorn                                                        Prijspeil raming:             01-07-19
                      Versie raming: 0.2   -   Status: Definitief    -       Opgesteld door: E.M. van der Knoop                                                 Datum raming:                21-11-19

                      Objectoverstijgende risico's                                                                                                                         Versie 3.05a (18 juni 2014)
       TRUE             Deelraming aan                                                                                                                                                      Totaal       BTW

       Code           Omschrijving post                                                                                    Hoeveelheid      Eenheid                     Prijs                             %                  bedrag

                      Objectoverstijgende risicio's investeringskosten:                                                              Kans   Eenheid                    Gevolg                 Totaal

 NBOORINV                Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%)                                            15,00%       %       €           9.515.571       €     1.427.336       0,00%         €                  -
                                                                                                                                  15,00% t.o.v. subtotaal investeringskosten
 OORINV             Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten                                                                                                         €     1.427.336       0,00%         €                  -




Printdatum: 22-11-2019 16:15                                                                                               Pagina 3 van 5                                                                     Bestand: Voetgangers passage Hoorn v0.2 22-11-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                                Arcadis - Team Kostenmanagement                                                                                  Tabblad: Voetgangers passage




                      Project: Poort van Hoorn     -   Projectnr: -       -   Opdr.gever: Gemeente Hoorn                                                    Prijspeil raming:             01-07-19
                      Versie raming: 0.2    -   Status: Definitief    -       Opgesteld door: E.M. van der Knoop                                             Datum raming:                21-11-19

                      Deelraming Voetgangers passage                                                                                                                    Versie 3.05a (18 juni 2014)
       TRUE             Deelraming aan                                                                                                                                                   Totaal        BTW

       Code           Omschrijving post                                                                                  Hoeveelheid         Eenheid                 Prijs                              %                 bedrag

                      Investeringskosten:                                                                                   Hoeveelheid       Eenheid                   Prijs

                                Let goed op GW stand en GEO rapport blz 3 punt 2.4                                                                                                                    21,00%        €                 -
                                Tunnel bouwen in een gesloten bouwkuip                                                                                                                                21,00%        €                 -
                                Toepassen van groutanker i.v.m. opdrijven                                                                                                                             21,00%        €                 -
                                Toepassen van bemaling                                                                                                                                                21,00%        €                 -
                                Dekken voorbouwen en inschuiven                                                                                                                                       21,00%        €                 -
                                Dekken rusten op Tubexpalen                                                                                                                                           21,00%        €                 -
                                Hierna alles ontgraven                                                                                                                                                21,00%        €                 -
                                Tijdelijk perron over bouwkuip                                                                                                                                        21,00%        €                 -
                                Er zijn meerdere TVP's nodig nu niet opgenomen in de raming idem voor                                                                                                 21,00%        €                 -
                               verbussing
                                                                                                                                                                                                      21,00%        €                 -
                               Aanbrengen tubex palen                                                                           912,00         m1       €         300,00        €        273.600      21,00%        €                 -
                               Aanbrengen damwanden                                                                           2.880,00         m2       €         200,00        €        576.000      21,00%        €                 -
                               Stempeling                                                                                        85,00         ton      €       1.500,00        €        127.500      21,00%        €                 -
                               Bemaling                                                                                           1,00         pst      €     100.000,00        €        100.000      21,00%        €                 -
                                                                                                                                                                                                      21,00%        €                 -
                               ontgraven                                                                                      2.700,00         m3       €            15,00      €          40.500     21,00%        €                 -
                               opslaan en aanvullen rondom tunnel                                                               456,00         m3       €             5,00      €           2.280     21,00%        €                 -
                               afvoeren en storten                                                                            2.244,00         m3       €            10,00      €          22.440     21,00%        €                 -
                               geen rekening gehouden met PFAS                                                                                                                                        21,00%        €                 -
                                                                                                                                                                                                      21,00%        €                 -
                               Aanbrengen groutankers =16m1                                                                      80,00         stk      €        2.500,00       €        200.000      21,00%        €                 -
                                                                                                                                                                                                      21,00%        €                 -
                               Beton t.b.v. vloer                                                                               350,00         m3       €         500,00        €        175.000      21,00%        €                 -
                               Beton t.b.v. wanden                                                                              220,00         m3       €         750,00        €        165.000      21,00%        €                 -
                               Beton t.b.v dekken                                                                               305,00         m3       €         575,00        €        175.375      21,00%        €                 -
                               Inschuiven dekken 3 stuks                                                                          1,00         pst      €     120.000,00        €        120.000      21,00%        €                 -
                               Overgangsconstructie sporen                                                                        1,00         pst      €     125.000,00        €        125.000      21,00%        €                 -
                                                                                                                                                                                                      21,00%        €                 -
                               Aafwerking vloer                                                                                 360,00         ehd      €          150,00       €          54.000     21,00%        €                 -
                               Afwerking wand                                                                                   360,00         ehd      €          125,00       €          45.000     21,00%        €                 -
                               Afwerking plafond                                                                                360,00         ehd      €          175,00       €          63.000     21,00%        €                 -
                                                                                                                                                                                                      21,00%        €                 -
                               E&W                                                                                              360,00         m2       €          125,00       €          45.000     21,00%        €                 -
                                                                                                                                                                                                      21,00%        €                 -
                               Trappartijen                                                                                       2,00         stk      €      65.000,00        €        130.000      21,00%        €                 -
                               Liftput- en schacht                                                                                2,00         stk      €     125.000,00        €        250.000      21,00%        €                 -
                               Luifels boven trapentree                                                                           2,00         stk      €      75.000,00        €        150.000      21,00%        €                 -
                                                                                                                                                                                                      21,00%        €                 -
                               In en uitbouwen sporen t.b.v. aanbrengen tubex en damwanden en inschuiven                          1,00         pst      €     347.000,00        €        347.000      21,00%        €                 -
                               dekken
                                BVL aan de kant t.b.v. damwand en tubex                                                           1,00         pst      €     100.000,00        €        100.000      21,00%        €                 -
                                K&L Prorail in de luchthouden                                                                     1,00         pst      €      25.000,00        €         25.000      21,00%        €                 -
                                                                                                                                                                                                      21,00%        €                 -
                               Overige kosten                                                                                                           €              -        €              -      21,00%        €                 -
                               NVW Veiligheid                                                                                    7,50%         %        €   3.311.695,00        €        248.377      21,00%        €                 -




Printdatum: 22-11-2019 16:15                                                                                                Pagina 4 van 5                                                                     Bestand: Voetgangers passage Hoorn v0.2 22-11-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                                 Arcadis - Team Kostenmanagement                                                                                      Tabblad: Voetgangers passage




                      Project: Poort van Hoorn      -   Projectnr: -       -   Opdr.gever: Gemeente Hoorn                                                     Prijspeil raming:                01-07-19
                      Versie raming: 0.2     -   Status: Definitief    -       Opgesteld door: E.M. van der Knoop                                               Datum raming:                  21-11-19

                      Deelraming Voetgangers passage                                                                                                                         Versie 3.05a (18 juni 2014)
       TRUE             Deelraming aan                                                                                                                                                        Totaal        BTW

       Code           Omschrijving post                                                                                   Hoeveelheid         Eenheid                  Prijs                                 %                 bedrag

                                 Werktreinen t.b.v. aan/afvoer materialen en materieel                                            2,50%         %       €      3.311.695,00        €           82.792      21,00%        €                 -
                                 Faseringskosten                                                                                  2,50%         %       €      3.311.695,00        €           82.792      21,00%        €                 -
                                 Toeslag t.b.v. nacht- en weekendwerken                                                           5,00%         %       €      3.311.695,00        €          165.585      21,00%        €                 -
                                                                                                                                                                                                           21,00%        €                 -
  00-BDBK                  Benoemde directe bouwkosten                                                                                                                             €       3.891.242        0,00%        €                 -
  00-NTDBK                 Nader te detailleren bouwkosten (%)                                                                   15,00%         %       €         3.891.242        €         583.686        0,00%        €                 -
  00-DBK                 Directe bouwkosten                                                                                                                                        €       4.474.928        0,00%        €                 -
  00-IBKEK99                    Eenmalige kosten (%)                                                                              4,00%         %       €         4.474.928        €         178.997        0,00%        €                 -
  00-IBKEK                 Totaal eenmalige kosten                                                                                0,00%                 €           178.997         €                -
  00-IBKUK                 Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%)                                                         14,00%         %       €         4.474.928        €         626.490        0,00%        €                 -
  00-IBKAK1                Algemene kosten (%)                                                                                    8,00%         %       €         5.280.415        €         422.433        0,00%        €                 -
  00-IBKW1                 Winst (%)                                                                                              3,00%         %       €         5.702.848        €         171.085        0,00%        €                 -
  00-IBKR1                 Risico (%)                                                                                             3,00%         %       €         5.702.848        €         171.085        0,00%        €                 -
                                                                                                                                                                                   €                -      21,00%        €                 -
                               Leverantie tractieliften                                                                            2,00         stk     €           175.000        €         350.000       21,00%        €                 -
                               Coordinatiekosten                                                                                  3,00%         %       €           350.000        €          10.500       21,00%        €                 -
                                                                                                                                     -         post     €                 -        €                -      21,00%        €                 -
  00-IBK                Indirecte bouwkosten                                                                                     43,14% t.o.v. directe bouwkosten                  €       1.930.591        0,00%        €                 -
  00-VBK              Voorziene bouwkosten                                                                                                                                         €       6.405.519        0,00%        €                 -
  00-NBORBK             Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%)                                                                 10,00%         %       €         6.405.519        €         640.552        0,00%        €                 -
  00-RBK              Risico's bouwkosten                                                                                        10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten                €         640.552        0,00%        €                 -
  00-BK             Bouwkosten Deelraming Voetgangers passage                                                                                                                      €       7.046.071        0,00%        €                 -

  00-VK             Vastgoedkosten Deelraming Voetgangers passage                                                                                                                  €                   -   0,00%         €                 -

                                 PEAT kosten                                                                                     24,00%         %       €         6.405.519        €       1.537.325       21,00%        €                 -
                                                                                                                                                                                                           21,00%        €                 -
  00-BDEK                  Benoemde directe engineeringskosten                                                                                                                     €       1.537.325        0,00%        €                 -
  00-VEK              Voorziene engineeringskosten                                                                                                                                 €       1.537.325        0,00%        €                 -
  00-NBOREK             Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)                                                         10,00%         %       €         1.537.325        €         153.732        0,00%        €                 -
  00-REK              Risico's engineeringskosten                                                                                10,00% t.o.v. voorz. engineeringskosten           €         153.732        0,00%        €                 -
  00-EK             Engineeringskosten Deelraming Voetgangers passage                                                                                                              €       1.691.057        0,00%        €                 -

                                 Overige Bijkomende Kosten (%)                                                                   10,00%         %       €         6.405.519        €          640.552      21,00%        €                 -

                                 tis/vgv                                                                                          1,50%         %       €         4.474.928        €            67.124     21,00%        €                 -
                                 geen verbussing                                                                                                                                                           21,00%        €                 -
                                 geen TVP                                                                                                                                                                  21,00%        €                 -
                                                                                                                                                                                                           21,00%        €                 -
  00-BDOBK                 Benoemde directe overige bijkomende kosten                                                                                                              €          707.676       0,00%        €                 -
  00-VOBK             Voorziene overige bijkomende kosten                                                                                                                          €          707.676       0,00%        €                 -
  00-NBOROBK            Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)                                                  10,00%         %       €           707.676        €           70.768       0,00%        €                 -
  00-ROBK             Risico's overige bijkomende kosten                                                                         10,00% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten         €           70.768       0,00%        €                 -
  00-OBK            Overige bijkomende kosten Deelraming Voetgangers passage                                                                                                       €          778.443       0,00%        €                 -

  00-INV            Investeringskosten Deelraming Voetgangers passage                                                                                                              €       9.515.571       0,00%         €                 -




Printdatum: 22-11-2019 16:15                                                                                                 Pagina 5 van 5                                                                         Bestand: Voetgangers passage Hoorn v0.2 22-11-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Bijlage B - SSK-raming onderdoorgang voor autoverkeer




Onze referentie: D10002788:18 - Datum: 24 november 2019   5 van 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                           Arcadis - Team Kostenmanagement                                       Tabblad: Colofon


   Project: Poort van Hoorn    -   Projectnr: -       -    Opdr.gever: Gemeente Hoorn                                                                              Prijspeil raming: 01-07-19
   Versie raming: 0.2   -   Status: Definitief    -       Opgesteld door: E.M. van der Knoop                                                                        Datum raming: 21-11-19

    Colofon                                                                                                                                                        Versie 3.05a (18 juni 2014)




   Project:
     Project                                                     Poort van Hoorn
      Omschrijving / specificatie                                Auto onderdoorgang
      Projectfase                                                HBO
      Opdrachtgever                                              Gemeente Hoorn
      Projectmanager                                             L. Hellinga
      Manager projectbeheersing                                  -
      Technisch manager                                          -

   Raming:
    Type raming                                                  Deterministische bedrijfseconomische kostenraming
    Datum opstelling raming                                      21 november 2019
    Opsteller raming                                             E.M. van der Knoop
    Mede opstellers raming                                       -
    Versie raming                                                0.2
    Status raming                                                Definitief
    Prijspeil raming                                             1 juli 2019
    Valuta                                                       Euro

   Archivering:
     Project-/dossier-/SAP-nummer                                -
     Documentnummer raming                                       -
     Nummer kostenrapportage                                     -
     Bestandsnaam raming                                         Auto ODG Hoorn v0.2 22-11-2019.xlsm
     Locatie (map) opgeslagen raming                             \\Nero\in_proarc_ct\TEAM KM\Projecten\D07021.000008.0120 Hoorn Traverse\02 Kostenraming

   Toetsing:
     Raming intern getoetst door                                 M.C. van Zeist
     Datum interne toetsing                                      22 november 2019
     Raming extern getoetst door                                 -
     Datum externe toetsing                                      -

   Parafering:
     Paraaf opsteller raming                                     E.M. van der Knoop
     Paraaf interne toetser                                      M.C. van Zeist
     Paraaf externe toetser                                      -
     Paraaf projectleider                                        -
     Paraaf manager projectbeheersing                            -
     Paraaf projectmanager                                       -




Printdatum: 22-11-2019 16:16                                                                                           Pagina 1 van 6                      Bestand: Auto ODG Hoorn v0.2 22-11-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                                       Arcadis - Team Kostenmanagement                                                                                          Tabblad: Samenvatting SSK


    Project: Poort van Hoorn      -   Projectnr: -       -   Opdr.gever: Gemeente Hoorn                                                                                                                                    Prijspeil raming:                     01-07-19
    Versie raming: 0.2   -     Status: Definitief    -       Opgesteld door: E.M. van der Knoop                                                                                                                             Datum raming:                        21-11-19

    Samenvatting SSK                                                                                                                                                                                                                           Versie 3.05a (18 juni 2014)
                                                                                                     Kostengroepen                                                                                Voorziene kosten       Risicoreservering                         Totaal
                                                                                                                           Directe kosten           Directe kosten         Indirecte kosten
                                                                                                  Kostencategorieën
                                                                                                                                Benoemd         Nader te detailleren
    Investeringskosten (indeling naar categorie):

                               Auto onderdoorgang
         Bouwkosten Deelraming RWS_Dummy    (= niet meegenomen)                                                       €      15.520.804-    €           2.328.121-     €        6.466.880-    €       24.315.804-    €         2.431.580-      €             26.747.385-
       Bouwkosten                                                                                                     €      15.520.804     €           2.328.121      €        6.466.880     €       24.315.804     €         2.431.580       €             26.747.385

       Vastgoedkosten                                                                                                 €                 -   €                      -   €                  -   €                  -   €                    -    €                        -

       Engineeringskosten                                                                                             €        4.133.687    €                      -   €                  -   €        4.133.687     €            413.369      €              4.547.055

       Overige bijkomende kosten                                                                                      €       2.699.314     €                   -      €                -     €        2.699.314     €           269.931       €              2.969.246
    Subtotaal investeringskosten                                                                                      €      22.353.805     €           2.328.121      €        6.466.880     €       31.148.805     €         3.114.881       €             34.263.686
       Objectoverstijgende risico's                                                                                                                                                                                  €         5.139.553       €              5.139.553
    Investeringskosten deterministisch                                                                                €      22.353.805     €           2.328.121      €        6.466.880     €       31.148.805     €         8.254.433       €             39.403.239
       Scheefte                                                                                                                                                                                                      €                 -       €                      -
    Investeringskosten exclusief BTW                                                                                                                                                          €       31.148.805     €         8.254.433       €             39.403.239
       BTW (= niet meegenomen)                                                                                                                                                                €                -     €                 -       €                      -
    Investeringskosten exclusief BTW                                                                                                                                                          €       31.148.805     €         8.254.433       €             39.403.239
                             Bandbreedte: met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen                                                                                 €         23.641.943           en                €              55.164.534
                                                                                             Variatiecoëfficiënt                                                                                                            40%




Printdatum: 22-11-2019 16:16                                                                                                       Pagina 2 van 6                                                                               Bestand: Auto ODG Hoorn v0.2 22-11-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                               Arcadis - Team Kostenmanagement                                                                        Tabblad: Objectoverstijgende risico's




                      Project: Poort van Hoorn    -   Projectnr: -       -    Opdr.gever: Gemeente Hoorn                                                         Prijspeil raming:            01-07-19
                      Versie raming: 0.2   -   Status: Definitief    -       Opgesteld door: E.M. van der Knoop                                                   Datum raming:                21-11-19

                       Objectoverstijgende risico's                                                                                                                          Versie 3.05a (18 juni 2014)
       TRUE             Deelraming aan                                                                                                                                                        Totaal       BTW

       Code           Omschrijving post                                                                                      Hoeveelheid      Eenheid                     Prijs                             %              bedrag

                      Objectoverstijgende risicio's investeringskosten:                                                               Kans    Eenheid                    Gevolg                 Totaal

  NBOORINV               Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%)                                              15,00%       %       €         34.263.686        €      5.139.553      0,00%     €                  -
                                                                                                                                    15,00% t.o.v. subtotaal investeringskosten
  OORINV            Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten                                                                                                           €      5.139.553      0,00%     €                  -




Printdatum: 22-11-2019 16:16                                                                                               Pagina 3 van 6                                                                          Bestand: Auto ODG Hoorn v0.2 22-11-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                               Arcadis - Team Kostenmanagement                                                                         Tabblad: Auto onderdoorgang




                     Project: Poort van Hoorn     -   Projectnr: -       -    Opdr.gever: Gemeente Hoorn                                                   Prijspeil raming:             01-07-19
                     Versie raming: 0.2    -   Status: Definitief    -       Opgesteld door: E.M. van der Knoop                                             Datum raming:                21-11-19

                      Deelraming Auto onderdoorgang                                                                                                                    Versie 3.05a (18 juni 2014)
      TRUE              Deelraming aan                                                                                                                                                  Totaal        BTW

       Code          Omschrijving post                                                                                      Hoeveelheid     Eenheid                 Prijs                              %              bedrag

                     Investeringskosten:                                                                                      Hoeveelheid    Eenheid                   Prijs

                                Let goed op GW stand en GEO rapport blz 3 punt 2.4                                                                                                                   21,00%     €                -
                                Tunnel bouwen in een gesloten bouwkuip                                                                                                                               21,00%     €                -
                                Toepassen van groutanker i.v.m. opdrijven                                                                                                                            21,00%     €                -
                                Toepassen van bemaling                                                                                                                                               21,00%     €                -
                                Dekken voorbouwen en inschuiven                                                                                                                                      21,00%     €                -
                                Dekken rusten op Tubexpalen                                                                                                                                          21,00%     €                -
                                Hierna alles ontgraven                                                                                                                                               21,00%     €                -
                                Tijdelijk perron over bouwkuip                                                                                                                                       21,00%     €                -
                                Er zijn meerdere TVP's nodig nu niet opgenomen in de raming idem voor                                                                                                21,00%     €                -
                               verbussing
                                                                                                                                                                                                     21,00%     €                -
                               Toerit Noord lengte 100m                                                                                                                                              21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                     21,00%     €                -
                               Aanbrengen damwanden                                                                             2.899,00      m2       €          200,00       €        579.800      21,00%     €                -
                               Stempeling balken en buizen                                                                        135,00      ton      €        1.500,00       €        202.500      21,00%     €                -
                               Bemaling                                                                                             1,00      pst      €      100.000,00       €        100.000      21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                     21,00%     €                -
                               ontgraven                                                                                        4.887,50      m3       €            15,00 €              73.313      21,00%     €                -
                               opslaan en aanvullen rondom tunnel                                                                 767,50      m3       €             5,00 €               3.838      21,00%     €                -
                               afvoeren en storten                                                                              4.120,00      m3       €            10,00 €              41.200      21,00%     €                -
                               geen rekening gehouden met PFAS                                                                                                                                       21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                     21,00%     €                -
                               Aanbrengen groutankers =16m1                                                                       125,00      stk      €         2.500,00      €        312.500      21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                     21,00%     €                -
                               Beton t.b.v. vloer 900mm                                                                           927,00      m3       €           500,00      €        463.500      21,00%     €                -
                               Beton t.b.v. wanden 900mm                                                                          540,00      m3       €           750,00      €        405.000      21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                     21,00%     €                -
                               asfalt in toerit                                                                                   850,00      m2       €            50,00      €         42.500      21,00%     €                -
                               halve barrier tegen wand                                                                           200,00      m1       €           150,00      €         30.000      21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                     21,00%     €                -
                               Toerit Zuid lengte 100m                                                                                                                                               21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                     21,00%     €                -
                               Aanbrengen damwanden                                                                             2.899,00      m2       €          200,00       €        579.800      21,00%     €                -
                               Stempeling balken en buizen                                                                        135,00      ton      €        1.500,00       €        202.500      21,00%     €                -
                               Bemaling                                                                                             1,00      pst      €      100.000,00       €        100.000      21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                     21,00%     €                -
                               ontgraven                                                                                        4.887,50      m3       €            15,00 €              73.313      21,00%     €                -
                               opslaan en aanvullen rondom tunnel                                                                 767,50      m3       €             5,00 €               3.838      21,00%     €                -
                               afvoeren en storten                                                                              4.120,00      m3       €            10,00 €              41.200      21,00%     €                -
                               geen rekening gehouden met PFAS                                                                                                                                       21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                     21,00%     €                -
                               Aanbrengen groutankers =16m1                                                                       125,00      stk      €         2.500,00      €        312.500      21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                     21,00%     €                -




Printdatum: 22-11-2019 16:16                                                                                              Pagina 4 van 6                                                                      Bestand: Auto ODG Hoorn v0.2 22-11-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                              Arcadis - Team Kostenmanagement                                                                        Tabblad: Auto onderdoorgang




                     Project: Poort van Hoorn    -   Projectnr: -       -    Opdr.gever: Gemeente Hoorn                                                  Prijspeil raming:             01-07-19
                     Versie raming: 0.2   -   Status: Definitief    -       Opgesteld door: E.M. van der Knoop                                            Datum raming:                21-11-19

                      Deelraming Auto onderdoorgang                                                                                                                  Versie 3.05a (18 juni 2014)
      TRUE              Deelraming aan                                                                                                                                                Totaal        BTW

       Code          Omschrijving post                                                                                     Hoeveelheid     Eenheid                Prijs                              %              bedrag

                               Beton t.b.v. vloer 900mm                                                                          927,00      m3      €           500,00      €        463.500      21,00%     €                -
                               Beton t.b.v. wanden 900mm                                                                         540,00      m3      €           750,00      €        405.000      21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                   21,00%     €                -
                               asfalt in toerit                                                                                  850,00      m2      €            50,00      €         42.500      21,00%     €                -
                               halve barrier tegen wand                                                                          200,00      m1      €           150,00      €         30.000      21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                   21,00%     €                -
                               Gesloten deel                                                                                                                                                       21,00%     €                -
                               Aanbrengen tubex palen                                                                            912,00      m1      €          300,00       €        273.600      21,00%     €                -
                               Aanbrengen damwanden                                                                            9.490,00      m2      €          200,00       €      1.898.000      21,00%     €                -
                               Stempeling balken en buizen                                                                       210,00      ton     €        1.500,00       €        315.000      21,00%     €                -
                               Bemaling                                                                                            1,00      pst     €      200.000,00       €        200.000      21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                   21,00%     €                -
                               ontgraven                                                                                      18.722,00      m3      €            15,00 €             280.830      21,00%     €                -
                               opslaan en aanvullen rondom tunnel                                                              4.212,00      m3      €             5,00 €              21.060      21,00%     €                -
                               afvoeren en storten                                                                            14.510,00      m3      €            10,00 €             145.100      21,00%     €                -
                               geen rekening gehouden met PFAS                                                                                                                                     21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                   21,00%     €                -
                               Aanbrengen groutankers =16m1                                                                      160,00      stk     €         2.500,00      €        400.000      21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                   21,00%     €                -
                               Beton t.b.v. vloer                                                                              2.039,40      m3      €          500,00       €      1.019.700      21,00%     €                -
                               Beton t.b.v. wanden                                                                             1.821,60      m3      €          750,00       €      1.366.200      21,00%     €                -
                               Beton t.b.v dekken                                                                              2.039,40      m3      €          575,00       €      1.172.655      21,00%     €                -
                               Inschuiven dekken 3 stuks                                                                           1,00      pst     €      120.000,00       €        120.000      21,00%     €                -
                               Overgangsconstructie sporen                                                                         1,00      pst     €      125.000,00       €        125.000      21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                   21,00%     €                -
                               asfalt in gesloten deel                                                                         1.870,00      m2      €            50,00      €         93.500      21,00%     €                -
                               halve barrier tegen wand                                                                          440,00      m1      €           150,00      €         66.000      21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                   21,00%     €                -
                               waterkelder                                                                                         1,00      pst     €      250.000,00       €        250.000      21,00%     €                -
                               pompen etc t.b.v. waterkelder                                                                       1,00      pst     €       75.000,00       €         75.000      21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                   21,00%     €                -
                               E&W                                                                                             1.870,00      m2      €           125,00      €        233.750      21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                   21,00%     €                -
                                In en uitbouwen sporen t.b.v. aanbrengen tubex en damwanden en inschuiven                          1,00      pst     €      520.500,00       €        520.500      21,00%     €                -
                               dekken
                                BVL aan de kant t.b.v. damwand en tubex                                                            1,00      pst     €      100.000,00       €        100.000      21,00%     €                -
                                K&L Prorail in de luchthouden                                                                      1,00      pst     €       25.000,00       €         25.000      21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                   21,00%     €                -
                               Overige kosten                                                                                                                                                      21,00%     €                -
                               NVW Veiligheid                                                                                     7,50%       %      €   13.209.195,00       €        990.690      21,00%     €                -
                               Werktreinen t.b.v. aan/afvoer materialen en materieel                                              2,50%       %      €   13.209.195,00       €        330.230      21,00%     €                -
                               Faseringskosten                                                                                    2,50%       %      €   13.209.195,00       €        330.230      21,00%     €                -
                               Toeslag t.b.v. nacht- en weekendwerken                                                             5,00%       %      €   13.209.195,00       €        660.460      21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                   21,00%     €                -




Printdatum: 22-11-2019 16:16                                                                                             Pagina 5 van 6                                                                     Bestand: Auto ODG Hoorn v0.2 22-11-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                              Arcadis - Team Kostenmanagement                                                                                 Tabblad: Auto onderdoorgang




                     Project: Poort van Hoorn    -   Projectnr: -       -    Opdr.gever: Gemeente Hoorn                                                       Prijspeil raming:                01-07-19
                     Versie raming: 0.2   -   Status: Definitief    -       Opgesteld door: E.M. van der Knoop                                                 Datum raming:                   21-11-19

                      Deelraming Auto onderdoorgang                                                                                                                          Versie 3.05a (18 juni 2014)
      TRUE              Deelraming aan                                                                                                                                                        Totaal         BTW

       Code          Omschrijving post                                                                                     Hoeveelheid     Eenheid                     Prijs                                  %              bedrag

  00-BDBK                  Benoemde directe bouwkosten                                                                                                                             €      15.520.804        0,00%      €                -
  00-NTDBK                 Nader te detailleren bouwkosten (%)                                                                   15,00%        %       €         15.520.804        €       2.328.121        0,00%      €                -
  00-DBK                Directe bouwkosten                                                                                                                                         €      17.848.925        0,00%      €                -
  00-IBKEK99                    Eenmalige kosten (%)                                                                              4,00%        %       €         17.848.925        €         713.957        0,00%      €                -
  00-IBKEK                 Totaal eenmalige kosten                                                                                0,00%                €            713.957         €                   -
  00-IBKUK                 Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%)                                                         15,00%        %       €         17.848.925        €       2.677.339        0,00%      €                -
  00-IBKAK1                Algemene kosten (%)                                                                                    8,00%        %       €         21.240.220        €       1.699.218        0,00%      €                -
  00-IBKW1                 Winst (%)                                                                                              3,00%        %       €         22.939.438        €         688.183        0,00%      €                -
  00-IBKR1                 Risico (%)                                                                                             3,00%        %       €         22.939.438        €         688.183        0,00%      €                -
  00-IBK                Indirecte bouwkosten                                                                                     36,23% t.o.v. directe bouwkosten                  €       6.466.880        0,00%      €                -
  00-VBK              Voorziene bouwkosten                                                                                                                                         €      24.315.804        0,00%      €                -
  00-NBORBK             Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%)                                                                 10,00%        %       €         24.315.804        €       2.431.580        0,00%      €                -
  00-RBK              Risico's bouwkosten                                                                                        10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten                €       2.431.580        0,00%      €                -
  00-BK             Bouwkosten Deelraming Auto onderdoorgang                                                                                                                       €      26.747.385        0,00%      €                -

  00-VK             Vastgoedkosten Deelraming Auto onderdoorgang                                                                                                                   €                   -    0,00%      €                -

                               PEAT kosten                                                                                       17,00%        %       €         24.315.804        €        4.133.687       21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                            21,00%     €                -
  00-BDEK                  Benoemde directe engineeringskosten                                                                                                                     €        4.133.687       0,00%      €                -
  00-VEK              Voorziene engineeringskosten                                                                                                                                 €        4.133.687       0,00%      €                -
  00-NBOREK             Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)                                                         10,00%        %       €           4.133.687       €          413.369       0,00%      €                -
  00-REK              Risico's engineeringskosten                                                                                10,00% t.o.v. voorz. engineeringskosten           €          413.369       0,00%      €                -
  00-EK             Engineeringskosten Deelraming Auto onderdoorgang                                                                                                               €        4.547.055       0,00%      €                -

                               Overige Bijkomende Kosten (%)                                                                     10,00%        %       €         24.315.804        €        2.431.580       21,00%     €                -

                               tis/vgv                                                                                            1,50%        %       €         17.848.925        €          267.734       21,00%     €                -
                               geen verbussing                                                                                                                                                              21,00%     €                -
                               geen TVP                                                                                                                                                                     21,00%     €                -
                                                                                                                                                                                                            21,00%     €                -
  00-BDOBK                 Benoemde directe overige bijkomende kosten                                                                                                              €        2.699.314       0,00%      €                -
  00-VOBK             Voorziene overige bijkomende kosten                                                                                                                          €        2.699.314       0,00%      €                -
  00-NBOROBK            Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)                                                  10,00%        %       €           2.699.314       €          269.931       0,00%      €                -
  00-ROBK             Risico's overige bijkomende kosten                                                                         10,00% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten         €          269.931       0,00%      €                -
  00-OBK            Overige bijkomende kosten Deelraming Auto onderdoorgang                                                                                                        €        2.969.246       0,00%      €                -

  00-INV            Investeringskosten Deelraming Auto onderdoorgang                                                                                                               €      34.263.686        0,00%      €                -




Printdatum: 22-11-2019 16:16                                                                                             Pagina 6 van 6                                                                              Bestand: Auto ODG Hoorn v0.2 22-11-2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>