<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>   Raadsvoorstel: Z/21/716801 / 827413                             Datum: 16 januari 2023
   Onderwerp: Herinrichting Banneweg fase 2/Piazza                 Portefeuillehouder: Marjo Molengraaf
   Center e.o.                                                     I&O: 6 oktober en 3 november 2022
                                                                   B&A / Raadsvergadering: 8 december 2022
                                                                   en 26 januari 2023
                                                                   Opsteller: Hulten, Wieteke van
                                                                   Geeft voorstel begrotingswijziging: Ja
   Onderwerp:
   Herinrichting Banneweg fase 2/Piazza Center e.o.
   Voorstel:
   Wij stellen u voor:
       1. Ten behoeve van de verdere uitwerking en realisatie van het project Banneweg fase 2/Piazza
             Center e.o. een investeringskrediet van € 14.412.531,- beschikbaar te stellen;
       2. Dit als volgt te dekken:
             a. € 10.550.000,- goedgekeurd in de Mobiliteitsvisie 2040. De kapitaallasten zijn reeds
                opgenomen in de meerjarenbegroting;
             b. € 686.698,- door een nog te verkrijgen provinciale subsidie;
             c. € 3.175.833,- vanuit de reserve infrastructuur;
       3. De financiële consequenties te verwerken in een begrotingswijziging.
   Aanleiding:
   In januari 2020 heeft uw gemeenteraad de Mobiliteitsvisie Gorinchem 2040 vastgesteld. Vervolgens zijn
   de maatregelen voor de Mobiliteitsvisie uitgewerkt en heeft u in september 2020 een maatregelenover-
   zicht en een uitvoeringsagenda 2020-2023 vastgesteld. Ten aanzien van het project Banneweg
   fase 2/Piazza Center e.o. zijn daarbij drie maatregelen benoemd:
   1. Onderzoek naar de kruispunten Lange Brug/Stationsweg (rotonde De Kom) en Lange Brug/Nieuwe
      Wolpherensedijk (rotonde Tussen de Bruggen);
   2. Herinrichting van de Banneweg, fase 2;
   3. Herinrichting Piazza Center e.o.
   De drie genoemde maatregelen zijn samen opgepakt in één project Banneweg. Op basis van de
   onderzoeken naar de kruispunten is een schetsontwerp gemaakt voor de Banneweg vanaf het kruispunt
   Stalkaarsen tot en met rotonde De Kom en voor rotonde Tussen de Bruggen inclusief de aangrenzende
   wegenstructuur rondom het sluizencomplex. Daarnaast is een raming gemaakt van de kosten voor
   verdere uitwerking en realisatie van het project. Het resultaat is vastgelegd in bijgevoegd rapport
   Banneweg Gorinchem, Verkeersstudie en oplossing’ van Antea Group. Deze studie vormt het
   uitgangspunt voor de door uw raad te nemen besluiten ten aanzien van het benodigde investeringskrediet
   voor de verdere uitwerking en realisatie van het project.
   Beoogd effect:
   Het verbeteren van de verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en doorstroming op de Banneweg.
   Argumenten:
   1.1 De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de Mobiliteitsvisie en het bijbehorende
       maatregelenoverzicht ingezet op de aanpak van de Banneweg
   In september 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met “Mobiliteitsvisie Gorinchem 2040: Uitwerking
   maatregelen”. Hierin is de aanpak van de Banneweg in de eerste periode opgenomen. De onderzoeksfase
   is momenteel gereed. Voor de voortgang van het project is het nodig dat de gemeenteraad het
Stadhuisplein 1
Postbus 108              T 140183             E gemeente@gorinchem.nl
4200AC Gorinchem         F 0183-630540        I www.gorinchem.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>uitvoeringsbudget beschikbaar stelt.
1.2 Aanpak van beide rotondes is nodig om de doorstroming op de Banneweg te verbeteren
Bij een aanpak van alleen rotonde De Kom wordt de file verplaatst naar rotonde Tussen de Bruggen,
omdat de capaciteit van die rotonde de verkeersafwikkeling (en daarmee de doorstroming) alsnog
hindert. Om die reden voorziet het ontwerp voor de Banneweg nu tevens in een aanpak van rotonde
Tussen de Bruggen met de aangrenzende wegenstructuur rondom het sluizencomplex (inclusief de
kruispunten Nieuwe Wolpherensedijk/Hoge Brug/Kanselpoortweg en Kanselpoortweg/Korte
Brug/Westwagenstraat). Hierdoor zijn omvang en complexiteit van het project aanzienlijk groter
geworden.
1.3 Met het ontwerp verbetert de verkeersveiligheid op de Banneweg
Deze verbetering komt doordat:
- er vrijliggende fietspaden zijn voorzien;
- het wegprofiel op diverse plekken wordt teruggebracht van 2 x 2 rijstroken naar 2 x 1 rijstroken,
waardoor minder rijstroken overgestoken hoeven te worden. Hierdoor wordt de oversteekbaarheid beter
maar wordt het dus ook veiliger om over te steken;
- er nieuwe veilige rotondes komen op de Nieuwe Wolpherensedijk en voor winkelcentrum Piazza Center;
- de bushalte nabij de Wijnkoperstraat wordt verplaatst naar de hoofdrijbaan;
- Piazza Center een aparte en directe aansluiting voor autoverkeer krijgt (ontvlechten van
verkeersstromen);
- er fietsstroken worden aangelegd op de Hoge Brug en Kanselpoortweg.
1.4 Met het ontwerp verbetert de oversteekbaarheid op de Banneweg
Deze verbetering komt doordat:
- het wegprofiel op diverse plekken wordt teruggebracht van 2 x 2 rijstroken naar 2 x 1 rijstroken,
waardoor minder rijstroken overgestoken hoeven te worden waardoor het gemakkelijker wordt om over
te steken;
- er extra fietsoversteken zijn aangebracht;
- er bij Piazza Center een rotonde is voorzien, waardoor (langzaam) verkeer niet hoeft te wachten op
verkeerslichten;
- er bij de Hoge Brug op de Nieuwe Wolpherensedijk een rotonde is voorzien, waardoor langzaam verkeer
in de voorrang komt;
- auto's en fietsers op kruispunten - waar mogelijk - worden gescheiden bij het oversteken van de
Banneweg (zoals bijvoorbeeld op het kruispunt met de Vroedschapstraat.
1.5 Met het ontwerp verbetert de doorstroming op de Banneweg
Deze verbetering komt doordat:
- er een nieuwe kruispuntoplossing met Verkeersregelinstallatie (VRI) is voorzien ter plaatse van rotonde
De Kom;
- er ter plaatse van rotonde Tussen de Bruggen een verkeerssysteem is voorzien (botrotonde), die met
gebruikmaking van de Kanselpoortweg als bypass gaat zorgen voor het ontlasten van rotonde Tussen de
Bruggen.
1.6 Voor de verdere uitwerking en realisatie van het project is een investering van € 14.412.531,- nodig
Dit bedrag is opgebouwd uit 5 kostenposten:
- De raming met peildatum 01-01-2022 op basis van het schetsontwerp (€ 11.929.574,-);
- Prijsstijgingen sinds 01-01-2022 geven aanleiding tot 10% bovenop de raming (€ 1.192.957,-).
Hierdoor sluit de raming beter aan bij het prijspeil van nu (01-10-2022);
- Grondverwerving ca. 1800 m2 (€ 180.000,-);
- Herinrichting Stadhuisplein + voorterrein Piazza in totaal ca. 7500 m2 (€ 750.000,-);
- Projecturen - ca. 900 uur per jaar gedurende 4 jaar (€ 360.000,-).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>2.1 De voor dit project gereserveerde middelen in de Mobiliteitsvisie zijn niet toereikend, waardoor een
beroep wordt gedaan op aanvulling vanuit de reserve infrastructuur
In de Mobiliteitsvisie is rekening gehouden met een bedrag van € 10.550.000,- plus een bedrag van
€ 686.698,- aan van de provincie te verkrijgen subsidie. Het tekort van € 3.175.833,- wordt met name
veroorzaakt door de prijsstijgingen die sinds 01-01-2022 aan de orde zijn en de scope van het project,
die aanzienlijk groter is geworden door toevoeging van rotonde Tussen de Bruggen en de aangrenzende
wegenstructuur rondom het sluizencomplex.
3.1 De financiële consequenties dienen in een begrotingswijziging te worden verwerkt
Dit komt voort uit de financiële regelgeving.
Risico’s:
1.1 De kosten kunnen hoger worden, waardoor het investeringskrediet in de toekomst ontoereikend blijkt
De kosten zijn momenteel geraamd en ingeschat op basis van het schetsontwerp, met de wetenschap van
nu en vooruitkijkend voor een periode van 4 jaar. Momenteel is de wereld zodanig in beweging dat er
sinds 01-01-2022 sprake is van een enorme kostenstijging. Met een dergelijke kostenstijging is al
enigszins rekening gehouden door de bijtelling van 10% op de raming. Hierdoor sluit de raming weliswaar
beter aan bij het prijspeil van nu (01-10-2022), maar het is niet te voorspellen of dat gedurende de
gehele looptijd van het project (tot en met 2026) afdoende blijkt te zijn. Om een en ander te monitoren
zal bij de uitwerking van het schetsontwerp (in Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp) tussentijds een
geactualiseerde raming worden opgesteld. Ook de overige kosten zullen per fase worden geactualiseerd.
1.2 Er is nog geen zekerheid over de benodigde grondverwervingen
Met verschillende grondeigenaren van wie op basis van het ontwerp grond aangekocht moet worden om
het ontwerp te kunnen realiseren is inmiddels al contact geweest. Die contacten leiden vooralsnog niet tot
grote zorg omdat het in die gevallen doorgaans maar om enkele meters gaat, waarvan bij de verdere
uitwerking zal moeten blijken om hoeveel vierkante meter het precies gaat. Van twee publieke
grondeigenaren (Provincie Zuid-Holland en De Staat) is echter een aanzienlijker stuk grond nodig om de
beoogde oplossing met een nieuwe rotonde op de kruising van de Kanselpoortweg met de Nieuwe
Wolpherensedijk te kunnen maken. De Provincie heeft uitgesproken in beginsel positief te staan
tegenover een dergelijke vraag. Ook De Staat heeft inmiddels een positieve grondhouding aangenomen
ten aanzien van de eventuele verkoop van grond aan de gemeente. Pas nadat het schetsontwerp is
vastgesteld en de bijbehorende middelen zijn verkregen heeft het zin om hierover echt verder met
partijen in gesprek te gaan. Daarbij kan ook het Didam-arrest, op basis waarvan overheden grond niet
zomaar een-op-een mogen verkopen, nog een complicerende factor gaan spelen. Door met partijen in
gesprek te gaan en blijven wordt geprobeerd om zo snel mogelijk meer helderheid en zekerheid over de
betreffende grondverwervingen te krijgen. Uitgangspunt daarbij is dat de gronden in der minne kunnen
worden verworven.
2.1 Er is nog geen zekerheid over de provinciale subsidie
Voor het project is door de provincie een subsidie gereserveerd van € 686.698,-. Deze subsidie dient voor
1 november 2023 te worden aangevraagd. Op basis van een aanvraag zal de provincie een besluit
nemen. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden en als wij hier niet aan (kunnen) voldoen, kunnen
wij minder of geen subsidie krijgen. Het risico wordt vanuit het project bewaakt en de provincie wordt op
de hoogte gehouden over de voortgang van het project om dit risico zo klein mogelijk te laten zijn.
Financiën:
Voor de verdere uitwerking en realisatie van het project is een investering van € 14.412.531,- nodig. Dit
bedrag is als volgt opgebouwd:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>* rekening is gehouden met gemiddeld 12 uur per week algemeen projectleider + 6 uur per week civiel
projectleider + 1 uur per week communicatieadviseur tegen een gemiddeld uurtarief van € 100,- per uur
in de periode 2023 tot en met 2026.
Tegenover deze kosten staat de volgende mogelijkheid ter dekking:
Gezien de doorlooptijd van het project start de afschrijving van deze investeringen in het jaar na
realisatie. Voor nu bepalen wij deze op 2027.
De onttrekking uit de reserve leidt er wel toe dat voor de uitvoering van het 2de deel van de
Mobiliteitsvisie extra middelen zullen moeten worden gereserveerd.
Participatie:
Ten behoeve van het schetsontwerp, hebben wij een zorgvuldig participatietraject doorlopen. Daarbij is
gekozen voor een opzet waarbij iedereen kon reageren op de plannen.
Het voorlopig voorkeursontwerp en de varianten zijn toegelicht tijdens de informatiemarkt op 10 mei
2022 en digitaal beschikbaar gesteld door middel van een viewer. In die viewer kon een ieder
kennisnemen van de ontwerpen en daarop reageren in de periode van 9 tot en met 22 mei 2022. De
informatiemarkt en viewer zijn aangekondigd via De Stad Gorinchem, de gemeentelijke website en social
media. Daarnaast zijn voor de informatiemarkt alle direct-omwonenden meer persoonlijk per brief
uitgenodigd. Ook uw raad heeft destijds een uitnodiging voor de informatiemarkt ontvangen.
Tijdens de informatiemarkt hebben wij ca. 100 tot 125 personen mogen verwelkomen. Uiteindelijk zijn
tijdens deze avond 17 reactieformulieren ingevuld. Op basis van de viewer zijn nog eens 26 reacties
ontvangen en daarnaast nog 3 brieven.
De verkregen reacties geven een goed beeld van wat er leeft onder de mensen. De reacties zijn
opgenomen in het document dat als bijlage 4 aan het rapport ‘Banneweg Gorinchem, Verkeersstudie en
oplossing’ van Antea Group is gehecht en voorzien van een antwoord. Naar aanleiding van de verkregen
reacties is het schetsontwerp op onderdelen aangepast.
Met stakeholders zoals de Hulpdiensten, de Fietsersbond, OV Busvervoer, Winkeliersvereniging Piazza,
afgevaardigden van de Johanneskerk en de eigenaren van respectievelijk Piazza Center, enkele
kantoorgebouwen aan de Touwbaan en de Kleine Landtong hebben afzonderlijk gesprekken
plaatsgevonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Communicatie:
Nadat uw raad een besluit heeft genomen over de benodigde financiële middelen voor het onderhavige
project Banneweg, wordt hierover gecommuniceerd via de gemeentelijke projectwebsite.
De indieners van een reactie op het voorlopig voorkeursontwerp zijn al eerder geïnformeerd over de
beantwoording daarvan, door het toesturen van het document dat als bijlage 4 aan het rapport van Antea
Group is gehecht. Ook is dit document al eerder gepubliceerd via de gemeentelijke projectwebsite.
Met belangrijke stakeholders willen wij ook in de vervolgfasen van het project contact blijven
onderhouden.
Duurzaamheid:
In het kader van duurzaamheid zijn meerdere punten te benoemen:
       Het verbeteren van de oversteekbaarheid en verkeersveiligheid voor langzaam verkeer van de
        Banneweg heeft mogelijk een positief effect op het fietsgebruik binnen Gorinchem;
       Als de doorstroming op de Banneweg verbetert en de file afneemt, is er minder sprake van
        stilstaand verkeer. Dus ook minder uitstoot van CO2;
       Het terugbrengen van het wegprofiel van 2 x 2 rijstroken naar 2 x 1 rijstroken heeft minder
        verharding (asfalt) tot gevolg en biedt kansen voor groen en waterinfiltratie. Deze kansen dienen
        in een volgende fase nader uitgewerkt te worden.
Vervolgproces:
Indien uw raad een positief besluit neemt op basis van dit voorstel, vindt uitwerking van het
schetsontwerp plaats in eerst een Voorlopig Ontwerp en daarna een Definitief Ontwerp (DO). Het DO
vormt de basis voor de uitwerking in een bestek ten behoeve van de aanbesteding voor de uitvoering.
Vooralsnog staat de start van de uitvoering gepland in 2025 en de oplevering in 2026.
 Bijlagen:
Het rapport ‘Banneweg Gorinchem, Verkeersstudie en oplossing’ van Antea Group d.d. 30 september
2022.
Burgemeester en wethouders van Gorinchem,
de secretaris,                 de burgemeester,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                            Raadsbesluit
De gemeenteraad van Gorinchem,
Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 16 januari 2023
Gelet op de wettelijke bepalingen
Besluit:
1. Ten behoeve van de verdere uitwerking en realisatie van het project Banneweg fase 2/Piazza
    Center e.o. een investeringskrediet van € 14.412.531,- beschikbaar te stellen;
2. Dit als volgt te dekken:
    a.    € 10.550.000,- goedgekeurd in de Mobiliteitsvisie 2040;
    b.    € 686.698,- door een nog te verkrijgen provinciale subsidie;
    c.    € 3.175.833,- vanuit de reserve infrastructuur;
3. De financiële consequenties te verwerken in een begrotingswijziging.
Aldus besloten in de raadsvergadering van 26 januari 2023
Griffier,                                                       Voorzitter,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>