<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gemeente Rotterdam                                      Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40
                                                        3011 AD Rotterdam
College van Burgemeester en Wethouders                  Postadres: Postbus 70012
                                                        3000 KP Rotterdam
                                                        Website: www.rotterdam.nl
                                                        E-mail: bbo@rotterdam.nl
                                                        Inlichtingen: P.J.M Slangen
                                                        Telefoon: 0612921702
                                                        Portefeuillehouder: BWEG
                                                        Cluster: Cluster Stadsontwikkeling
                                                        Ons kenmerk: 18bb6193
Aan de Gemeenteraad                                     Uw kenmerk: 18/0013759
                                                         Datum: B&W 31 juli 2018
                                                         Betreft: Collectiegebouw voortgang
Onderwerp:
Collectiegebouw voortgang
Op welke gronden deze briefî/Waarom nu voorgelegd?
Informeren inzake voortgang Collectiegebouw.
Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder
aangenomen moties en gedane toezeggingen:
Geen.
Toelichting:
Per brief van 26 juni jl. hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van het
collectiegebouw. Wij hebben u geïnformeerd over twijfels over de kwaliteit van de
fundering en de problemen met de zogenaamde bollenvloeren en de financiële
consequenties die dit heeft voor het project. Wij hebben u laten weten dat ons college
er nog niet uit was met de aannemer en dat wij er alles aan zouden doen om dit
zonder juridische procedures op te lossen. Tevens zouden wij u eind juli nader
informeren over de stand van de onderhandelingen met de aannemer en over de
financiële consequenties.
Overeenstemming met de aannemer
Wij zijn blij dat wij u kunnen melden dat er overeenstemming is met de aannemer over
de omvang en de verdeling van de kosten. Hiermee is er duidelijkheid voor alle
partijen en kan alle energie weer gestoken worden in de goede realisatie van dit
gebouw dat in 2020 wordt opgeleverd.
Vertraging als gevolg van onzekerheid fundering
Vorig jaar is er vertraging in de bouw ontstaan als gevolg van onzekerheid over de
kwaliteit van de fundering. Die onzekerheid ontstond toen bleek dat er grote
afwijkingen waren in de positie van de palen ten opzichte van het heiplan.
                                                                                              BD-B-01-B&W
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Blad:   2/3
        De paalafwijkingen tot circa 40 cm die normaliter op een bouwwerk niet voorkomen,
        stelden ons en de aannemer voor de vraag of de fundering wel voldoende stevig was
        Vervolgens zijn meerdere testen uitgevoerd met belastingen die net zo zwaar zijn als
        het gebouw in werkelijkheid zal zijn Dit om de kwaliteit van de fundering vast te
        kunnen stellen. Interne en externe deskundigen concludeerden uit deze testen dat de
        fundehng goed was en de bouw derhalve hervat kon worden. Dat is ook gebeurd. De
        onderzoeken hebben veel tijd en geld gekost en hebben geleid tot vertraging van de
        bouw. De totale kosten hiervan bedragen 4,2 mln. Hiervan komt 2,9 mln voor rekening
        van het project (een samenwerking van gemeente, SDVB en MBVB1 en 1,3 mln voor
        de aannemer. In deze kostenverdeling zijn alle bekende vertragende factoren tot
        einde bouw verwerkt.
        Bollenvloeren
        Vorig jaar is in Eindhoven een net gebouwde parkeergarage ingestort. Dit is
        veelvuldig in het nieuws geweest. Deze parkeergarage had een zogenaamde
        Bollenvloer Een vloer die op de bouw wordt samengesteld uil diverse elementen,
        vaak toegepast met bollen gevuld met lucht om materiaal en gewicht te besparen. Dit
        is een type vloer dat in de bouw veel wordt toegepast, maar naar aanleiding van de
        casus in Eindhoven blijkt nu, niet altijd op de juiste wijze.
        In het contract van 2016 voor het Collectiegebouw zitten ook vijf Bollenvloeren. Door
        de twijfel die is ontstaan over de deugdelijkheid van dit type vloer, zeker in gebouwen
        met grote vloeroppervlakten, is nader onderzoek gedaan óf en hoe deze vloeren
        deugde'Hk kunnen worden gebouwd De meerkosten van de 5 bollenvloeren die ten
        laste komen van het project, bedragen maximaal 1,6 mln. Daarmee zijn dus alle
        kosten voor de vloeren gedekt. Hiermee worden alleen de extra kosten betaald die
        gemaakt worden door meer manuren en meer en/of duurdere materialen om
        deugdelijke vloeren te realiseren. Alle onderzoekskosten die de aannemer heeft
        gemaakt samen met de leveranciers om te komen tot een deugdelijke vloer, zijn voor
        hun rekening
        Totale kostenontwikkeling
        Uitgaande van alle kosten die we nog verwachten te moeten maken in het project, is
        er op de post onvoorzien een tekort van 3 ton. De totale te dekken kosten bedragen
        daarmee 4,8 mln er is geen ruimte meer voor nieuwe tegenvallers.
        Funderingsproblemen (overeenstemming met de BAM ) ê 2 9 mln.
        Bollenvloeren (maximumbediag)                     6 1.6 mln
        Tekort op onvoorzieng 0,3 mln,
                                                                    C 4,8 mln.
        Wij hebben in afstemming met Stichting Collectiegebouw besloten om allereerst de
        financiële ruimte in dit extern gefinancierde project te benutten en hiervan de
        consequenties aan te geven
                                                                                                  ROT-B-02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Blad:   3/3
        De dekking zullen we meenemen in onze retraite na de zomer. We zullen u in aanloop
        naar de begrotingsbehandeling informeren over hoe wij de dekking willen regelen.
                                   emeester en Wethouders van Rotterdam
        De secretaris,                                         De burgemeester,
                         n, l.s.                               B. WijÖénga-Van Nieuwenhuizen, l.b.
                                                                                                 ROT-B-02
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>