<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Investeringsplan restauratie interieur
Raadhuis De Paauw
Wassenaar
Opdrachtgever:  Gemeente Wassenaar
Opgesteld door: Raymond Kuilboer
Datum:          Oktober 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
1. INLEIDING                                          4
       1.1 Algemeen                                   4
       1.2 Leeswijzer                                 4
2. PROJECTDOELSTELLING                                5
       2.1 Hoofddoel                                  5
       2.2 Subdoelen                                  5
       2.3 Bouwwerk Informatie Model (BIM)            6
       2.4 Duurzaamheidsvisie                         6
       2.5 Ambitieniveau referentie                   6
             2.5.1   Hoog                             8
             2.5.2   Middel                           9
             2.5.3   Laag                            10
3. OBJECTGEGEVENS                                    11
       3.1 Objectgegevens                            11
       3.2 Objectomschrijving                        11
4. UITGANGSPUNTEN (FUNCTIONEEL) GEBRUIK              13
       4.1 Algemeen                                  13
       4.2 Functioneel gebruik kelder                14
       4.3 Functioneel gebruik bel etage             15
       4.4 Functioneel gebruik    1e verdieping      16
       4.5 Functioneel gebruik    2e verdieping      16
       4.6 Kaders en uitgangspunten doorrekening     17
       4.7 Intern transport en toegankelijkheid      19
       4.8 Uitvoeringsperiode in relatie tot gebruik 19
5. RESTAURATIE INTERIEUR HOOFDHUIS                   21
       5.1 Algemeen                                  21
       5.2 Financiële impact                         21
       5.3 Scenario’s in ambitie                     22
6. INRICHTING INTERIEUR HOOFDHUIS                    23
       6.1 Algemeen                                  23
       6.2 Financiële impact                         23
7. GEBOUWDE ELEMENTEN BUITENRUIMTE                   24
       7.1 Duiding gebouwde elementen buitenruimte   24
       7.2 Financiële impact                         28
8. INTEGRALE INVESTERING BUITENPLAATS DE PAAUW       29
Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw          2 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN                                       30
BIJLAGE 1 – HERSTELKOSTEN INTERIEUR            31
BIJLAGE 2 – INRICHTINGSKOSTEN INTERIEUR        34
BIJLAGE 3 – GEBOUWDE ELEMENTEN BUITENRUIMTE    35
Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw    3 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. Inleiding
1.1 Algemeen
    Gemeente Wassenaar hecht belang aan op orde hebben van de eigendommen op buitenplaats De Paauw.
    De gehele buitenplaats kent een zeer hoogwaardige erfgoed kwaliteit en vertegenwoordigt een centraal punt
    van de periode van rond 1850. De periode waarin prins Frederik een belangrijke stempel drukte op
    buitenplaats De Paauw in het bijzonder en Wassenaar als geheel.
    De afgelopen jaren zijn er diverse elementen op de buitenplaats gerestaureerd. Gestart is feitelijk met de
    restauratie van het zinken beeld De Jongeling op de gemetselde sokkel achter de grote vijver. Gevolgd door
    de restauratie van het tempeltje in de Prinsessetuin en het terug plaatsen van het beeld Spes.
    De afgelopen jaren is het park en de buitenzijde van het hoofdhuis gerestaureerd.
    Met de keuze om het hoofdhuis in te zetten als het bestuurscentrum van Wassenaar staan we voor de opgave
    om de binnenzijde van het hoofdhuis te restaureren. Het afgelopen jaar zijn hiervoor verkenningen opgestart
    om op diverse aspecten meer inzicht te verkrijgen over de staat en hoedanigheid van het interieur. Om de
    vervolgstappen goed te kunnen zetten hebben we ons zelf tot doel gesteld in deze rapportage meer
    (financieel) inzicht te geven in opgave die voor ons licht. De komende maanden wordt er op ingezet om de
    restauratievisie en huisvestingsvisie op elkaar af te stemmen om te komen tot een zo helder mogelijke
    restauratie opdracht. Zowel de restauratievisie als het huisvestingsplan zijn momenteel nog in ontwikkeling.
    Tezamen kunnen deze pas leiden tot een daadwerkelijk restauratie- en transformatieplan.
1.2 Leeswijzer
    Deze rapportage verwoord de eerste vertaling van de verkenningen welke momenteel in uitvoering zijn om
    meer specifiek de restauratie opgave van het interieur van hoofdhuis De Paauw te definiëren.
    Hoofdstuk 2 gaat hierbij dieper in op de uitgangspunten en kaders van de doorrekening. Hoofdstuk 3 duidt het
    object. Hoofdstuk 4 beschrijft de algemene uitgangspunten waarop de doorrekening is gebaseerd.
    In hoofdstuk 5 wordt inzicht gegeven de uitkomsten van de restauratie van het interieur van het hoofdhuis. Om
    vervolgens in hoofdstuk 6 meer duiding te geven aan de bijkomende vaste inrichtingskosten. Om een goed
    totaal beeld te geven van de investering op de totale buitenplaats De Paauw wordt in hoofdstuk 7 nader
    ingegaan op de gebouwde elementen in park De Paauw. Hoofdstuk 8 sluit af met een totale opsomming van
    de gewenste investering.
    In de drie bijlagen is een enkele verdieping op onderdelen opgenomen.
    Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw                                                                4 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2. Projectdoelstelling
2.1 Hoofddoel
    Het hoofddoel van de restauratie is dat hoofdhuis De Paauw technisch, bouwkundig, monumentaal en
    functioneel voor de lange termijn weer aan de wettelijke normen voldoet en vrij is van de huidige gebreken.
    Dan is 24 uur per dag, 7 dagen per week ongestoord gebruik weer mogelijk. Er moeten in het complex voor
    minimaal 25 jaar na oplevering geen grootschalige ingrepen meer nodig zijn en een volgende
    onderhoudsbeurt moet uitgevoerd kunnen worden zonder dat het elders onderbrengen van de gebruikers
    opnieuw noodzakelijk is.
2.2 Subdoelen
    De verbeteringen als integraal onderdeel van de restauratie opgave moeten sober en doelmatig zijn. Op
    onderdelen zullen de nog aanwezige erfgoed kwaliteiten nadrukkelijk een plek krijgen. De historische context
    zal in delen van het gebouw hersteld worden en hiermee het verhaal en beleving kunnen vertellen van de
    belangrijkste periode van het gebouw; de bewoning van prins Frederik. Dit alles altijd vanuit het perspectief
    dat het gehele gebouw ingezet kan worden voor de hedendaagse functies die verwacht en gevraagd mogen
    worden. We mogen dan ook stellen dat we dit vertalen naar verbeteringen die de functionele knelpunten in de
    bedrijfsvoering van de gebruikers oplossen en verbeteringen die leiden tot een grotere mate van flexibiliteit,
    duurzaamheid en innovatie.
    Daarbij worden de volgende subdoelen nagestreefd:
         ▪    Monumentale en omgevingswaarde
              Het behouden van de monumentale en omgevingswaarde van buitenplaats De Paauw.
         ▪    Ongestoord toekomstig gebruik
              Zorgen dat het primaire proces van de gebruikers, na restauratie, zo min mogelijk wordt verstoord en
              de overlast wordt beperkt.
         ▪    Comfortabele en veilige werk- en verblijfsomgeving
              Het kunnen bieden van een comfortabele, gezonde en veilige werkomgeving voor iedereen die op
              de Paauw werkzaam is of op bezoek komt.
         ▪    Beheer en onderhoud
              Het in de toekomst efficiënter kunnen beheren en onderhouden van de (installatie) technische
              componenten.
         ▪    Duurzaamheid/innovatie
              Het toepassen en gebruiken van materialen en installaties zodat de milieubelasting nihil is of
              bijdraagt aan verbetering van het milieu. Daar waar mogelijk innovatie als dit bijdraagt aan een
              verbetering in gebruik. Innovatie duiden wij als nieuwe toepassingen waarvan de werking in de
              praktijk nog niet aangetoond is.
    Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw                                                                 5 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.3 Bouwwerk Informatie Model (BIM)
    De restauratie van het interieur van De Paauw is een complex project. Het omvat hoog specialistische
    ingrepen. Beschikbare bouwtekeningen zijn lang niet altijd actueel en volledig. Voor een zorgvuldige
    voorbereiding van de restauratie hebben we daarom het hoofdhuis van binnen en buiten laten scannen. Deze
    scans zijn gebruikt om een digitaal 3D-model te maken, in de toekomst verkennen we verder of we dit 3D-
    model kunnen inzetten als een Bouwwerk Informatie Model (BIM). Met deze 3D weergave kunnen onder meer
    architecten, constructeurs, aannemers en installateurs nauwkeurig en integraler hun voorbereidingen en
    werkzaamheden uitvoeren. Bij het toekomstige beheer biedt dit voordelen om efficiënt en effectief de beheer
    informatie te koppelen en ontsluiten.
2.4 Duurzaamheidsvisie
    De restauratie van het interieur van De Paauw zal, bedoeld of onbedoeld, worden gezien als een
    voorbeeldproject van hoe in de huidige tijd om kan worden gegaan met monumentale publieke gebouwen.
    Ook in dat kader is het van belang om aandacht te besteden aan de verduurzaming van het gebouw. Het
    afgelopen decennium zijn vele spraakmakende, prachtige projecten opgeleverd met een duurzaam resultaat,
    waaronder ook rijks- en gemeentelijke monumenten. Het is daarom geen onredelijke gedachte om
    duurzaamheid bij de restauratie van het interieur een plek te geven.
    De huidige inzet correspondeert met de omschrijving ‘sober en doelmatig’, maar als de restauratie daarop
    wordt gebaseerd bestaat het risico dat het gebouw binnen de gestelde doeltermijn (25 jaar) op aspecten niet
    meer voldoet aan de eisen van dan. Er zal zo veel als mogelijk worden ingezet op een gebouw die de
    volgende eigenschappen kent klimaat adaptief, CO2-neutraal en circulair.
2.5 Ambitieniveau referentie
    Zoals eerder aangegeven zijn er nog altijd historische afwerkingen en kwaliteiten aanwezig in het gebouw.
    Enerzijds in ieder geval als verschijningsvorm, anderzijds zijn op divers plaatsen, met name op de bel etage,
    nog de historische afwerkingen aanwezig onder de huidige afwerkingen. Het terug brengen van de historische
    kwaliteiten en beleefbaar maken van deze verschijningsvorm en belevingswaarde zullen als voorwaarde
    gesteld worden bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Dit hoeft zeker geen belemmering te zijn in
    het gebruik van het gebouw en voegt te allen tijde een kwaliteit toe welke uitgedragen kan worden en een
    aantrekkingskracht heeft op de omgeving. Hierbij kunnen we er zelfs vanuit gaan dat op deze onderdelen een
    interieur ontstaat van internationale allure. Geborgd in een historische context en toepasbaar gemaakt voor
    een hedendaagse functie.
    Op met name de bel etage gaan we er voor nu vanuit dat er enkele ruimten een rol als stijlkamer gaan
    vervullen, zonder het functioneel gebruik uit het oog te verliezen en in de weg te staan.
    Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw                                                                6 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Als we een stijlkamer meer handen en voeten geven kunnen de volgende definitie hanteren:
Een "stijlkamer" is een kamer of ruimte met oorspronkelijke afmetingen/verhoudingen waarin een ensemble
van samenhangende interieurelementen uit een bepaalde tijd aanwezig is: het historische interieur, waaronder
bijvoorbeeld plafonds, wand- en vloerafwerking/-bekleding, houtwerk, lijstwerk, lambrisering en ornamentiek
vallen. In bijzondere gevallen behoort tevens de combinatie met de "losse inrichting zijnde de meubilering" tot
het historisch interieur.
In de financiële doorrekening is rekening gehouden met het op hoog niveau restaureren van een betreffende
ruimte. Dit zijn de ruimten die ook nu nog herkenbaar zijn en zich uitten in een hogere kwaliteit in
verschijningsvorm. Voorbeelden hiervan zijn de burgemeesterskamer, trouwzaal, spiegelhal en Raadzaal.
In de doorrekening manifesteert dit zich door het hogere kengetal dat gehanteerd wordt voor een bepaalde
afwerking.
Een hoger afwerkingsniveau impliceert dat er ruimte is om dit afwerkingsniveau te verlagen. In zekere mate
bestaat deze mogelijkheid ook. Het verlagen van het afwerkingsniveau in ruimten waar de erfgoed kwaliteit
nog herkenbaar is zal zeker onderwerp van gesprek zijn met de vergunning verlenende instantie en de
Rijksdienst. Welke ruimte hierin geboden wordt moet uiteindelijk blijken.
Wel kunnen we stellen dat een gebouw als deze zich niet leent om door een bepaalde ondergrens heen te
zakken. Een laag basis afwerkingsniveau zoals bijvoorbeeld bij ‘start-up bedrijven’ wel wordt aangetroffen
kunnen we bij het hoofdhuis uitsluiten. Te meer omdat voor de nieuwe functie al grote ingrepen in de ruimtes
nodig zijn om de installaties aan te passen.
In deze rapportage is dan ook ruimte geboden om bij de ruimten waar een hoog afwerkingsniveau is
gehanteerd terug te gaan naar een ‘middel’ niveau. Een niveau dat in het grootste deel van het gebouw is
gehanteerd. Opgemerkt moet worden dat deze verlaging in kwaliteit zich met name uit in de afwerkingslagen.
Verlaging in voorzieningen zoals installaties is niet mogelijk, hier wordt uitgegaan van één niveau.
In een later hoofdstuk geven wij u inzicht wat de financiële effecten zijn bij het verlagen van het verhoogde
ambitie niveau van enkele ruimten.
Om u een indruk te geven van een bepaald kwaliteitsniveau zijn onderstaand referentie beelden opgenomen.
Deze hebben altijd een bepaalde mate van subjectiviteit in zich, maar geven echter een indruk.
Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw                                                                  7 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2.5.1 Hoog
      Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw 8 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>2.5.2 Middel
      Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw 9 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2.5.3 Laag
      Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw 10 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>3. Objectgegevens
3.1 Objectgegevens
      Complex:             Buitenplaats De Paauw
      Bouwjaar:            Divers
      Adressen:            Raadhuislaan 22, Wassenaar
      Oppervlakte:
      Kadastraal no.:
3.2 Objectomschrijving
    Historische buitenplaats De Paauw, dat in oorsprong uit omstreeks de 17de eeuw dateert, en in 1840 (J.D.
    Zocher jr.) en omstreeks 1853 (H.H.A. Wentzel) in neoclassicistische trant is verbouwd. Het hoofdgebouw
    bestaat uit een symmetrisch hoofdvolume met hoekpaviljoens en aan de noordoostzijde een vleugel met
    colonnade. Het pand telt boven een souterrain twee bouwlagen en een mezzanine.
    De buitenzijde is recent geheel gerestaureerd en geeft invulling aan de beeld- en materiaalkwaliteiten van
    rond 1850.
    Van het door de architect Wentzel ontworpen interieur zijn onder meer de trappenhuizen, diverse vertrekken
    in Empirestijl met schouwen in verschillende kleuren en afwerkingen bewaard gebleven en nog goed
    herkenbaar. Sinds de gemeente Wassenaar in 1925 eigenaar is geworden van het gebouw zijn er diverse
    kleinere verbouwingen en aanpassingen uitgevoerd. De hoofdstructuur is altijd bewaard gebleven en zeker op
    de beletage zijn de historische afwerkingen nog aanwezig onder de huidige afwerkingen.
    Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw                                                             11 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw 12 - 36</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4. Uitgangspunten (functioneel) gebruik
4.1 Algemeen
    Een goede restauratie is alleen dan mogelijk als deze aansluit bij de toekomstige functie. Restaureren om
    alleen de historische kwaliteiten weer terug te brengen dient geen doel. Een restauratie wordt pas beleefbaar
    en het erfgoed heeft pas een toegevoegde waarde als deze zich vormt naar het gebruik.
    Dit geldt meer dan zeker voor het hoofdhuis. Het pand houdt pas dan zijn waarde en functie als er ‘geleefd’
    kan worden; het is geen museum.
    Dit maakt dat het belangrijk is om daadwerkelijk te weten welke functie wordt toegekend aan welke ruimten.
    Dit biedt de mogelijkheid om de ingrepen en aanpak van de restauratie hierop aan te passen. Momenteel is
    het Programma van Eisen nog niet zo gedetailleerd uitgewerkt dat dit bekend is. Dit maakt dat in voorliggende
    investeringsraming aannamen zijn gedaan voor toekomstige functies en bijbehorende ingrepen op ruimte
    niveau. Er is momenteel een concept globaal vlekkenplan voor handen. Dit vlekkenplan duidt op hoofdlijnen
    welke functies waar gehuisvest zullen worden. Deze indeling is voor nu aangehouden om de ruimte
    aanpassingen te koppelen aan maatregelen en bijbehorende financiële consequenties. Dit maakt dat
    voorliggende investeringsraming een behoorlijke betrouwbaarheid heeft, en toch bij de verdere uitwerking tot
    bestek kan afwijken. Aangenomen mag worden dat de marges van genoemde bedragen liggen binnen 15% -
    20%.
    Onderstaand de vlekkenplannen zoals wij deze nu hebben gebruikt voor de uitwerking.
    Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw                                                                13 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>4.2 Functioneel gebruik kelder
    Voor de kelder zijn we er nu vanuit gegaan, dat de huidige ketelruimte ook gehandhaafd blijft voor de
    installaties. De geduide ambtelijke lunch gelegenheid gaan we vanuit dat deze een plek krijgt in (een deel van)
    de raadskelder.
    Aangemerkt moet worden dat de ruimte waar nu deels ook de lift in gepositioneerd staat minder bruikbaar
    wordt omdat hier leidingen doorheen lopen voor de nieuwe bovengelegen toiletgroepen.
    Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw                                                                  14 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>4.3 Functioneel gebruik bel etage
    In het vlekkenplan is een onjuiste weergave gegeven van de maatvoering van de nieuwe toiletgroepen
    (huidige Muzenzaal). Er moet rekening mee gehouden worden dat de helft van deze ruimte in beslag
    genomen wordt door een tweetal volwaardige toiletgroepen en een invalidentoilet. Inclusief verkeersruimte
    hiernaar toe maakt dat de ruimte minder dan nu voorzien ingezet kan worden als gelegenheid als pantry en
    ontvangstruimte.
    Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw                                                            15 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>4.4 Functioneel gebruik 1e verdieping
    Op deze verdieping is er voor gekozen in het rekenmodel rekening te houden met een nieuw te formeren
    toiletgroep rondom de lift in het huidige ‘oud archief’. De huidige toiletgroepen zijn functioneel volstrekt
    onvoldoende en niet toekomst bestendig. De huidige toiletgroep aan de voorgevel kan dan ingezet worden als
    kantoor of vergaderplek.
4.5 Functioneel gebruik 2e verdieping
    Er is in de raming geen rekening gehouden met de geduide pantry. Deze locatie is niet realistisch.
    Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw                                                               16 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>4.6 Kaders en uitgangspunten doorrekening
    Algemeen
         ▪     Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW
         ▪     Prijs ontwikkelingen zijn in de huidige markt zeer moeilijk in te schatten. Grote fluctuaties kunnen
               zich in een zeer kort tijdsbestek voordoen
         ▪     Gebruikte kengetallen zijn ingeschat op hoe de markt momenteel zou inschrijven
    Facilitair en logistiek
         ▪     In de doorrekening is rekening gehouden met meervoudig gebruik van bestuur, ambtelijk apparaat
               en horeca
         ▪     Er is rekening gehouden met het afzonderlijke toegankelijkheidsvoorzieningen van deze
               verkeersstromen
         ▪     Gevoelsmatig biedt het vlekkenplan nog onvoldoende dekking voor de facilitaire component. Voor nu
               biedt het model vermoedelijk voldoende capaciteit in de kelder voor opslag en voorzieningen. In de
               raming is een aanname voor een pantry/keuken ondersteunend aan de bodes; de locatie is nog
               onvoldoende geduid.
    Telefonie/ICT/beveiliging
         ▪     Telefonie wordt na de restauratie ontsloten middels WIFI en 4G/5G
         ▪     De werkplekken moeten voorzien zijn van bedraad UTP aansluitingen
         ▪     Data wordt (op termijn) ontsloten via cloud services
         ▪     In de raming is voorzien dat er beperkte computer ruimte beschikbaar voor met name routers, UPS,
               e.d.
         ▪     Er worden geen aanvullende voorzieningen gemaakt voor aansluitingen van Providers
         ▪     Er is in de raming geen rekening gehouden met een noodstroom voorziening (anders dan de
               kortdurende afschaal voorziening middels UPS)
    Toegangscontrole
         ▪     Er is vanuit gegaan dat in het interieur zonering van ruimte gebieden zal zijn. Bijvoorbeeld bij
               toegankelijkheid van horeca en ruimten ten dienste van ambtelijke huisvesting. In de raming is dan
               ook rekening gehouden met toegangsbeveiliging (ook CCTV), inbraakbeveiliging, e.d.
    Audio/camera
         ▪     Er is in de raming geen rekening gehouden met specifieke voorzieningen ten dienste van de
               raadsvergaderingen. Er is geen rekening gehouden met camera en audio voorzieningen om
               vergaderingen uit te zenden
         ▪     Er is geen rekening gehouden met audio voorzieningen
    Beeld apparatuur raadsvergaderingen
         ▪     Geen rekening mee gehouden
    Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw                                                                  17 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Elektro technische voorzieningen, bekabeling
     ▪    Er is vanuit gegaan dat er grootschalige vernieuwing aan de elektrotechnische installatie zal
          plaatsvinden. Hier is geen ruimte voor versobering of het bijstellen van een ambitie niveau
     ▪    Er wordt getracht bij de restauratie de nieuw aan te leggen installatie zoveel als mogelijk uit het zicht
          weg te werken
Noodstroom voorzieningen
     ▪    Er is rekening gehouden met een zeer beperkte opvang in externe spanningswisselingen
     ▪    Er is geen rekening mee gehouden dat langdurige stroomuitval kan worden opgevangen
Brandmeldinstallatie
     ▪    Op basis van het nieuwe gebruik wordt een nieuw Programma van Eisen opgesteld ten aanzien van
          de brand- en vluchtveiligheid
     ▪    Vervanging en vernieuwing van de integrale installatie is voorzien
Bliksem beveiliging
     ▪    Er is rekening gehouden met een zeer beperkte voorziening voor ontspanningsbeveiliging
Warmte opwekking en distributie, koude opwekking, lucht behandeling
     ▪    De klimaat installatie wordt afgestemd op het specifieke gebruik van ruimten. Het klimaat en
          bouwfysische concept is momenteel onderdeel van uitwerking. Eén en ander voor verdere
          uitwerking als het Programma van Eisen gedetailleerder is uitgewerkt.
     ▪    Er is een post opgenomen om de vernieuwde klimaatinstallatie aan te laten sluiten bij een
          duurzaamheidsambitie
     ▪    Ten aanzien van de horeca is een geringe post opgenomen om rekening te houden met specifieke
          afzuiging; inclusief ontgeuring
Sanitaire voorzieningen
     ▪    Er is rekening mee gehouden dat de huidige toiletgroepen in de kelder worden aangepast naar
          voorzieningen ten dienste van de horeca
     ▪    Er is rekening mee gehouden dat op de beletage en 1e verdieping nieuwe voorzieningen worden
          gerealiseerd in de nieuw (constructief) in te richten vlek van de Muzenzaal en het ‘oud archief’
Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw                                                                      18 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>4.7 Intern transport en toegankelijkheid
    Wanneer De Paauw als bestuurscentrum wordt gebruikt, is het wenselijk een zo groot mogelijk deel van het
    gebouw integraal toegankelijk te maken. De mogelijkheden hiervoor zijn echter beperkt, doordat het gebouw
    als rijksmonument beschermd is. Daarnaast wordt toegankelijkheid op de verdieping bemoeilijkt door de vier
    niveauverschillen die zich op de verdieping bevinden. Deze zijn het gevolg van de historische ontwikkeling
    van het pand, waarbij in verschillende periodes uitbreidingen zijn gerealiseerd.
    De verschillende scenario’s zijn verkend in een separaat advies door Prent Architecten en Wevers & Van
    Luipen.
    Vanwege de hierboven beschreven situatie wordt in dit advies aanbevolen:
          ▪    De lift in het bouwdeel uit 1952 in te bouwen; dit brengt de minste schade toe aan het monument, en
               in dit bouwdeel dienen al constructieve wijzigingen te worden doorgevoerd om het oud-archief
               bruikbaar te maken voor het nieuwe gebruik.
          ▪    Op de verdieping worden aanvullende maatregelen (trapliften en plateaulift) aanbevolen.
    De kosten voor dit scenario bedragen € 667.911,- (directe kosten € 525.000,- en toerekenbare algemene
    kosten € 142.911,-). Deze kosten zijn meegenomen in de berekening.
    In de huidige situatie is enkel de beletage toegankelijk voor mensen met een beperking (35% van het
    vloeroppervlak). Met bovengenoemd scenario is net even meer dan 90% toegankelijk.
    Een theoretische mogelijkheid is om nog een aanvullende lift tussen de eerste verdieping en de zolder te
    maken, zodat 100% toegankelijk gemaakt kan worden. Tegenover deze optie staan relatief hoge kosten
    tegenover een beperkte winst, terwijl door de lift ook weer ruimte verloren gaat. Deze aanvullende kosten
    (ingeschat op € 180.000,-) zijn niet meegenomen.
4.8 Uitvoeringsperiode in relatie tot gebruik
    De restauratie werkzaamheden behelzen een omvangrijke ingreep. Op het gebied van vernieuwing van
    installatie componenten zijn de werkzaamheden ingrijpend. Het verdient hiermee de sterke voorkeur om de
    gebruikers uit het gebouw te huizen tijdens de werkzaamheden. Een gebouw in gebruik tijdens de restauratie
    is nagenoeg onmogelijk.
    Mocht er alsnog overwogen worden het gebouw tijdens de restauratie toch in gebouw te houden spelen de
    volgende overwegingen:
          ▪    De daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden is nu voorzien voor september 2023 tot en met
               april 2026
          ▪    Voor een lange periode tijdens deze bouwperiode is de raadzaal alsnog niet te gebruiken;
               vermoedelijk 2,5 jaar
    Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw                                                                 19 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>    ▪     Het gebouw in gebruik houden zal prijsopdrijvend werken; hierbij moet rekening gehouden met
          minimaal 35% (11,6 miljoen zal minimaal 15,7 miljoen zijn)
    ▪     De bouwtijd zal toenemen; vermoedelijk zal de einddatum met 2,5 jaar toenemen en daarmee bij
          een start september 2023 opgerekt worden naar eind 2028
    ▪     De werkzaamheden brengen tijdens kantoortijden een noemenswaardige geluidsoverlast te weeg
    ▪     Uitvoeringswerkzaamheden kunnen niet stil gelegd worden voor welke activiteiten in het gebouw
          dan ook
    ▪     Het moeten opsplitsen van het gebouw in zones tijdens de uitvoering zal een aanzienlijke
          gevoeligheid voor storingen te weeg brengen. Dit zal effect hebben op de continuïteit van het
          bedrijfsproces
    ▪     Het gebruik van het gebouw stelt eisen aan het voldoen aan wet- en regelgeving. Met name de
          brand- en vluchtveiligheid moeten ten alle tijden geborgd zijn; dit zal tot uitdagingen leiden. Hiermee
          zal er een aanzienlijke inspanning gepleegd moeten worden op bijvoorbeeld het gebied van
          brandveiligheid. Het toewijzen tot een geheel bouwterrein voorkomt dit
Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw                                                                    20 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>5. Restauratie interieur hoofdhuis
5.1 Algemeen
    Hoofdhuis De Paauw is sinds 1925 in het bezit van gemeente Wassenaar. In deze periode zijn er diverse
    kleinere en grotere ingrepen geweest om het aan te passen aan de functionele behoefte van dat moment.
    Ingrepen zijn verschillend van aard. Soms met minder respect voor het erfgoed. In andere situaties zijn de
    erfgoed afwerkingen gebleven en verdwenen onder nieuwe afwerkingen. Dit laatste is feitelijk vanuit het
    behoudt van het monument een goede wijze om de gelaagdheid te behouden.
    De verschillende ingrepen in de afgelopen decennia maken dat op verschillende onderdelen een
    gedateerdheid is ontstaan. En zeker op installatie technisch gebied een grote verbetering noodzakelijk is. In
    de ramingen die nu gehanteerd worden is rekening gehouden met het terugbrengen en/of beleefbaar maken
    van de erfgoed kwaliteiten. En het pand in ieder geval functioneel te maken zodat het pand ingezet kan
    worden en aansluit bij het huisvestingsplan.
5.2 Financiële impact
    Verdieping                                                                                      Investering
    -1 – kelder                                                                                €     1.282.050,-
    0 – beletage                                                                               €     7.984.135,-
    00 – tussenverdieping                                                                      €        36.681,-
      e
    1 verdieping                                                                               €     1.315.225,-
    01 – tussenverdieping                                                                      €        357.182
      e
    2 verdieping – zolder                                                                      €       503.623,-
    02 – tussenverdieping                                                                      €        91.689,-
    Subtotaal                                                                                  €    11.570.585,-
    BTW                                                                                        €             0,-
    Totaal                                                                                     €    11.570.585,-
    Onderdeel                                                                                       Investering
    Bouwkosten en bouwplaats voorzieningen                                                        € 7.497.964,-
    Onvoorzien, leges, algemene kosten, winst en risico, CAR                                       € 2.735.991,-
    Adviseurs; directievoering, toezicht, kleurenadvies, restauratie architect                       € 413.660,-
    Subtotaal                                                                                  €    11.570.585,-
    BTW                                                                                          €           0,-
    Totaal                                                                                     €    11.570.585,-
    Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw                                                                21 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>5.3 Scenario’s in ambitie
    Eerder is geduid dat uitgegaan wordt van een bepaald kwaliteitsniveau van zowel afwerking als
    verschijningsvorm. Dit wordt voor een belangrijk deel ingegeven door de kaders die het erfgoed ons meegeeft.
    De Paauw vertegenwoordigt een gebouw met een zeer hoog erfgoed technische kwaliteit. Verschijningsvorm,
    gebruikte materialen en afwerkingen mogen als uniek en van zeer hoge kwaliteit beschouwd worden. Dit
    verdient niet alleen, vereist zelfs een boven gemiddelde inspanning om hier zorgvuldig mee om te gaan. Er zal
    bij een aantal aspecten en ruimten te allen tijde uitgegaan moeten worden van een verhoogde (financiële)
    inspanning.
    Dit betekent echter niet dat er binnen dit kader niet alsnog keuzen zijn te maken. Een goed voorbeeld hiervan
    is de balzaal. Voorzien is een restauratie van de aanwezige afwerkingen; zoals het zeer sierlijke en kwalitatief
    hoogwaardige monumentale plafond; uniek in z’n verschijningsvorm en kwaliteit. Een toonbeeld van de
    Pruisische invloeden. Voorzien is nu om deze kwaliteiten weer volledig tot z’n recht te laten komen. Een
    alternatief zou zijn slechts schoon te maken en mogelijk een nieuwe afwerklaag. Gedetailleerdheid gaat
    hiermee nog verder verloren, en de werkelijk opgave wordt vooruit geschoven.
    Binnen de raming is er de mogelijkheid om met name bij de ruimten met een hoogwaardige kwaliteit terug te
    gaan in kwaliteit. De winst die hiermee valt te behalen is feitelijk alleen van toepassing op de afwerkingen en
    kwaliteit van gebruikte materialen.
    Hiermee moeten we ook constateren dat er geen winst is te behalen op de gebouw gebonden voorzieningen
    (klimaat, elektra, e.d.); deze werkzaamheden moeten ten alle tijden plaatsvinden.
    Indicatief kan geduid worden dat verlaging van de restauratie kwaliteit op integraal niveau de volgende
    besparing met zich mee kan brengen.
    Restauratie conform wensbeeld                                                                       Investering
    Restauratie interieur                                                                            € 11.570.585,-
    Bijkomende vaste inrichting                                                                      € 1.107.731,-
    Restauratie gebouwde elementen buitenruimte                                                      € 2.217.014,-
    Totaal                                                                                           € 14.895.330,-
    Restauratie verlaagde kwaliteit                                                                     Investering
    Restauratie interieur                                                                            € 10.347.739,-
    Bijkomende vaste inrichting                                                                      € 1.107.731,-
    Restauratie gebouwde elementen buitenruimte                                                      € 2.217.014,-
    Totaal                                                                                           € 13.672.484,-
    Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw                                                                   22 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>6. Inrichting interieur hoofdhuis
6.1 Algemeen
    Met betrekking tot de inrichting zijn twee zaken meegenomen:
         1.   de vaste inventaris die noodzakelijk is voor het functioneren van de algemene functies (balie voor
              bodes en pantry's;, e.d.)
         2.   de delen van de vaste inventaris die behoren bij het algemene gebruik zoals stoffering en verlichting
              van de vertrekken.
    NB de facilitaire inrichting die nodig is voor het functioneren van de kantoorfunctie dient verder te worden
    uitgewerkt aan hand van de huisvestingsvisie
6.2 Financiële impact
    Onderdeel                                                                                             Investering
    Bouwkosten en bouwplaats voorzieningen                                                            €      750.305,-
    Onvoorzien, leges, algemene kosten, winst en risico, CAR                                          €      243.777,-
    Adviseurs; directievoering, toezicht, kleurenadvies, restauratie architect                        €      113.649,-
    Subtotaal                                                                                         €    1.107.731,-
    BTW                                                                                               €            0,-
    Totaal                                                                                            €    1.107.731,-
    Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw                                                                     23 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>7. Gebouwde elementen buitenruimte
7.1 Duiding gebouwde elementen buitenruimte
    Met betrekking tot de beelden en elementen in de buitenruimte is reeds vermeld dat enkele onderdelen in de
    afgelopen jaren zijn gerestaureerd. Nu het park is hersteld, komen ook andere beelden in aanmerking voor
    herstel. Het betreft hier uitsluitend de onderdelen die nog op de buitenplaats aanwezig zijn, en onderdelen die
    wegens schade in het gebouw of op de kwekerij zijn opgeslagen.
    Enkele onderdelen die zich ooit op de buitenplaats bevonden maar nu volledig zijn verdwenen zijn omwille
    van het overzicht opgenomen. Hiervoor zijn vooralsnog geen werkzaamheden voorzien.
    In het overzicht zijn omwille van de volledigheid ook objecten weergegeven die historisch gezien tot
    Buitenplaats De Paauw behoorden, maar zich nu niet meer op gemeente-eigendom bevinden. Voor deze
    objecten zijn geen werkzaamheden voorzien.
    Een bijzonder onderdeel binnen het park vormt de Prinsessetuin. Momenteel vindt vooroverleg plaats met de
    Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed omtrent de herstelscenario’s. Om die reden zijn momenteel geen
    werkzaamheden opgenomen. De financiële impact zal op een toekomstig moment inzichtelijk kunnen worden
    gemaakt.
    Onderdeel                     Beeld                               Instandhouding globaal
    Betende Knabe                                                     Restauratie afgerond
    Spes                                                              Restauratie afgerond
    Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw                                                                  24 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Athena met krijger                             Huidige afwerklagen verwijderen, zinken beeld
                                               herstellen, herstel sokkel en fundering, nieuwe
                                               afwerklagen en terugplaatsen
Nike met held                                  Inventariseren huidige schadebeelden, pasmaken
                                               restanten, afwerklagen verwijderen, 3d scan,
                                               modelleren herstel, herstel sokkel en fundering,
                                               nieuwe afwerklagen en terugplaatsen.
Fortuna                                        Geen reconstructie voorzien.
Viktoria                                       Inventariseren huidige schadebeelden, pasmaken
                                               restanten, afwerklagen verwijderen, 3d scan,
                                               modelleren herstel, formeren sokkel en fundering,
                                               nieuwe afwerklagen en terugplaatsen.
Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw                                                   25 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Karyatiden (onderdeel                          Oorspronkelijke stibadium momenteel in Ommen.
stibadium)                                     Geen reconstructie voorzien.
Adler                                          Geen reconstructie voorzien.
Amazone zu pferde                              Particulier eigendom; geen rol gemeente.
Hermen                                         Particulier eigendom; geen rol gemeente.
Leeuwen, drinkbak                              Herontwikkelen (winter) overkapping, herstel
                                               scheuren, herstel fundering, verplaatsen en
                                               terugplaaten marmer elementen (tbv
                                               funderingsherstel), herstel voegen, reconstructie
                                               ontbrekende ringen.
Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw                                                   26 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Vazen                                          Inventariseren huidige schadebeelden, pasmaken
                                               restanten, afwerklagen verwijderen, 3d scan,
                                               modelleren herstel, formeren sokkel en fundering,
                                               nieuwe afwerklagen en terugplaatsen.
Banken, beukenlaantje                          Reconstructie banken (materiaal gebruik ter visie).
Cementrustieke                                 Restauratievisie momenteel in eindfase (iom en
bruggen en kademuur                            gesubsidieerd door Provincie), herstel cementrustiek,
                                               formeren leuningwerk, herstel rotspartijen, herstel
                                               brughoofden, herstel fundering kademuur.
Prinsessetuin                                  Restauratievisie is momenteel in ontwikkeling.
                                               Stapsgewijs herstel in scenario’s is onderdeel van de
                                               uitwerking. Op toekomstig moment financiële impact
                                               inzichtelijk.
Hoofdhuis, aanlichten                          Ontwikkelen plan en uitvoering spaarzame aanlichting
                                               hoofdhuis.
Pergola                                        Kolommen zijn volgestort met beton, opnieuw
                                               opbouwen metselwerk kolommen, formeren houten
                                               afwerking, herstel stalen hekwerken.
Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw                                                       27 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>    Kwekerij, tuinmuur                                                 Herstel afdekkers, lokaal herstel voegwerk, lokaal
                                                                       herstel metselwerk.
7.2 Financiële impact
    Onderdeel                                                                                         Investering
    Bouwkosten en bouwplaats voorzieningen                                                          € 1.487.522,-
    Onvoorzien, leges, algemene kosten, winst en risico, CAR                                        €    483.301,-
    Adviseurs; directievoering, toezicht, kleurenadvies, restauratie architect                      €    246.191,-
    Subtotaal                                                                                       € 2.217.014,-
    BTW                                                                                             €          0,-
    Totaal                                                                                          € 2.217.014,-
    Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw                                                                        28 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>8. Integrale investering buitenplaats De Paauw
   Onderdeel                                                               Investering
   Restauratie interieur De Paauw                                        € 11.507.585,-
   Inrichtingskosten interieur De Paauw (niet zijnde facilitaire kosten) €  1.107.731,-
   Gebouwde elementen buitenruimte                                       €  2.217.014,-
   BTW                                                                   €          0,-
   Totaal                                                                € 14.895.330,-
   Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw                                       29 - 36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Bijlagen
Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 – Herstelkosten interieur
   Verd.         Ruimte              VVO       BVO   Ambitie   Totaal:
    -1             -1.01             22,8       30,9 Middel  €          38.052
    -1             -1.02             17,3       23,4 Middel  €          24.168
    -1             -1.03             20,9       28,4 Middel  €          62.134
    -1             -1.04             15,1       20,5 Middel  €          23.235
    -1             -1.05             56,4       76,5 Middel  €               -
    -1             -1.06              6,8        9,2 Middel  €          16.996
    -1             -1.07             14,2       19,2 Middel  €          83.218
    -1             -1.08             22,0       29,9 Middel  €               -
    -1             -1.09             15,2       20,5 Middel  €               -
    -1             -1.10              4,5        6,2 Middel  €          48.850
    -1             -1.11             21,6       29,3 Middel  €               -
    -1             -1.12              8,0       10,9 Middel  €               -
    -1             -1.13             17,3       23,5 Middel  €         196.461
    -1             -1.14             34,6       46,9 Middel  €         106.251
    -1             -1.15             44,3       60,0 Middel  €          63.371
    -1             -1.16             30,0       40,7 Middel  €          37.434
    -1             -1.17             15,4       20,9 Middel  €          36.183
    -1             -1.18             13,4       18,2 Middel  €          38.375
    -1             -1.19             29,0       39,3 Middel  €          54.228
    -1             -1.20             134,9     183,0 Middel  €         135.953
    -1             -1.21              4,9        6,6 Middel  €           6.064
    -1             -1.22             53,9       73,1 Middel  €          58.719
    -1             -1.23             58,0       78,6 Middel  €          60.830
    -1             -1.24             51,0       69,2 Middel  €          56.339
    -1             -1.25             18,5       25,1 Middel  €          28.358
    -1             -1.26              9,4       12,7 Middel  €          58.948
    -1             -1.27             12,7       17,3 Middel  €          19.591
    -1          -1.27 nst            12,0       16,3 Middel  €          28.291
     0            00.01               7,2        8,5  Hoog   €         145.514
     0            00.02              32,0       37,8  Hoog   €         353.768
     0            00.03              15,7       18,6 Middel  €          40.270
     0            00.04              11,2       13,2 Middel  €          26.641
     0            00.05              19,7       23,3 Middel  €          38.147
     0            00.06              23,6       27,9  Hoog   €         602.339
     0            00.07              68,8       81,4  Hoog   €         426.046
Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>     0            00.08               3,7        4,4 Middel €     21.065
     0            00.09               2,8        3,3 Middel €      9.544
     0            00.10               4,3        5,0 Middel €     16.536
     0            00.11               7,9        9,4 Middel €     24.351
     0            00.12              27,9       33,0 Middel €     45.683
     0            00.13              19,5       23,0 Middel €     36.520
     0            00.14              36,1       42,7 Hoog   €     56.713
     0            00.15              67,8       80,1 Hoog   €    326.006
     0            00.16              37,3       44,0 Hoog   €    157.567
     0            00.17              30,3       35,8 Hoog    € 1.039.153
     0            00.18               2,9        3,4 Hoog   €     38.523
     0            00.19              63,2       74,7 Hoog   €    315.909
     0            00.20              84,5       99,9 Hoog   €    528.683
     0            00.21              137,3     162,4 Hoog    € 2.580.924
     0            00.22              14,9       17,7 Middel €     53.312
     0            00.23               3,9        4,6 Middel €     17.824
     0            00.24               1,5        1,7 Middel €          -
     0            00.25              56,7       67,0 Middel €    562.620
     0            00.26              62,7       74,1 Hoog   €    520.478
     0            00.27              11,5       13,6 Hoog   €          -
     0            00.28               1,7       13,8 Hoog   €          -
     0            00.29               9,4       11,2 Hoog   €          -
   T00            T0.01               4,0        9,2 Middel €     22.993
   T00            T0.02               1,5        3,4 Middel €      6.844
   T00            T0.03               1,7        3,8 Middel €      6.844
     1            01.01              38,6       48,2 Middel €     95.123
     1            01.02              14,8       18,5 Middel €     21.264
     1            01.03              11,2       13,9 Middel €     29.721
     1            01.04              19,7       24,7 Middel €     35.834
     1            01.05              18,5       23,1 Middel €     26.892
     1            01.06               4,3        5,3 Middel €     26.965
     1            01.07               6,2        7,7 Middel €          -
     1            01.08              34,8       43,5 Middel €     63.433
     1            01.09              12,5       15,6 Middel €     39.648
     1            01.10              26,5       33,2 Middel €     33.966
     1            01.11              24,4       30,5 Middel €     39.628
     1            01.12              16,1       20,1 Middel €     26.914
     1            01.13               6,0        7,5 Middel €     21.092
     1            01.14              31,6       39,5 Middel €     45.996
     1            01.15              66,7       83,4 Middel €    212.322
Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>     1            01.16              37,3       46,6 Middel €  49.452
     1            01.17              38,2       47,8 Middel €  56.245
     1            01.18              38,6       48,2 Middel €  77.939
     1            01.19              18,7       23,4 Middel €  30.778
     1            01.20              54,9       68,6 Middel € 185.916
     1            01.21              81,2      101,5 Middel €       -
     1            01.22              14,6       18,2 Middel €  34.285
     1            01.23              32,7       40,8 Middel €  65.429
     1            01.24              18,3       22,9 Middel €  71.949
     1            01.25              13,5       16,8 Middel €  24.434
   T01            T1.01              79,8      103,0 Middel € 357.182
     2            02.01              84,2      136,5 Middel € 190.867
     2            02.02              108,4     175,7 Middel € 312.756
   T02            T2.01              25,8       29,8 Middel €  91.689
Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 – Inrichtingskosten interieur
Onderdeel                                         Investering
Bewegwijzering / ruimte duiding                           PM
Ontvangst meubilair; spiegelhal                €      36.909,-
(groot) keuken, ambtelijke organisatie                    PM
Groot keuken, horeca                                      PM
Stoffering vitrage, stijlkamers                €     187.780,-
Stoffering gordijnen, stijlkamers              €     206.124,-
Ontvangst meubilair; adjudantenkamer           €      26.575,-
Kroonluchters, stijlkamers                     €     383.857,-
Ontvangst inrichting, meubilair tbv bodes      €      44.291,-
           e
Keuken, 1 verdieping                           €      11.073,-
Stoffering vitrage, gebouw                     €      68.651,-
Stoffering, binnen zonwering, gebouw           €      68.651,-
Ophangsysteem schilderijen                     €      73.819,-
BTW                                             €          0,-
Totaal                                         €   1.107.731,-
Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 – Gebouwde elementen buitenruimte
Onderdeel                                           Investering
Betende Knabe                                          Afgerond
Spes                                                   Afgerond
Athena met krijger                             €        55.656,-
Nike met held                                  €        90.665,-
Fortuna                                        €               0,-
Viktoria                                       €       163.206,-
Karyatiden                                     €               0,-
Adler                                          €               0,-
Amazone zu pferde                                Particulier bezit
Hermen                                           Particulier bezit
Leeuwen, drinkbak                              €       140.005,-
Vazen                                          €       339.535,-
Banken, beukenlaantje                          €        21.412,-
Cementrustieke bruggen en kademuur             €       424.131,-
Prinsessetuin                                                 PM
Hoofdhuis, aanlichten                          €       114.708,-
Pergola                                        €       740.446,-
Kwekerij, tuinmuur                             €       102.472,-
BTW                                            €               0,-
Totaal                                         €     2.217.014,-
Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Investeringsplan restauratie Raadhuis De Paauw</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>