<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel
Aan                      : Raad van Geertruidenberg
Raadsvergadering         :
Agendanummer             :
Datum collegebesluit     : 9 mei 2017
Onderwerp                : Verdiepen Zuidergat

0.      Samenvatting
In mei 2016 heeft u besloten het Zuidergat even diep te baggeren als het Noordergat (baggeren tot
– 1.70 NAP en zonder beschoeiing). Uit het waterbodemonderzoek en het stabiliteitsonderzoek
waterkeringen blijkt dat maatregelen noodzakelijk zijn. Met dit voorstel verzoekt het college u extra middelen
ter beschikking te stellen uit de algemene reserve.

1.      Aanleiding
In mei 2016 heeft u besloten het Zuidergat even diep te baggeren als het Noordergat (baggeren tot – 1.70
NAP en zonder beschoeiing) en hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen.
Op basis van uw raadsbesluit zijn de voorbereidingen van diverse onderzoeken gestart en uitgevoerd.
Concreet betreft dit:
    - Waterbodemonderzoek, uitgevoerd door Strukton Milieutechniek.
    - Stabiliteitsonderzoek van de diverse waterkeringen langs het Zuidergat
    - Concept rapport ‘stabiliteit van de oevers van het Zuidergat, uitgevoerd door Anteagroup.
        Beoordeling van dit concept rapport door het waterschap heeft geleid tot de conclusie dat het niet
        voldoet aan de normen, zoals die gelden in 2017.
    - Aanpassing concept rapport ‘stabiliteit van de oevers van het Zuidergat’. Toetsing door het
        waterschap heeft er opnieuw toe geleid dat het niet akkoord is bevonden. Half mei is een afspraak
        gepland met het waterschap.

Verder is nog van belang te weten dat:
   - recent de regelgeving omtrent ‘niet gesprongen explosieven (NGE)’ is aangepast. Het al uitgevoerde
        onderzoek uit 2013 is aangepast;
   - op 1 januari 2017 de Wet natuurbescherming in werking is getreden. Bestaande flora en fauna
        onderzoek wordt aangevuld.

2.       Motivering
Uit de diverse onderzoeken blijkt dat voor het verdiepen van de vaargeul aanvullende werkzaamheden en
maatregelen benodigd zijn. Uit het waterbodemonderzoek blijkt dat een deel van het slib en/of de
waterbodem die vrij komt bij het verdiepen van het Zuidergat zodanig vervuild is, dat sanerende maatregelen
noodzakelijk zijn.
Uit de stabiliteitsberekeningen blijkt al wel dat bij het verdiepen van de vaargeul diverse maatregelen (o.a.
extra klapankers, steunberm) aangebracht moeten worden.

3.       Financiële consequentie(s)/risico('s)
Antea heeft een raming (met daarin opgenomen de tot nu toe bekende werkzaamheden) opgesteld, die komt
uit op € 443.000,- ex BTW
Uit het budget ‘baggeren de Donge’ is, na aftrek van alle benodigde onderzoeken nog € 145.000
beschikbaar.
Omdat we binnen de begroting geen middelen hebben opgenomen stellen wij voor u voor om € 298.000 (€
443.000 -/- € 145.000) te dekken uit de Algemene Reserve.

4.        Juridische consequentie(s)/risico('s)
De kademuur nabij DOK 12 is geen primaire waterkering en is daarom niet meegenomen in het
stabiliteitsonderzoek. Van de kademuur zijn geen constructieve gegevens bekend. Pas tijdens de
verdiepingswerkzaamheden wordt duidelijk of aan de kademuur voorzieningen nodig zijn of niet. In bijlage 3
zijn een aantal mogelijke scenario’s en de kosten daarvan uitgewerkt.
Half mei staat een overleg met het waterschap gepland en mogelijk dat extra berekeningen uitgevoerd
moeten worden, waardoor het stabiliteitsonderzoeksrapport later beschikbaar is. Afhankelijk van de uitkomst
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>van het overleg zal dit onderzoeksrapport mogelijk nog aangepast moeten worden. Pas daarna kan gestart
worden met het opstellen van een bestek.

Voor het verdiepen van de vaargeul in het Zuidergat zijn vergunningen nodig, waar bezwaar en beroep
tegen open staat.

5.     Communicatie
Verdiepen Zuidergat staat op de gemeentelijke website bij de lijst ‘onderhandse aanbestedingen’.

6.      Duurzaamheid
In het bestek zullen de drie p’s (people, profit, planet) verwerkt worden. Indien mogelijk zal een lokale
aannemer het werk uitvoeren.

7.     Bijlagen
1. Kostenraming d.d.                  : 13 april 2017
   van                                  Antea
2. Stabiliteitsonderzoek              : (zodra beschikbaar, toevoegen aan voorstel)
3. Memo kademuur DOK12                : 12 mei 2017

8.       Voorstel
Wij stellen uw raad voor
1. € 298.000,- extra beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor het verdiepen van het Zuidergat.
2. Kennis te nemen van de omschreven risico's in bijlage 3. Indien sprake is van scenario 2 of 3 te
accepteren dat het gevraagde bedrag wordt overschreden.



0.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van Geertruidenberg,
de secretaris,                               de burgemeester,



R.C.J. Nagtzaam                              drs. W. van Hees
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Nummer
De raad van de gemeente Geertruidenberg;

gelezen het voorstel van het college van 9 mei 2017



besluit:
1. € 298.000,- extra beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor het verdiepen van het Zuidergat.
2. Kennis te nemen van de omschreven risico's in bijlage 3. Indien sprake is van scenario 2 of 3 te
accepteren dat het gevraagde bedrag wordt overschreden.


Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van,

De raad van Geertruidenberg,
de griffier,                              de voorzitter,



drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere          drs. W. van Hees
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>