<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>   Gemeente Loon op Zand
   Gemeenteraad
   Postbus 7
   5171 CV KAATSHEUVEL
                                                                       *2025.09133*
                                                                       2025.09133




   Datum              Verzenddatum       Zaaknummer       uw kenmerk         uw brief / registratienr.
   1-jul.-2025                           zk24.02706                           /




   Onderwerp
   Voortgangsrapportage Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) en Publiek ontwikkelbedrijf
   REKS (POB REKS BV)



   Geachte gemeenteraadsleden en fractieondersteuners,

   In het voorjaar van 2021 is de Regionale Energie en Klimaatstrategie Hart van Brabant, het REKS-
   bod 1.0 (https://www.regio-hartvanbrabant.nl/programmas-projecten/fysiek-domein/energie-en-
   klimaat/documenten/) vastgesteld. Dit is gedaan door alle gemeenteraden, de algemene besturen
   van de waterschappen en Gedeputeerde Staten van de provincie. Dit bod vraagt volop de inzet van
   de regio met name om de duurzame opwek op het gebied van windenergie te realiseren. Het
   Publiek ontwikkelbedrijf REKS BV (POB REKS BV) geeft voor acht regiogemeenten (waaronder
   Loon op Zand) uitvoering aan het REKS-bod 1.0.

   Bij de vaststelling is aangegeven dat de REKS elke twee jaar wordt geëvalueerd en dat er wordt
   bekeken of er een herijking van de REKS 1.0 moet plaatsvinden. Dit wordt vastgelegd in een
   voortgangsrapportage. De voortgangsrapportage van 2023 is u toegestuurd via de
   Raadsinformatiebrief d.d. 13 juni 2023 documentnummer 2023.13309. Het POB REKS BV maakt
   sinds dit jaar een publieksversie van haar voortgangsrapportage.

   Middels deze Raadsinformatiebrief wordt de voortgangsrapportage 2025 met u gedeeld. Als bijlage
   bij de rapportage vindt u een rapport over een onderzoek naar mogelijkheden voor ‘Wind boven
   nieuw bos’ in het zuiden van de regio. In de REKS 1.0 is reeds afgesproken dit onderzoek uit te
   voeren. U kunt tevens de publieksversie van de voortgangsrapportage mei 2025 van het Publiek




Anton Pieckplein 1 5171 CV Kaatsheuvel     telefoon   0416-289111   IBAN NL95 BNGH 028.50.05.111
Postbus 7        5170 AA   Kaatsheuvel                              E-mail: info@loonopzand.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Ontwikkelbedrijf REKS (POB REKS BV) digitaal inzien op de volgende website
https://publiekontwikkelbedrijfreks.nl/nieuws/.

Gesprekken met Defensie
De afgelopen twee jaar zijn we met het Ministerie van Defensie in gesprek geweest over de
beperkingen van o.a. radarhinder, laagvliegroutes en aanvliegroutes op onze voornemens voor de
ontwikkeling van windturbines in alle zoekgebieden voor energiehubs van de REKS. Er is daarom
als regio samen met de provincie intensief gesproken met Defensie over de mogelijkheden van
windturbines in de gebieden. Op basis van deze gesprekken lijken er vooralsnog voldoende
mogelijkheden om de doelstellingen voor windenergie te kunnen halen. Dat betekent dat op dit
moment geen extra locaties gevonden hoeven te worden buiten de zoeklocaties voor energiehubs
zoals beschreven in de REKS 1.0. Er hoeft dus voor nu geen herijking van de REKS plaats te
vinden.

Opwek duurzame energie en netcongestie
Met het REKS-bod 1.0 heeft u ingestemd met de doelstelling van een jaarlijkse 1TWh duurzame
opwek in de regio. Op dit moment is iets meer dan 0,5 TWh daarvan gerealiseerd. Deze duurzame
opwek bestaat uit zonne- en windenergie. Voor opwek door zon zijn we al goed onderweg om de
doelstellingen te behalen, al is er wel vertraging ontstaan bij de realisatie van zon op bedrijfsdak
vanwege netcongestie. Enexis heeft aangegeven dat het daarom logisch is de prognoses uit de
laatste voortgangsrapportage 2023 voor wat betreft grootschalige zon op dak naar beneden bij te
stellen. Voor wat betreft windenergie heeft Waalwijk al flinke stappen gezet richting de realisatie
van windturbines. In 2024 heeft de gemeente een PlanMER uitgevoerd en de beleidsvisie en
kaders vastgesteld voor grootschalige opwek van duurzame energie. Op basis daarvan wordt voor
het project Buitenpolders in 2025 een tender uitgezet om een ontwikkelaar te selecteren voor de
realisatie. Het project voor vernieuwing van het windpark op Haven 8/Ecopark loopt mee in de
integrale gebiedsontwikkeling voor bedrijventerrein Haven 8.

In de andere energiehubs zijn samen met het Publiek Ontwikkelbedrijf REKS verkenningen gestart
om te komen tot realisatie van windturbines. Het gaat dan om
    • Hub de Baars. Er is een proces gestart om een omgevingseffectenonderzoek uit te voeren
        en er zijn bewonersavonden georganiseerd. Er wordt nu een zorgvuldig proces doorlopen
        om in het najaar een Nota Reikwijdte en Detailniveau vast te stellen;
    • Hub Kattenberg. Er wordt een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van
        windturbines in dit gebied;
    • Hubs ten noorden van Tilburg. Er wordt een verkenning uitgevoerd naar mogelijke locaties
        voor windturbines nadat Defensie daarvoor de ruimte heeft geboden;
    • Hub Heusden. Er is gestart met de planMER en het participatietraject, met als doel te
        komen tot één of meerdere voorkeurslocatie(s) en een toetsingskader voor een energiehub.
        Naar verwachting wordt in oktober 2025 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld.

Voor de REKS is het erg belangrijk om de opgave op het gebied van windenergie ook daadwerkelijk
te realiseren. Daarmee ontstaat een veel betere balans in het energiesysteem dat nu te veel hangt
op zonne-energie. Daarom is het belangrijk dat door de gesprekken met Defensie nu duidelijk is

                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>geworden dat er voldoende mogelijkheden voor windturbines blijken te zijn in de zoekgebieden van
de energiehubs in de REKS 1.0

Warmtetransitie en energiebesparing
Naast de duurzame opwek via wind en zon is er in het programma ook voortgang geboekt op de
onderwerpen energiebesparing (inzet op 20% reductie van de warmtevraag) en de verduurzaming
van het warmteaanbod. Hiervoor worden de REKS gemeenten ondersteund bij het opstellen van
hun warmteprogramma’s via het NPLW (Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie). Er
is tevens een eigen warmteprogramma gemaakt waarbij energiebesparing ook een
belangrijke rol speelt. Verschillende projecten zijn gestart om gemeenten te ondersteunen
bij het isoleren en aardgasvrij maken van gebouwen.

Klimaatadaptatie
De regio combineert klimaatadaptatie en energietransitie binnen de REKS, waarbij zes
gebiedsopgaven zijn ontwikkeld op basis van klimaatonderlegger en stresstesten. Tijdens
klimaatdialogen zijn diverse maatregelen en projecten verzameld, geconcretiseerd en geprioriteerd.
De geselecteerde projecten dragen bij aan het tegengaan van verdroging en het voorkomen van
wateroverlast en hittestress. Daarnaast is er aandacht voor natuurherstel en biodiversiteit. Voor
sommige projecten is financiële steun ontvangen van het Rijk en de provincie. Het Publiek
Ontwikkelbedrijf REKS stelt middelen beschikbaar via het Klimaatfonds voor medefinanciering.
Momenteel wordt de lijst met maatregelen en projecten in de Regionale Klimaatagenda
geactualiseerd op basis van een herschikking waarbij de projecten in 4 categorieën worden
verdeeld op basis van uitvoerbaarheid op korte termijn en (regionale) impact. n het najaar stelt de
Stuurgroep REKS de geactualiseerde klimaatagenda vast.

Vervolg
De REKS 1.0 kijkt naar de opgave voor duurzame opwek tot en met 2030. Na 2030 ligt er een
grotere opgave voor meer duurzame opwek om te voldoen aan de doelstellingen uit het
Klimaatakkoord. In 2026 zullen we evalueren of er inderdaad voldoende mogelijkheden zijn voor
windturbines binnen de zoeklocaties voor energiehubs uit de REKS 1.0. Blijkt dat onvoldoende te
zijn dan zal de zoektocht starten naar andere locaties. We kunnen bij die zoektocht de uitkomsten
meenemen van het onderzoek naar ‘Wind boven nieuw bos’.

Communicatie
Alle betrokken gemeenteraden krijgen, afhankelijk van de lokale bestuursprocessen, min of meer
gelijktijdig deze informatie.



Het college van burgemeester en wethouders;
de secretaris,        de burgemeester,




C.A. de Haas          H.A.G. Ronnes

                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijlagen
Bijlage 1: Voortgangsrapportage REKS 2025

Bijlage 2: Onderzoek naar ‘Wind boven nieuw bos’.




                                               4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>