<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>   Projectenlijst / Overige / Upgrading verkeersregelinstallatie Neerbeek                                  2016-06




Upgrading verkeersregelinstallatie Neerbeek                                                                  2016-06



    Projectnummer          n.n.b.                                                         Datum        12-12-2016

    Portefeuillehouder     H. Hodzelmans

    Projectleider          T. van der Leek

    Programma’s            5

    Periode                2015-2017

    Doelstelling           Betere doorstroming A76-Prins Mauritslaan en faciliteren toekomstige verkeerstromen,
                           zoals Makado en fietssnelroute Sittard-Maastricht.

    Betrokken partijen     Intern: afdeling Ruimte
                           Extern: gemeente Sittard-Geleen, Rijkswaterstaat, provincie Limburg

    Acties 2017 e.v.       Ontwerpfase: 2015-medio 2016
                           Voorbereidingsfase: medio 2016
                           Aanbestedingsfase: begin 2017
                           Realisatiefase: eind 2017

    Eerdere                n.v.t.
    besluitvorming

    Financieel overzicht   Uitgaven

                                                                Raming      Gevoteerd    Werkelijk         Restant
                               Verkeersregelinstallatie         250.000                          0         250.000
                               Verdubbeling linksaffer          170.000                          0         170.000
                               Asfaltwerkzaamheden              100.000                          0         100.000
                               Totaal                           520.000          nee               0       520.000

                           Dekking

                               Bijdrage RWS                                              140.000
                               Bijdrage Sittard-Geleen                                   140.000
                               Bijdrage Beek                                             140.000
                               Reserve wegen                                             100.000
                               Subsidie BDU Beek                                             PM        aangevraagd
                               Subsidie Maastricht Bereikbaar                                PM        aangevraagd
                               Totaal                                                    520.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>