<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Projectenlijst bij de
  Rekening 2021
  Beek, juni 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Projectnaam                                                              Nummer   Blz
Algemeen                                                                            6
In 2021 afgeronde projecten                                                         8
Gevoteerde investeringsprojecten                                                    9
Ontkluizing Keutelbeek fase 1b                                           2013-07b  10
Herinrichting Schimmerterweg                                             2013-09   11
Verbouwing Haamen Indoor (vh. vml. Bedrijfsgebouw en binnensportcomplex) 2016-03   12
Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek                   2017-01   13
Verbouwing Stegen 35                                                     2017-03   14
Snelle fietsroute fase 1a                                                2017-04   15
Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan                         2020-01   16
Herinrichting Raads- en Trouwzaal                                        2020-03   17
Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen                          2020-05   18
Uitbreiding Levensbomenbos                                               2021-01   19
Padelbanen BRZ                                                           2021-03   20
Deels gevoteerde investeringsprojecten                                             21
Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet                      2013-07c  22
Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet                        2018-01   23
Verkeersmaatregelen Spaubeek voorbereidingskrediet                       2020-04   24
Realisatie Kindcentrum Beek / BMV Beek voorbereidingskrediet             2021-04   25
Schetsontwerp Herinrichting Markt voorbereidingskrediet                  2021-05   26
Niet gevoteerde investeringsprojecten                                              27
Reconstructie Stationstraat                                              2016-01   28
Stationsomgeving Beek-Elsloo                                             2016-02   29
Reconstructie Siekendaalstraat voorbereidingskrediet                     2021-02   30
Overige projecten                                                                  31
Het Groene Net                                                           2013-23   32
Startersleningen                                                         2014-05   33
Stimuleringsleningen                                                     2016-04   34
Infiltratie geschikt maken regenwaterbuffers TPE                         2020-02   35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre> Projectenlijst / Algemeen
     Algemeen
     In deze bijlage bij de Rekening 2021 zijn standaard projectenlijsten opgenomen met betrekking tot in
     2021 lopende projecten. Wijzigingen ten opzichte van de projectlijsten zoals opgenomen in
     voorgaande P&C-documenten zijn oranje gedrukt.
Definitie project:
     Een project is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. Het onderscheid zich van
     een programma of product door zijn eenmalige karakter en het feit dat een project jaar overschrijdend
     is. Een project vereist een specifieke (project)managementomgeving. Dit vraagt om een specifieke
     verantwoording inzake voortgang, scopewijzigingen en dekking richting bestuur (en management).
Toelichting votering:
     In de projectlijst wordt aangegeven of het project door de raad is gevoteerd of niet. Dit kan middels een
     afzonderlijk raadsbesluit en in specifieke gevallen middels een beslispunt in de reguliere P&C
     documenten. Pas nadat de raad een project heeft gevoteerd, kan worden gestart met de uitvoering.
     Votering kan ook op onderdelen plaatsvinden zoals bij een voorbereidingsbudget.
Toelichting tabel dekking:
     In de tabel dekking kunnen de volgende omschrijvingen voorkomen:
     • Bijdrage exploitatiebudgetten. Dekking komt uit de reguliere exploitatiebudgetten.
     • Bijdrage derden. Van derden wordt een bijdrage in het project ontvangen.
     • Bijdrage subsidies. Hierbij wordt nog aangegeven of deze zijn aangevraagd, verleend (toezegging)
          of vastgesteld (onherroepelijk toegekend).
     • Dekking vanuit bestaande reserves/voorzieningen.
     • Afschrijvingslasten. Het project wordt (deels) gedekt door meerjarige afschrijvingslasten. In de
          toelichting wordt aangegeven voor hoeveel jaar de afschrijving loopt.
     • Tekort (nog geen dekking). Dit is het bedrag waarvoor nog geen dekking is. Deze dekking moet nog
          worden gezocht.
     Voor de eerste vijf bullets geldt dat deze financieel zijn opgenomen in de begroting. Voor de zesde bullet
     “tekort” geldt dat deze nog niet financieel in de begroting is opgenomen.
BTW-regime:
     Afhankelijk van het project is de BTW op gemaakte kosten (deels) aftrekbaar of compensabel of
     kostprijsverhogend. In de uitgaven van het project wordt rekening gehouden met het betreffende BTW-
     regime. Is van een project de BTW volledig aftrekbaar of compensabel dan staan hier bedragen
     exclusief BTW. Is van een project de BTW (deels) kostprijsverhogend, dan wordt het bedrag opgenomen
     dat het de gemeente kost, dus inclusief BTW.
     Projectenlijst bij de Rekening 2021                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Projectenlijst / In 2021 afgeronde projecten
Projectenlijst bij de Rekening 2021          7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Projectenlijst / In 2021 afgeronde projecten
    In 2021 afgeronde projecten
     Projectlijst      Project                                            Raming   Werkelijk Restant
       2017-03         Verbouwing Stegen 35                                151.250   134.231    17.019
       2020-03         Herinrichting Raads- en Trouwzaal                   152.000   117.428    34.572
       2020-04         Verkeersmaatregelen Spaubeek voorbereidingskrediet   40.000    36.725     3.275
    Projectenlijst bij de Rekening 2021                   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten
Gevoteerde investeringsprojecten
Projectenlijst bij de Rekening 2021               9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre> Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten
Ontkluizing Keutelbeek fase 1b                                                                                        2013-07b
    Projectnummer            I.054.05/06
    Portefeuillehouder       R. Schwillens
    Projectleider            P. Janssen
    Programma’s              5
    Periode                  Tot 31.12.2022
    Doelstelling             De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater,
                             minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna,
                             herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap.
                             Deelproject fase 1b betreft het tracé vanaf de Luciastraat, door de Stegen, Burg.
                             Lemmenstraat Broekhovenlaan en Bourgognestraat naar de Oude Pastorie. Aangezien
                             besloten is om de Keutelbeek door de Stegen aan te leggen wordt de rehabilitatie van de
                             Stegen geïntegreerd.
    Betrokken partijen       Intern: Ruimte (riolering, wegen, grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie)
                             Extern: WL, NUTS-beheerders, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces)
    Gerealiseerd 2021        Begin 2021 is de aanbesteding van de civiele werken afgerond. Zowel de Nutsbedrijven als
                             de aannemer zijn in het voorjaar van 2021 gestart met de uitvoering van de
                             werkzaamheden die het hele jaar hebben doorgelopen .
    Eerdere                  Raadsbesluit 2008, 11vra00129, 11vra00268, 13vra00133, 14vra00180, 15vra00121.
    besluitvorming           Nota Wegbeheer 2013-2017, raad maart 2013, 18vra00087. Kredietvotering raad 23 april
                             2020, Raad 1 juli 2021 kredietindexering (1e Bestuursrapportage 2021).
    Financieel               Uitgaven
    overzicht
                                                                     Raming       Gevoteerd        Werkelijk(*)     Restant
                               Uitvoering (prijspeil 2020)         4.852.000                ja      3.714.243      1.137.757
                             (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen
                             € 3.279.881.
                             Dekking
                               Voorziening riolen                                                 2.743.698
                                                                                                                 85%
                               Bijdrage Waterschap Limburg (WL)                                   1.404.105
                               Stelpost afschrijving wegen                                          704.197      15%
                               Subsidies                                                                n.v.t.
                               Totaal                                                             4.852.000      100%
     Projectenlijst bij de Rekening 2021                            10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>    Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten
Herinrichting Schimmerterweg                                                                                               2013-09
    Projectnummer            I.117
    Portefeuillehouder       R. Schwillens
    Projectleider            R. Knauf
    Programma’s              5
    Periode                  01.01.2010–31.12.2023
    Doelstelling             Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Schimmerterweg volgens het “handboek
                             Wegontwerp”, waarbij inrichtingswensen in relatie tot mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen
                             (omgeving St. Hubertusmolen) worden onderzocht en indien haalbaar geïntegreerd in het
                             definitieve ontwerp. Ook is een gedegen landschappelijke inpassing vereist gelet op de
                             ligging in het beschermd Nationaal Landschap Zuid-Limburg.
    Betrokken partijen       Intern: afdeling Ruimte (verkeer, wegen, grondzaken, ruimtelijke ordening, archeologie)
                             Extern: Gemeente Nuth, eigenaren restaurant Aan de Molen, beheerders NUTS-
                             leidingen, perceeleigenaren
    Gerealiseerd 2021        In 2021 is dit project opnieuw ter hand genomen. De periode daarvoor was weinig
                             voortgang mede doordat de particuliere plannen voor de omgeving van de molen niet
                             vorderden en nog niet helder was in hoeverre het plan van de gemeente Meerssen voor de
                             verbindingsweg naar de ringweg MAA doorgang zou vinden. Ook waren er opmerkingen
                             van de provincie ten aanzien van de landschappelijke inpassing. Inmiddels is besloten de
                             ontwerpuitgangspunten te herzien en een nieuw ontwerp voor de Schimmerterweg op te
                             stellen op basis van de wegcategorie “erftoegangsweg” (60 km/uur). De verwachting is dat
                             het nieuwe ontwerp medio 2022 kan worden gepresenteerd. Gekoerst wordt op uitvoering
                             in 2023. Er zal uitstel worden gevraagd t.a.v. de termijn die is gesteld aan de toegekende
                             subsidie (BDU).
    Eerdere                  Begroting 2010: kredietvotering € 2.620.000 ten laste van reserve onderhoud wegen
    besluitvorming           2e Bestuursrapportage 2014 aanbrengen conservering laag € 75.000 (binnen krediet)
    Financieel               Uitgaven
    overzicht
                                                                 (**)Raming       Gevoteerd         Werkelijk(*)       Restant
                               Uitvoering (prijspeil 2013)         2.685.000                 ja        672.299      2.012.701
                               Indexering en stelpost                615.556              nee                  0      615.556
                               Totaal                              3.300.556                           672.299      2.628.257
                             (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 31.
                             (**) In Naris is een risico opgenomen voor overschrijding gelet op scope-uitbreiding/meerkosten.
                             Dekking
                               Reserve dekking kapitaallasten                2.685.000           (vanuit reserve wegen)
                               Subsidie BDU                                    615.556            verleend (*)
                               Totaal                                        3.300.556
                               (*) subsidievoorwaarde is dat project ultimo 2022 is gerealiseerd, de provincie
                               is bereid de subsidietermijn te verlengen
     Projectenlijst bij de Rekening 2021                             11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>  Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten
Verbouwing Haamen Indoor (vh. vml. Bedrijfsgebouw en binnensportcomplex)                                                2016-03
     Projectnummer            I.098.01.06 / I.098.03.03
     Portefeuillehouder       R. Diederen
     Projectleider            M. Lafnoune
     Programma’s              3
     Periode                  01.10.2015 – 31.03.2022
     Doelstelling             1. Verbouwen van het sportcomplex De Haamen zodat het geschikt is om fysio-fitness
                                   te huisvesten, alsmede de uitgestelde renovatie van de horeca, waarbij tevens de
                                   functie van ontvangstbalie en bar kan worden gecombineerd.
                              2. De verbouwing van het voormalige bedrijfsgebouw tot een multifunctioneel gebouw
                                   (huisvesting gemeentelijke buitendienst en leerwerkbedrijf: zie projectlijst 2016-09).
     Betrokken partijen       Intern: afdelingen BMO, Ruimte en Samenleving
                              Extern: Stichting De Haamen, Wehrung Architecten BV
     Gerealiseerd 2021        Fase 1 was al in maart 2020 afgerond.
                              I.v.m. Coronacrisis is er besloten om de geplande verbouwing te vervroegen. Op 14 april
                              2020 is dan ook, twee maanden eerder dan gepland, gestart met de indoor verbouwing
                              (Fase 2 en Fase 3).
                              Fase 2 behelst: vernieuwing van de gehele horeca, metamorfose van de entree,
                              vernieuwde keuken, (keuken)berging, een multifunctionele ruimte en diverse
                              werkzaamheden in sporthal 1 waaronder ledverlichting. Eind juli 2020 afgerond.
                              Fase 3 behelst: aanbouw aan sporthal 1 met het krachthonk voor verschillende fitness
                              faciliteiten. En aan de zijkant van sporthal 1, een beweegruimte, 2 behandelkamers,
                              multifunctionele ruimte en een grote berging. Project is begin 2022 opgeleverd.
     Eerdere                  Genoemde verbouwingen en renovatie zijn in de Kadernota 2016 aangekondigd en
     besluitvorming           begrotingstechnisch vertaald in de Begroting 2016. Voorbereidingskrediet raad 30 maart
                              2017 (verwerkt in oude beschikbare gevoteerde krediet). Kredietvotering raad 8-2-2018.
     Financieel               Uitgaven
     overzicht
                                                                        Raming      Gevoteerd        Werkelijk(*)    Restant
                                Uitvoering (prijspeil 2018)           1.302.000               Ja      1.241.190        60.810
                              (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen
                                  -/- € 40.174.
                              Dekking
                                Investeringskrediet (o.b.v. raadsvoorstel           814.000
                                8-2-2018)
                                Subsidie Provincie Limburg                          488.000      (*)
                                Totaal                                            1.302.000
                                (*) Op 22 maart 2022 is de subsidie door de Provincie vastgesteld op € 488.000.
      Projectenlijst bij de Rekening 2021                           12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>     Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten
Realisatie Brede Maatschappelijke Voorziening Spaubeek                                                                  2017-01
     Projectnummer             I.157
     Portefeuillehouder        R. Schwillens
     Projectleider             F. Keulen
     Programma’s               2/3/5
     Periode                   mei 2017 – 2022
     Doelstelling              Het realiseren van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Spaubeek.
     Betrokken partijen        Intern: Afdeling Ruimte, Samenleving en BMO
                               Extern: architectenbureau Architectenzaak, bouwbedrijf Jongen, Spaubeekse
                               verenigingen, huisarts, fysiotherapeuten.
     Gerealiseerd 2021         In 2021 is de bouw van de BMV Spaubeek letterlijk en figuurlijk tot een hoogtepunt
                               gekomen. De nieuwbouw is gerealiseerd ter vervanging van het bestaande MFC
                               Spaubeek en de buitenruimte om de nieuwbouw is ook aangelegd. Verschillende
                               gebruikers zoals het Kindcentrum, het gezondheidscentrum met o.a. huisarts en
                               fysiotherapie,       voetbalvereniging,        scouting,      schutterij,    bridgevereniging,
                               toneelvereniging, fanfare, een commerciële horeca en diverse binnensportverenigingen
                               hebben hun ruimtes ingericht en gereed gemaakt voor ingebruikname. 1 januari 2022 is
                               het gebouw formeel in gebruik genomen en is de exploitatie van start gegaan.
     Eerdere                   Kadernota 2016 (gemeenteraad 25 juni 2015).
     besluitvorming            Raad 18-5-2017: verstrekking voorbereidingskrediet ter hoogte van € 150.000.
                               Raad 14-12-2017: definitieve votering van het krediet. Raad 24-05-2018 voor grond.
                               Raad 12-12-2019: aanvullende votering € 1,9 mln.
     Financieel overzicht      Uitgaven
                                                                   Raming       Gevoteerd        Werkelijk(*)      Restant
                                 Uitvoering (incl.grond)      10.898.813                  ja     11.421.822       -523.009
                                 (prijspeil 2020)
                               (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen
                               € 7.829.284.
                               Dekking
                                 Krediet                                           6.700.000
                                 Reserve dekking kapitaallasten                    2.512.000
                                 Investeringskrediet grond                         1.251.300
                                 DUB-gelden                                          335.513
                                 Subsidie Provincie                                  100.000       Verleend (+)
                                 Totaal                                           10.898.813
                                 (+) vaststellingsverzoek moet voor 1
                                 februari 2023 zijn ingediend.
     Projectenlijst bij de Rekening 2021                          13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten
     Verbouwing Stegen 35                                                                                    2017-03
      Projectnummer        I.158.01.01
      Portefeuillehou      R. Schwillens
      der
      Projectleider        M. Lafnoune
      Programma’s          2
      Periode              oktober 2017 – 2021
      Doelstelling         Vanuit de zorgplicht van de gemeente voor een aantal verenigingen / instellingen moet
                           vervangende ruimte worden gerealiseerd als gevolg van de verkoop van MFC
                           Molenberg. Het leegstaand schoolpand is hiervoor gebruikt waarbij enkele aanpassingen
                           aan het gebouw hebben plaatsgevonden.
      Betrokken            Intern: Afdelingen BMO (verbouwing) Samenleving (Nadine Buis) (invulling)
      partijen             Extern: Gebr. Kerckhoffs (aannemer); De Bruyn BV (Grondverzetbedrijf); Architect
                           Wehrung Verenigingen: KBO, CDL, Schildersclubje, Atlas, GGZ Zuyderland inloop,
                           HOME en Yoga Me Time by Emmie.
      Gerealiseerd         De verbouwing van Stegen 35 is afgerond.
      2021                 Mogelijke toekomstige investeringen op locatie Stegen 35 worden afgewogen op basis
                           van het accommodatiebeleid, mogelijke toekomstontwikkelingen en bezetting van het
                           gebouw.
      Eerdere              College 26-6-2017 Vaststelling projectplan
      besluitvorming       Raad 28-9-2017 Verkoop MFC Molenberg en verbouwing Stegen 35
                           Raad 1e Berap 2018 28 juni 2018 aanvullend krediet i.v.m. BTW is kostprijsverhogend.
      Financieel             Uitgaven
      overzicht
                                               Raming         Gevoteerd         Werkelijk(*)       Restant
                             Uitvoering        151.250                  ja           134.231          17.019
                             (prijspeil
                             2018)
                             (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021
                             bedragen nihil.
                             Dekking
                               Reserve dekking kapitaallasten                                    125.000
                               Aanvullend krediet                                                 26.250
                               Subsidie                                                             n.v.t.
                               Totaal                                                            151.250
    Projectenlijst bij de Rekening 2021                        14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten
Snelle fietsroute fase 1a                                                                                        2017-04
  Projectnummer           I.149
  Portefeuillehouder      R. Schwillens
  Projectleider           R. Knauf
  Programma’s             5
  Periode                 01.01.2012 - 30.08.2022
  Doelstelling            Het realiseren van een snelle, comfortabele en directe fietsroute tussen Sittard en
                          Maastricht voor betere bereikbaarheid en duurzamere mobiliteit.
  Betrokken partijen      Intern: verkeer, wegbeheer, ruimtelijke ordening
                          Extern: Programmabureau Maastricht Bereikbaar, provincie Limburg, gemeente
                          Maastricht, gemeente Meerssen, gemeente Sittard-Geleen en Chemelot.
  Gerealiseerd 2021       De onderhoudstermijn liep tot ultimo 2021.
                          In 2022 kan het project financieel worden afgerond en afgerekend met het
                          programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar.
  Eerdere                 16vra00148 d.d. 08-12-2016: voteren gemeentelijke bijdrage
  besluitvorming
  Financieel              Uitgaven fase 1a
  overzicht
                                                           Raming        Gevoteerd       Werkelijk(*)       Restant
                            Uitvoering                     110.000                ja          87.462         22.538
                          (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen
                          € 650.
                          Dekking
                            Bijdrage Beek                         110.000      gevoteerd
                            Bijdrage Meerssen                     110.000
                            Bijdrage provincie                 1.870.000
                            Bijdrage Rijk                      1.800.000
                            Bijdrage programbegr. MB              110.000
                            Subsidie                                 n.v.t.
                            Totaal                             4.000.000
Projectenlijst bij de Rekening 2021                           15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten
   Herstructurering woonwagenlocatie Bosserveldlaan                                                                    2020-01
     Projectnummer            I.167
     Portefeuillehouder       R. Diederen / T. van Es
     Projectleider            R. van Dijk / J. Hamers / F. Keulen
     Programma’s              5
     Periode                  1 juli 2020 - 1 juli 2023
     Doelstelling             Integrale herstructurering van woonwagenlocatie Bosserveldlaan. Met integraal
                              wordt gedoeld op sociaal en infrastructuur.
     Betrokken partijen       Intern: Afdeling Ruimte en Samenleving
                              Extern: ZOwonen
     Gerealiseerd 2021        In 2021 hebben de voorbereidingen voor een bestemmingsplan wijziging
                              plaatsgevonden en zijn de bewoners en omwonenden betrokken bij het opstellen van
                              het groenontwerp. De raad heeft 17 februari 2022 het nieuwe bestemmingsplan
                              vastgesteld. In Q1 2022 wordt het uitvoeringsbestek opgesteld en in Q2 van 2022 zal
                              de aanbestedingsprocedure worden gestart. Gunning zal in Q3 2022 plaatsvinden.
                              Realisatiefase: Q3 2022 tot en met Q3 2023
     Eerdere                  Raad 25-6-2020 (20vra00060)
     besluitvorming           Raad 17-2-2022 (21vra00193)
     Financieel               Uitgaven
     overzicht
                                                                      Raming      Gevoteerd     Werkelijk(*)       Restant
                                Uitvoering: riooldeel                 106.000                              0       106.000
                                Uitvoering: wegendeel                 344.000                              0       344.000
                                Verbindingsambtenaar                   80.000                         48.153        31.847
                                Regievoering PIMzuid                   20.000                              0        20.000
                                Aanvullende kosten                    110.000                          7.602       102.398
                                Totaal (prijspeil 2022)               660.000              ja         55.755       604.245
                              (*) De in de cumulatieve uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 16.361.
                              Dekking (*)
                                Voorziening riolen                     106.000    Afschrijving in 40 jaar per 2024
                                Product wegen                          444.000    Afschrijving in 25 jaar per 2024
                                KLC-subsidie                           110.000    Aangevraagd
                                Totaal                                 660.000
                                (*) De op 14 december 2021 door RVO-Nederland beschikte subsidie van € 40.000
                                specifieke uitkering ‘Regeling huisvestiging aandachtsgroepen’ (8 standplaatsen à € 5.000),
                                wordt conform raadsbesluit d.d. 17 februari 2022 eerst doorbetaald aan ZOwonen na
                                vaststelling door het RVO.
    Projectenlijst bij de Rekening 2021                            16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten
Herinrichting Raads- en Trouwzaal                                                                               2020-03
   Projectnummer           I.168
   Portefeuillehouder      C. van Basten-Boddin
   rrder
   Projectleider           W. Pommé
   Programma’s             KVS
   Periode                 01.11.2020 - 15.02.2021
   Doelstelling            Het herinrichten van de raads- en trouwzaal om de multifunctionaliteit van beide
                           ruimten te vergroten waarna deze weer voldoen aan de huidige wensen en eisen,
                           zoals o.a. het voldoen aan de eisen gesteld aan 1,5 meter samenleving a.g.v.
                           Corona, waarbij de authenticiteit van de trouwzaal behouden zal blijven.
   Betrokken partijen      Intern: Afdelingen Ruimte en Samenleving
                           Extern: PIMzuid en ZOwonen
   Gerealiseerd 2021       De herinrichting van de raadszaal is in december 2020 uitgevoerd en afgerond. Het
                           geraamde budget € 30.000 voor de herinrichting van de Trouwzaal blijft ongemoeid
                           omdat de bestuurlijke animo om de trouwzaal aan te passen op dit moment niet meer
                           aanwezig is. De structurele vrijval van de afschrijvingslasten ten gunste van de
                           algemene middelen is verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2022.
   Eerdere                 Raad 15-10-2020
   besluitvorming
   Financieel                Uitgaven
   overzicht
                                               Raming           Gevoteerd         Werkelijk(*)        Restant
                             Uitvoering         152.000                  Ja            117.428           34.572
                             (prijspeil
                             2020)
                             (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021
                             bedragen € 8.181.
                             Dekking
                               Raadszaal: Uitvoeringskrediet technische installaties                 60.000
                               Raadszaal: Uitvoeringskrediet meubilair                               42.000
                               Raadszaal: MOP gemeentelijke gebouwen                                 20.000
                               Trouwzaal: Uitvoeringskrediet meubilair                               30.000
                               Subsidie                                                                n.v.t.
                               Totaal                                                              152.000
Projectenlijst bij de Rekening 2021                       17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten
    Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen                                                                    2020-05
      Projectnummer            I.170
      Portefeuillehouder       R. Schwillens
      Projectleider            M. Lafnoune
      Programma’s              3/KVS
      Periode                  01.01.2021 – 31.12.2022
      Doelstelling             Realisatie fase 1, duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijk vastgoed:
                               gemeentehuis, sportcomplex De Haamen en de muziekschool
      Betrokken partijen       Intern: Afdeling BMO
                               Extern: Lokale partijen
      Gerealiseerd 2021        Eind 2017 is reeds opdracht gegeven voor het uitvoeren van duurzaamheidsscans.
                               Deze scans hebben aangetoond dat middels een eenmalige investering, structurele
                               besparingen zijn te realiseren die zich grotendeels binnen vijf jaar terugverdienen.
                               In de collegevergadering van 6 november 2018 is besloten een Plan van Aanpak op
                               te stellen om het gemeentehuis te verduurzamen. Naast het gemeentehuis en
                               sportcomplex De Haamen kwam vervolgens ook de verduurzaming van de
                               muziekschool aan de orde als gevolg van het opstellen van een nieuw
                               accommodatiebeleid. Het uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregelen zal daarom
                               worden uitgevoerd in fasen. Fase 1 behelst energiebesparende maatregelen bij de
                               locaties: het Gemeentehuis, Sportcomplex De Haamen en de Muziekschool. In de
                               vervolgfase zullen de overige gebouwen binnen gemeentelijk Vastgoed worden
                               opgevoerd en uiteraard de verdere verduurzaming van alle gemeentelijke gebouwen
                               naar de benodigde energie labels. In 2021 zijn de meeste duurzaamheidsmaatregelen
                               uitgevoerd. De resterende duurzaamheidsmaatregelen worden in het eerste half jaar
                               van 2022 afgerond. Oorzaak hiervan is stagnatie in materiaaltekorten.
      Eerdere                  Raad17 december 2020
      besluitvorming
      Financieel               Uitgaven
      overzicht
                                                                  Raming         Gevoteerd       Werkelijk       Restant
                                 Uitvoering (prijspeil 2020)       206.000                ja      48.979(*)      157.021
                                 (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021
                                 bedragen € 48.979.
                               Dekking
                                 Gemeentehuis installaties                           50.000
                                 Gemeentehuis isolatie                               20.000
                                 Sportcomplex SLG                                    91.000
                                 Muziekschool                                        45.000
                                 Subsidie                                              n.v.t.
                                 Totaal                                             206.000
    Projectenlijst bij de Rekening 2021                           18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten
Uitbreiding Levensbomenbos                                                                                       2021-01
   Projectnummer          I.174
   Portefeuillehoud       R. Schwillens
   er
   Projectleider          R. van Dijk
   Programma’s            5
   Periode                2019-2022
   Doelstelling           Het uitbreiden van het Levensbomenbos voor de burgers, bedrijven en verenigingen
                          van Beek conform het inrichtingsplan van Bosgroep Zuid Nederland.
   Betrokken              Intern: Ruimte
   partijen               Extern: Bosgroep Zuid Nederland, Provincie Limburg
   Gerealiseerd           Ontwerpfase: is gereed
   2021                   Voorbereidingsfase: vanaf 2019 tot december 2021. In 2019 is gezocht naar geschikte
                          percelen voor deze uitbreiding.
                          In 2020 is bij de provincie Limburg een verzoek om subsidie ingediend en € 25.284
                          toegekend in het kader van het 1 miljoen bomenplan.
                          Realisatiefase: aanleg beplanting december 2021 ten gevolge van Corona heeft de
                          officiële opening in maart 2022 plaats gevonden.
                          Nazorg: 1 jaar vanaf aanplant in 2021.
   Eerdere                Raad 16 september 2021 (21vra00127).
   besluitvorming
   Financieel               Uitgaven
   overzicht
                                                         Raming        Gevoteerd       Werkelijk(*)      Restant
                            Grondafwaardering             62.457                 ja          62.457            0
                            Aanleg                        54.558                 ja          12.069       42.489
                            Totaal (prijspeil            117.015                 ja          74.526       42.489
                            2021)
                            (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021
                            bedragen € 74.526.
                            Dekking
                              Subsidie Provincie Limburg                                   25.284
                              Adoptievergoedingen                                          12.760
                              Verplichte natuurcompensatie                                 64.269
                              Subfonds natuur- en cultuurhistorie (*)                      14.702
                              Subsidie                                                        n.v.t.
                              Totaal                                                      117.015
                            (*) via de reserve dekking kapitaallasten
Projectenlijst bij de Rekening 2021                            19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Projectenlijst / Gevoteerde investeringsprojecten
    Padelbanen BRZ                                                                                                   2021-03
      Projectnummer           I.176
      Portefeuillehoud        R. Diederen
      er
      Projectleider           T. Mariani
      Programma’s             3
      Periode                 01.06.2021 - 15.04.2022
      Doelstelling            Aanleg 2 padelbanen
      Betrokken               Intern: Afdeling Ruimte (m.b.t. omgevingsvergunning en uitvoering) en afdeling
      partijen                Samenleving (m.b.t. accounthoudersfunctie)
                              Extern: Ingenieursbureau Kragten (planvoorbereiding), Stichting de Haamen
                              (gebruikers/huurovereenkomst incl. communicatie) en TV BRZ (vrijwilligers).
      Gerealiseerd            Ontwerp en planvoorbereiding (bestek/werkomschrijving) is gerealiseerd in Q4 2021.
      2021                    Aanbestedingsfase is afgerond begin Q1 2022
                              Realisatiefase is gestart in Q1 2022.
                              Verwachte oplevering: 03.06.2022 (de aanleg verloopt voorspoedig).
      Eerdere                 Raad 14-10-2021 (21vra00139) kredietvotering.
      besluitvorming
      Financieel                Uitgaven
      overzicht
                                                            Raming         Gevoteerd       Werkelijk(*)      Restant
                                Uitvoering (prijspeil       150.000                 ja                0      150.000
                                2021)
                                (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021
                                bedragen € 0.
                                Dekking
                                  Product Buitensport                150.000     Afschrijving in 30 jaar
                                  Subsidies                              n.v.t.
                                  Totaal                             150.000
    Projectenlijst bij de Rekening 2021                           20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Projectenlijst / Deels gevoteerde investeringsprojecten
Deels gevoteerde investeringsprojecten
Projectenlijst bij de Rekening 2021                  21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre> Projectenlijst / Deels / Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet                                     2013-07c
Ontkluizing Keutelbeek fase 2 voorbereidingskrediet                                                                   2013-07c
    Projectnummer             I.054.20
    Portefeuillehouder        R. Schwillens
    Projectleider             P. Janssen
    Programma’s               5
    Periode                   Tot 31.12.2024
    Doelstelling              Het openmaken van de Keutelbeek in combinatie met het afkoppelen van verhard
                              oppervlak vormt een duurzaam alternatief voor het vergroten van de riolen en vormt
                              tevens een meerwaarde voor de openbare ruimte. De ontkluizing van de Keutelbeek
                              leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de
                              rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het
                              historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase
                              2 betreft het voorkeurstracé door Neerbeek vanaf de Oude Pastorie tot aan de
                              Geleenbeek.
    Betrokken partijen        Intern: afdeling Ruimte (riolering, wegen, grondzaken, bestemmingsplan,
                              archeologie);
                              Extern: Waterschap Limburg, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren, burgers
                              (interactief planproces), Gemeente Sittard-Geleen.
    Gerealiseerd 2021         Voor fase 2 van het Keutelbeekproject zijn de eerste conceptontwerpen opgesteld. De
                              ligging van kabels en leidingen is geïnventariseerd aan de hand van proefsleuven en
                              tekeningen. De bestaande rioleringen zijn geïnspecteerd. De nutsleidingen vormen een
                              belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp als ook de uitgangspunten voor de
                              verkeerskundige inrichting. Voor de uitbreiding van regenwaterbuffer De Haamen t.b.v.
                              de Keutelbeek zijn berekeningen uitgevoerd en is een ontwerp opgesteld.
    Eerdere                   Raadsbesluit 11 december 2008 Openmaken Keutelbeek, 11vra00129, 11vra00268,
    besluitvorming            13vra00133, 14vra00180, 15vra00121
                              Raadsbesluit 18vra00087 Vaststellen ontwerp fase 1b – planvoorbereiding fase 2
                              Votering voorbereidingskrediet raad 23 april 2020.
    Financieel overzicht      Uitgaven
                                                                 Raming(*)      Gevoteerd       Werkelijk(**)     Restant
                                Uitvoering (prijspeil            8.873.368        755.000            55.726       699.274
                                2014)
                                (*) Inclusief historische plankosten WRO.
                               (**) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2021 bedragen € 33.540.
                              Dekking
                                Voorziening riolen                                                4.949.332
                                                                                                                 92%
                                Bijdrage Waterschap Limburg (WL)                                  3.198.712
                                Stelpost afschrijving wegen                                         725.324      8%
                                Subsidie                                                               n.v.t.
                                Totaal                                                            8.873.368      100%
     Projectenlijst bij de Rekening 2021                            22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>    Projectenlijst / Deels / Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet                                           2018-01
Zonneweiden Aviation Valley voorbereidingskrediet                                                                        2018-01
    Projectnummer              I.159
    Portefeuillehouder         R. Schwillens
    Projectleider              W. van de Wauw
    Programma’s                4
    Periode                    01.07.2018 – 31.12.2023
    Doelstelling               Het mogelijk aanleggen/bouwen van een of meerdere zonneweiden, om hiermee
                               duurzame elektriciteit te produceren.
    Betrokken partijen         Intern: Afdelingen Ruimte en BMO
                               Extern: DBV (adviesbureau Driven By Values)
    Gerealiseerd 2021          Het Omgevingsbeleid voor zonneparken in de gemeente Beek is vastgesteld op 4
                               februari 2021. Het voorontwerp bestemmingsplan is gereed voor de ter inzage legging,
                               staat on hold.
    Eerdere                    Raad 30-8-2018 (18vra00045)
    besluitvorming
    Financieel overzicht       Uitgaven
                                                                          Raming     Gevoteerd       Werkelijk(*)       Restant
                                 Voorbereiding (prijspeil 2018)            70.000               ja       17.543          52.457
                                 Uitvoering                                    PM
                                 Totaal                                    70.000                        17.543          52.457
                               (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 0.
                               Dekking
                                 Voorbereidingskrediet (*)                  70.000
                                 Subsidies                                    n.v.t.
                                 Totaal                                     70.000
                                 (*) Gedekt vanuit de reserve versterking omgevingskwaliteit subfonds wonen en voorzieningen (via
                                 de reserve dekking kapitaallasten).
     Projectenlijst bij de Rekening 2021                           23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>   Projectenlijst / Niet / Verkeersmaatregelen Spaubeek voorbereidingskrediet                                          2020-04
Verkeersmaatregelen Spaubeek voorbereidingskrediet                                                                        2020-04
       Projectnummer         I.169
       Portefeuillehou       R. Schwillens
       der
       Projectleider         R. van Bergen
       Programma’s           5
       Periode               2018-2021
       Doelstelling          Middels een verkeerskundig onderzoek komen tot een maatregelenpakket waarmee de
                             verkeerssituatie op de doorgaande weg in Spaubeek, in Op ’t Veldje en de VRI Zandstraat
                             wordt verbeterd.
       Betrokken             Intern: Ruimte (verkeer, riolering, wegen, ruimtelijke ordening, grondzaken)
       partijen              Extern: bewoners
       Gerealiseerd          In 2021 heeft er op de doorgaande weg van Spaubeek en Op ’t Veldje in samenspraak met
       2021                  de bewoners een verkeerskundig onderzoek plaatsgevonden. Vanuit dit onderzoek is een
                             maatregelenpakket voor zowel het korte als langere termijn opgesteld. Deze maatregelen
                              worden in 2022 in het Beekse Uitvoeringsprogramma opgenomen.
       Eerdere               GVVP, Raad 25-3-2021 (21vra00022)
       besluitvorming
       Financieel              Uitgaven
       overzicht
                                                             Raming       Gevoteerd      Werkelijk(*)     Restant
                                 Voorbereiding                 40.000              ja        36.725         3.275
                                 (prijspeil 2021)
                               (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen
                               € 36.725.
                               Dekking
                                 Voorbereidingskrediet                                                        40.000
                                 Subsidie                                                                       n.v.t.
                                 Totaal                                                                       40.000
       Projectenlijst bij de Rekening 2021                             24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>      Projectenlijst / Deels gevoteerde investeringsprojecten
Realisatie Kindcentrum Beek / BMV Beek voorbereidingskrediet                                                      2021-04
       Projectnummer           I.177
       Portefeuillehouder      T. Van Es
       Projectleider           P. Voncken
       Programma’s             2 en 3
       Periode                 2021- 2025
       Doelstelling            Het realiseren van een (integraal) kindcentrum op het grasveld bij de Haamen. Tevens
                               dient bekeken te worden of er mogelijke inpassingsruimte overblijft voor huisvesting
                               van een aantal mogelijke BMV-functies in het te realiseren gebouw dan wel in andere
                               gebouwen op andere locaties.
       Betrokken partijen      Intern: Samenleving, Ruimte, BMO (inkoop en financiën)
                               Extern: onderzoeksbureau nog te kiezen
       Gerealiseerd 2021       Ontwerpfase: aug. – dec. 2022
                               Voorbereidingsfase: jan.– dec. 2023
                               Aanbestedingsfase: jan. – maart. 2024
                               Realisatiefase: aug. 2024 – dec. 2025
       Eerdere                 Raadsvotering voorbereidingskrediet 2-12-2021 (21vra00173).
       besluitvorming
       Financieel                Uitgaven
       overzicht
                                                              Raming       Gevoteerd    Werkelijk      Restant
                                   Voorbereiding (prijspeil  200.000               ja             0    200.000
                                   2021)
                                 (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021
                                 bedragen € 0.
                                 Dekking
                                   Voorbereidingskrediet             200.000
                                   Subsidies                             n.v.t.
                                   Totaal                            200.000
      Projectenlijst bij de Rekening 2021                         25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>  Projectenlijst / Niet / Schetsontwerp Herinrichting Markt voorbereidingskrediet                             2021-05
Schetsontwerp Herinrichting Markt voorbereidingskrediet                                                            2021-05
     Projectnummer              I.172
     Portefeuillehouder         C. van Basten-Boddin (voorbereidingsfase)
     Projectleider              T. L’Ortye (voorbereidingsfase)
     Programma’s                5
     Periode                    01.07.2021 – 31.12.2023
     Doelstelling               Het doel is de ruimtelijke inrichting van het centrum van Beek (voornamelijk de Markt)
                                te versterken en zodoende het centrum van Beek toekomstbestendig te maken. Dit
                                vraagt om een gepaste balans tussen de ontmoetingsfunctie en de parkeerfunctie en
                                oog voor hittestress en vergroening.
     Betrokken partijen         Intern: Afdeling Ruimte
                                Extern: nader te bepalen
     Gerealiseerd 2021          In 2021 is een extern bureau ingehuurd dat het projectmanagement voor (woningbouw)
                                initiatieven in het centrum van Beek voert (actielijn 1.4) en een ruimtelijke vertaalslag
                                maakt van de Toekomstvisie centrum Beek. Dit resulteert in een stedenbouwkundig
                                programma van eisen en wensen voor het centrum van Beek waarin diverse projecten in
                                samenhang en integraal bezien zijn. Op basis hiervan en de prioritering van projecten
                                kan gestart worden met het schetsontwerp van de herinrichting van de Markt en
                                omliggende straten.
     Eerdere                    Raad 10 juni 2021 (21vra00060), actielijn 1.2.
     besluitvorming
     Financieel overzicht       Uitgaven
                                                                       Raming      Gevoteerd     Werkelijk      Restant
                                  Voorbereiding                        100.000            ja             0     100.000
                                  (prijspeil 2021)
                                Dekking
                                  Voorbereidingskrediet                100.000
                                  Subsidies                               n.v.t.
                                  Totaal                               100.000
      Projectenlijst bij de Rekening 2021                         26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Projectenlijst / Niet gevoteerde investeringsprojecten
Niet gevoteerde investeringsprojecten
Projectenlijst bij de Rekening 2021                   27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre> Projectenlijst / Niet / Reconstructie Stationstraat                                                                2016-01
Reconstructie Stationstraat                                                                                            2016-01
    Projectnummer              n.n.b.
    Portefeuillehouder         R. Schwillens
    Projectleider              R. Knauf
    Programma’s                5
    Periode                    30.06.2021 – 31.12.2026
    Doelstelling               Een gerehabiliteerde en verkeersveilige Stationstraat vanaf de spoorweg tot aan
                               Wolfeijnde , waarbij zoveel mogelijk wordt voldaan aan het concept Duurzaam Veilig.
                               Inrichtingswensen van bewoners worden waar mogelijk meegenomen. De
                               planvoorbereiding zal interactief geschieden.
    Betrokken partijen         Intern: Ruimte (verkeer, wegen, riolering, grondverwerving, ruimtelijke ordening,
                               archeologie, bodem);
                               Extern: Nutsbedrijven, inwoners, Arriva.
    Gerealiseerd 2021          De wens is om de voorbereidingsfase van het project Reconstructie Stationstraat in 2023
                               te starten. Het streven is immers om de Stationstraat her in te richten na het
                               gereedkomen van de stationsomgeving medio 2025. Onzekerheid daarbij is de
                               personele capaciteit vanwege de voortgang van een aantal andere majeure en complexe
                               projecten.
    Eerdere                    Begroting 2016
    besluitvorming             19bbw00295
    Financieel overzicht       Uitgaven
                                                                   Raming         Gevoteerd       Werkelijk(*)      Restant
                                 Uitvoering (prijspeil 2012)      2.348.306              nee                 0     2.348.306
                               (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 0.
                               Dekking
                                 Voorziening riolen                                                 1.408.984        60%
                                 Stelpost afschrijving wegen                                          939.322        40%
                                 Subsidie                                                                 n.v.t.
                                 Totaal                                                             2.348.306      100%
     Projectenlijst bij de Rekening 2021                           28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>     Projectenlijst / Niet gevoteerde investeringsprojecten
Stationsomgeving Beek-Elsloo                                                                                               2016-02
     Projectnummer              n.n.b.
     Portefeuillehouder         R. Schwillens
     Projectleider              R. Knauf
     Programma’s                5
     Periode                    30.06.2021 – 31.12.2026
     Doelstelling               Herinrichting stationsomgeving Beek-Elsloo om daarmee de aantrekkelijkheid en
                                functionaliteit van de stationsomgeving als OV knooppunt te vergroten, een ontsluiting
                                van het station vanuit de Steinse zijde te bewerkstelligen, parkeercapaciteit voor auto en
                                fiets te verbeteren, de afwikkeling van het busvervoer te verbeteren, de doorstroming en
                                veiligheid bij de spoorwegovergang aan de Stationstraat te verbeteren en indien nodig
                                de verkeersafwikkeling op het kruispunt Middelweg-Stationstraat te verbeteren.
     Betrokken partijen         Intern: Ruimte (verkeer, riolering, wegen, groen, ruimtelijke ordening, grondzaken)
                                Extern: ProRail, NS-Stations, Chemelot, gemeente Stein, provincie Limburg, LVO-
                                programma, diverse ondernemers
     Gerealiseerd 2021          In 2021 is gestart met de bestek voorbereiding van de stationsomgeving alsmede met
                                de bestek voorbereiding van het LVO-deel (herinrichting spoorwegovergang
                                Stationstraat is een separaat werk in het kader van het Landelijk Verbeterprogramma
                                Overwegen). Daarnaast is de aanbesteding voor de engineering van de te
                                verleggen/verplaatsen kabel, kasten en portalen van ProRail. Ook dit is in feite een
                                separaat project gelet op de complexheid en omvang, dat gerealiseerd moet zijn voordat
                                de daadwerkelijk herinrichting kan plaatsvinden. Met alle projectpartners (dus inclusief
                                ProRail en NS Stations) is in oktober 2021 een nieuwe gedetailleerde planning tot en
                                met de realisatiefase vastgesteld.
     Eerdere                    Begroting 2016
     besluitvorming             19bbw00295
     Financieel overzicht       Uitgaven
                                                                Raming          Gevoteerd       Werkelijk(**)      Restant
                                  Uitvoering                   9.256.273               nee                0 (*)   9.256.273
                                  (prijspeil 2022)
                                  (*) Voor het geval dat een van partijen voortijdig een no-go besluit neemt, is het risico op
                                  verrekening van de door de Provincie voorgefinancierde kosten opgenomen in het
                                  risicomanagementsysteem (Naris).
                                  (**) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen kosten 2021 bedragen € 0.
                                Dekking
                                  Stelpost afschrijving wegen                                      1.674.000
                                  Bijdrage Provincie en derden                                     7.582.273
                                  Subsidie                                                         n.v.t.
                                  Totaal (prijspeil 2022)                                          9.256.273
      Projectenlijst bij de Rekening 2021                           29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre> Projectenlijst / Niet gevoteerde investeringsprojecten
Reconstructie Siekendaalstraat voorbereidingskrediet                                                                   2021-02
    Projectnummer              I.175
    Portefeuillehouder         R. Schwillens
    Projectleider              R. van de Munckhof (in planvoorbereidingsfase)
    Programma’s                5
    Periode                    01.09.2021 - 01.10.2022
    Doelstelling               Planvoorbereiding reconstructie Siekendaalstraat ter verbetering van de verkeers-
                               veiligheid nabij het voormalig lampenpaleis.
    Betrokken partijen         Intern: Afdeling Ruimte (m.b.t. omgevingsvergunning en planvoorbereiding)
                               Extern: Nader te bepalen ingenieursbureau
    Gerealiseerd 2021          Aanbesteding planvoorbereiding: Q1 2022
                               Voorbereidingsfase incl. ontwerp, bestek, kostenraming: Q1 t/m Q3 2022
                               Kredietvotering realisatie: Q3/Q4
                               Aanbesteding: Q1 2023
                               Uitvoering: 2023-2024
    Eerdere                    Raadsvoorstel voor votering voorbereidingskrediet volgt.
    besluitvorming
    Financieel overzicht       Uitgaven
                                                                         Raming       Gevoteerd     Werkelijk(*)      Restant
                                 Voorbereiding                            60.000             nee               0       60.000
                                 Uitvoering                                   PM
                                 Totaal                                   60.000                               0       60.000
                               (*) De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen € 0.
                               Dekking
                                 Product wegen                             60.000    Afschrijving in 25 jaar
                                 Subsidies                                   n.v.t.
                                 Totaal                                    60.000
     Projectenlijst bij de Rekening 2021                           30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Projectenlijst / Overige projecten
Overige projecten
Projectenlijst bij de Rekening 2021 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre> Projectenlijst / Overige / Het Groene Net                                                                   2013-23
Het Groene Net                                                                                                    2013-23
    Projectnummer              n.n.b.
    Portefeuillehouder         R. Schwillens
    Projectleider              R. Knauf
    Programma’s                4
    Periode                    2009 – 31.12.2035
    Doelstelling               Met de realisatie van het Groene Net, een warmtenet dat gebruik maakt van restwarmte
                               van Chemelot, kan worden voorzien in de warmtebehoefte van een groot deel van de
                               gebouwen binnen de Westelijke Mijnstreek en mogelijk daarbuiten. Daarmee biedt het
                               Groene Net een kansrijke mogelijkheid om invulling te geven aan de warmtetransitie in
                               het kader van het klimaatbeleid.
    Betrokken partijen         Intern: Afdelingen Ruimte en BMO
                               Extern: Gemeente Stein, Sittard-Geleen, Provincie Limburg, Ministerie Economische
                               Zaken, Ennatuurlijk, ZoWonen, LEF, Enexis en Mijn Streekwarmte BV.
    Gerealiseerd 2021          Eind 2019 heeft de stuurgroep Het Groene Net Zuid (waar Beek overigens geen zitting
                               in heeft) de Business Case Rapportage voor de centrumscope van “Het Groene Net
                               Zuid” vastgesteld. Een ambtelijke projectgroep onder leiding van de provincie heeft zich
                               in 2021 gebogen over de vragen die zijn gerezen ten aanzien van de business case,
                               evenals de aspecten die buiten de businesscase zijn gebleven maar van belang zijn voor
                               de besluitvorming. De hoofdconclusie van de werkgroep is dat de voorgestelde aanpak
                               op basis van voornoemde business case thans onvoldoende kansrijk wordt geacht. Er
                               heeft zich in de loop van 2021 ook een nieuwe kans voorgedaan. Het Groene Net kan
                               mogelijk aanspraak maken op Europese middelen (leningen met gunstige voorwaarden
                               en subsidies). Daarvoor zal in 2022 onder leiding van de provincie een propositie worden
                               opgesteld waarmee getracht wordt nieuwe kansen te verzilveren en huidige
                               onzekerheden zoveel mogelijk te elimineren. Ook de gemeenten Meerssen en Maastricht
                               zullen hierin gaan participeren. Gelet op de grote belangen en de complexiteit van dit
                               project vergt deze fase de nodige tijd met als doel uiteindelijk te komen tot een
                               investeringsbesluit.
    Eerdere                    2010: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet € 75.000 als onderdeel resul-
    besluitvorming             taatsbestemming 2009 (raadsbesluit); 2e Berap 2014: voorziening Beeks aandeel
                               voorbereidingskosten Groene Net (€ 204.750). Daarnaast bedraagt het Beeks aandeel
                               in de voorbereidingskosten 2014-2015 (feitelijk oprichting HGN) € 351.500.
    Financieel overzicht       Uitgangspunt is dat voorbereidingskosten fasegewijs worden ingebracht in het bedrijf.
                               Als HGN geen doorgang vindt, komt er een eindafrekening met gemeente Sittard
                               -Geleen die alle kosten heeft ‘voorgeschoten’. Als het zover komt wordt de bestaande
                               voorziening € 280.000 ingezet en het weerstandsvermogen aangesproken voor € 351.500.
     Projectenlijst bij de Rekening 2021                       32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>     Projectenlijst / Overige / Startersleningen
Startersleningen                                                                                              2014-05
     Projectnummer             R.3.1.17
     Portefeuillehouder        R. Diederen
     Projectleider             B. Coenen
     Programma’s               4
     Periode                   2007 - doorlopend
     Doelstelling              Overbruggen tekort tussen aankoopprijs woning en maximale hypotheeklening NHG
                               voor starters.
     Betrokken partijen        Intern: Afdeling Ruimte
                               Extern: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)
     Gerealiseerd 2021         De Beekse verordening Startersleningen is op 1 juli 2021 door uw raad vastgesteld.
                               Daarin wordt de maximale hoogte van de aankoopsom van de provincie gevolgd. Actuele
                               aankoopsom is nu €245.000. De gemeenten behandelen de aanvragen van de leningen
                               en dragen aan elke Starterslening 25% bij. De Provincie draagt zorg voor 75%. Er zijn
                               inmiddels ruim 3.300 leningen verstrekt in Limburg, waarvan gemiddeld 3 per jaar in de
                               gemeente Beek. Met de Starterslening verbetert de positie van de (koop)starters op de
                               woningmarkt. Het leenbedrag wordt verhoogd naar € 49.000 met een maximaal
                               verwervingsbedrag van € 245.000.
     Eerdere                   Raadsbesluit 13rv00026 aanpassen Verordening Startersregeling Beek 2007
     besluitvorming            Raadsbesluit 17bra00135 Actualisatie Verordening Starterslening 2017
     Financieel overzicht      Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 31-12-2021)          € 450.000
                               Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 31-12-2021)        € 318.349
      Projectenlijst bij de Rekening 2021                      33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>   Projectenlijst / Overige / Stimuleringsleningen                                                         2016-04
Stimuleringsleningen                                                                                          2016-04
       Projectnummer            R.3.1.26
       Portefeuillehouder       R. Diederen
       Projectleider            B. Hoekstra
       Programma’s              6
       Periode                  2009 – doorlopend
       Doelstelling             Particuliere woningeigenaren en verenigingen en stichtingen tegen een gunstige
                                rente geld lenen voor het verduurzamen van hun pand en om hen te stimuleren
                                om energiebesparende en duurzame aanpassingen te doen in en om het pand.
       Betrokken partijen       Intern: afdeling Samenleving (uitvoering), afdeling BMO (beleid)
                                Extern: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)
       Gerealiseerd 2021        Middels de raadsvaststelling van de Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek
                                2020 op 16 april 2020, is de naam van de Duurzaamheidslening gewijzigd naar
                                Stimuleringslening en is deze ook toegankelijk gemaakt voor Beekse verenigingen en
                                stichtingen.
       Eerdere                  Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2009, raad 8 oktober 2009.
       besluitvorming           Verordening Duurzaamheidsleningen gemeente Beek 2011, raad 28 april 2011.
                                Verordening Stimuleringslening Duurzaam Beek 2020, raad 16 april 2020.
       Financieel               Gestort in het revolverend fonds SVn (peildatum 31-12-2021)      € 700.000
       overzicht                Beschikbaar saldo in revolverend fonds (peildatum 31-12-2021)    € 219.357
       Projectenlijst bij de Rekening 2021                      34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>        Projectenlijst / Overige / Infiltratie geschikt maken regenwaterbuffers TPE                     2020-02 Startersleningen
Infiltratie geschikt maken regenwaterbuffers TPE                                                                          2020-02
         Projectnummer           632000 - 438000003
         Portefeuillehouder      R. Schwillens
         Projectleider           P. Janssen
         Programma’s             5
         Periode                 01.07.2020 - 31.12.2022
         Doelstelling            Het regenwater dat valt op de verhardingen van bedrijventerrein TPE komt terecht in
                                 regenwaterbuffers. Vanuit deze buffers wordt het regenwater gedoseerd afgevoerd naar
                                 de kern Beek via een regelbare spindelschuif. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is
                                 dit echter geen goede oplossing, schoon regenwater wordt immers nog steeds
                                 getransporteerd via het gemengde riool en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Ook
                                 verhoogt het afvoeren van het regenwater naar de kern Beek de kans op wateroverlast
                                 in de kernen Beek en Neerbeek. Het project omvat het geheel afkoppelen van de
                                 regenwaterbuffers het rioleringssysteem en het regenwater ter plaatse te infiltreren. Het
                                 afkoppelen heeft tot doel om wateroverlast in of als gevolg van het stedelijk gebied te
                                 verminderen, verdroging tegen te gaan, de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en
                                 de efficiëntie en doelmatigheid van het zuiveren van afvalwater te vergroten.
         Betrokken partijen      Intern: afdeling Ruimte
                                 Extern: Provincie Limburg
         Gerealiseerd 2021       In 2021 zijn de plannen besteksgereed uitgewerkt. De werkzaamheden zijn middels een
                                 openbare aanbesteding eind 2021 aanbesteed.
         Eerdere                 Grondexploitatie TPE
         besluitvorming
         Financieel              Uitgaven
         overzicht
                                                                     Raming(*)      Gevoteerd         Werkelijk      Restant
                                 Uitvoering (prijspeil 2014)            606.828             (**)         30.570      576.258
                                 (*) Op basis van globale SSK-raming.
                                 (**) Betreft restplan van de door de raad gevoteerde grondexploitatie TPE.
                                 De in de cumulatieve werkelijke uitgaven inbegrepen investeringskosten 2021 bedragen
                                 € 30.570.
                                 Dekking
                                   Reserve infiltratie regenbuffers TPE                                      477.470      79%
                                   Subsidie Provincie (verleend)                                             129.358      21%
                                   Totaal                                                                    606.828    100%
        Projectenlijst bij de Rekening 2021                            35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>