<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Offenbeek, uitvoeringsprogramma
ten behoeve van Verdieping Centrumvisie Offenbeek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>colofon
          titel rapport
          Offenbeek, uitvoerings-
          programma
          datum
          12 november 2020
          projectnummer
          P02742
          opdrachtgever
          Gemeente Beesel
          BRO
          Projectleider
          GW
          Projectteam
          GS
          bron Kaft
          BRO
          BRO
          Bosscheweg 107            “Als we anderen de ruimte niet gunnen zullen we zelf steeds
          5282 WV Boxtel                                               meer opgesloten raken.”
          T +31 (0)411 850 400                                                 Prof. Hans Galjaard
          E info@bro.nl
          www.bro.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1   Inleiding              3
2   Uitvoeringsprogramma   4
donderdag 12 november 2020   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                   1 Inleiding
                                                               Offenbeek, uitvoeringsprogramma
1         Inleiding
Om het hoofd te bieden aan de ontwikkelingen in de retail-
sector is de gemeente Beesel in 2018 het traject ‘Toekomst-
bestendige centra gemeente Beesel’ gestart. Dit heeft geleid
tot een plan van aanpak in 2018 en in 2019 tot de start van
centrummanagement en het vaststellen van een visiedocu-
ment en uitvoeringsprogramma voor de kernen Reuver, Of-
fenbeek en Beesel (16 december 2019). Tijdens deze laatst-
genoemde raadvergadering is via een amendement besloten
om voor de visie en het uitvoeringsprogramma voor het cen-
trum van Offenbeek een verdiepingsslag te maken. BRO is
gevraagd dit proces te begeleiden en deze verdieping van de
centrumvisie op te stellen. Dit nadrukkelijk in samenwerking
met het kernoverleg Offenbeek.
In 2019 is door het Kernoverleg al vele gesprekken gevoerd
met inwoners, ondernemers, inwoners, scholen en verenigin-
gen in Offenbeek. Dit heeft geleid tot een eigen concept visie
van het Kernoverleg. Vervolgens is in de periode februari
2020 tot en met september 2020 door gemeente en Kern-
overleg gezamenlijk, onder leiding van BRO, onderhavige vi-
sie tot stand gekomen. Daarbij is voortgeborduurd op de uit-
komsten van de eerdere bewonersavond over het centrum
van Offenbeek op 19 maart 2019, de door het kernoverleg
gevoerde gesprekken en de eerder opgestelde conceptvisie
van het Kernoverleg.
In het visierapport ‘Offenbeek, verdieping Centrumvisie’ zijn
uitkomsten van dit proces en de koers naar een vitaal cen-
trum van Offenbeek opgenomen. In het onderhavige rapport
is het uitvoeringsprogramma opgenomen met daarin de
concretisering van de centrumvisie in projecten.
donderdag 12 november 2020                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                            2 Uitvoerings-programma
                                                                                                                                                                           Offenbeek, uitvoeringsprogramma
2        Uitvoerings-
         programma
 Project                                                                                          Trekker            Overig betrokken partijen         Planning                 Financiering
 1.   Herinrichting openbare ruimte incl. vervanging riolering en waterleiding en aanleg
      waterberging. Tegelijkertijd ook eventueel terugplaatsen van carillon en realiseren van
      een beschutte basisvoorziening voor ontmoeting in de open lucht.
      a)    Opstellen van een schetsontwerp, uitwerking ontwerp en uitvoering. De 1e              gemeente           WML, Kernoverleg, centrummana-    Schetsontwerp: 4e        Financiering door gemeente.
            stap is het opstellen van een schetsontwerp. Daarna volgt verdere uitwerking en                          ger / ondernemers, Meander & Of-  kwartaal 2020. Ver-      Indicatieve kosten voor enkel
            uitvoering.                                                                                              fenbeckerhof, Synthese            dere uitwerking en uit-  herinrichting openbare ruimte in
                                                                                                                                                       voering: 2021-2022       centrumgebied minimaal
                                                                                                                                                                                €500.000. Exacte bedrag n.t.b.
                                                                                                                                                       Af te stemmen met        op basis van ontwerp, keuzes
                                                                                                                                                       werkzaamheden WML        in ambitieniveau, fasering, of-
                                                                                                                                                       (waterleiding), water-   fertevraag uit de markt en over-
                                                                                                                                                       berging (gemeente) en    lap met werkzaamheden/bud-
                                                                                                                                                       werkzaamheden aan        getten voor waterberging / riole-
                                                                                                                                                       Keulseweg in 2022.       ringswerkzaamheden. Over fi-
                                                                                                                                                                                nanciering is een raadsbesluit
                                                                                                                                                                                noodzakelijk. Voor 1e fase van
                                                                                                                                                                                quick wins is €100.000 beschik-
                                                                                                                                                                                baar.
      b)    Terugplaatsen van carillon (in combinatie met evt. ander bijzonder element
            verwijzend naar historie):
                Maken van een plan: Als onderdeel van het de herinrichting wordt een plan        Kernoverleg (eige- gemeente, XBAZE (eigenaar van     4e kwartaal 2020         Ureninzet diverse partijen. Fi-
                 gemaakt op welke wijze het carillon definitief teruggeplaatst kan worden op      naar van carillon) grond voormalige kerktoren), Syn-                          nanciering voor ontwerp en rea-
                 het plein (conform belofte van Kernoverleg aan kerkbestuur). Het ontwerp                            these                                                      lisatie nader te bepalen op ba-
                 van het element voor het carillon zelf is een apart ontwerptraject (parallel aan                                                                               sis van onderzoek, ontwerp, te
                 ontwerp openbare ruimte, waarin een locatie voor het carillon gereserveerd                                                                                     maken keuzes en offertevraag
                 wordt). Mogelijk is een koppeling / fysieke integratie met onderdeel c ‘Ont-                                                                                   uit de markt.
                 moetingspunt’. In dit traject wordt de verdere fysieke en functionele vormge-
                 ving met elkaar uitgewerkt en worden afspraken gemaakt over het gebruik,
                 onderhoud en beheer en kosten van realisatie.
                Realisatie: Afhankelijk van die uitkomsten worden onderling afspraken ge-        n.t.b              Kernoverleg (eigenaar van caril-  Tegelijkertijd met her-  Voor terugplaatsing is een bud-
                 maakt over de financiering en realisatie.                                                           lon), gemeente, XBAZE (eigenaar   inrichting openbare      get beschikbaar.
                                                                                                                     van grond voormalige kerktoren)   ruimte
donderdag 12 november 2020                                                                                                                                                                                      4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                            2 Uitvoerings-programma
                                                                                                                                                                            Offenbeek, uitvoeringsprogramma
 Project                                                                                          Trekker            Overig betrokken partijen         Planning                    Financiering
      c)     Ontmoetingspunt: De keuzes t.a.v. dit onderdeel worden meegenomen als on-
             derdeel van het totaalplaatje van de herinrichting van de openbare ruimte.
                Formuleren van een wensenpakket door Kernoverleg: waar deze voorziening          Kernoverleg i.s.m. Verenigingen en Synthese          4e kwartaal 2020            Ureninzet diverse partijen
                 aan moet voldoen (onderscheid ‘need to have’ en ‘nice to have’).                 Synthese
                Onderzoek haalbaarheid: Op basis van het wensenpakket wordt de haalbaar-                                                                                          Ureninzet diverse partijen. Fi-
                 heid en noodzaak voor het realiseren van dit element onderzocht. Het ont-        Kernoverleg i.s.m. Synthese, ondernemers, vereni-    eerste helft 2021           nanciering (hoeveel en door
                 werp van het element voor het ontmoetingspunt zelf is een apart ontwerptra-      gemeente           gingen                                                        wie) voor ontwerp en realisa-
                 ject (parallel aan ontwerp openbare ruimte, waarin ruimte gereserveerd wordt                                                                                      tie nader te bepalen op basis
                 voor het ontmoetingspunt). Mogelijk is een koppeling / fysieke integratie met                                                                                     van onderzoek, ontwerp, te
                 onderdeel b ‘Terugplaatsen carillon’. In dit traject wordt de verdere fysieke en                                                                                  maken keuzes en offerte-
                 functionele vormgeving met elkaar uitgewerkt en worden afspraken gemaakt                                                                                          vraag uit de markt.
                 over het gebruik, onderhoud en beheer en kosten van realisatie.                                     Gemeente, kernoverleg, XBAZE      Tegelijkertijd met herin-
                Realisatie: Afhankelijk van die uitkomsten worden onderling afspraken ge-        n.t.b              (eigenaar van grond voormalige    richting openbare ruimte    Voor terugplaatsen carillon is
                 maakt over de financiering (hoeveel en door wie) en realisatie.                                     kerktoren)                                                    een apart budget beschik-
                                                                                                                                                                                   baar.
 2.   Uitstraling gevels en panden (incl. reclamevoering): Afspraken maken met vast-              gemeente           vastgoedeigenaren, ondernemers,   2021                        ureninzet diverse partijen
      goedeigenaren en ondernemers in het centrum. Onderdeel is ook het verkennen van                                centrummanager
      instellen gemeentelijke subsidieregeling gericht op het opknappen van voorgevels en/of                                                                                       Subsidieregeling ligt voor in
      panden (i.c.m. stimuleren van verduurzaming) en stimuleren van (nieuw)vestiging in het                                                                                       raad van december 2020
      centrum.
 3.   Onderhoud en beheer openbare ruimte: Gezamenlijke afspraken maken over onder-               gemeente           Kernoverleg, ondernemers en       2021                        Ureninzet diverse partijen
      houdsniveau en wie doet wat en wanneer t.a.v. de (heringerichte) openbare ruimte en                            vastgoedeigenaren
      het groenonderhoud.
 4.   Schoon, heel en veilig: afspraken maken aan de hand van processtappen van het               centrummanager     gemeente, ondernemers, vast-      2021                        Ureninzet diverse partijen
      Keurmerk Veilig Ondernemen (o.a. jaarlijkse schouw)                                                            goedeigenaren, Kernoverleg, poli-
                                                                                                                     tie en brandweer
 5.   Provinciale subsidie Kader Kwaliteit Limburgse Centra en subsidie Stimulering               gemeente                                             2021                        Ureninzet gemeente
      Wonen 2020-2023: Verkennen van mogelijkheid tot deelname aan deze regelingen.                                                                         KKLC: bij openstel-
                                                                                                                                                             ling tweede tranche
                                                                                                                                                            SW: doorlopend, bij
                                                                                                                                                             concrete kansen
 6.   App met keramische route: Realiseren van keramische route in de izi.TRAVEL-app              Kernoverleg i.s.m. VVV, Limburg Marketing, ge-       2020 / 2021                 Ureninzet diverse partijen
      (ligt concept). Dit ook te bezien in relatie tot promotie van Beesel als totaal.            Heemkundevere-     meente (Recreatie en Toerisme),
                                                                                                  niging             Driekernenoverleg
 7.   Voorzieningen voor ouderen: Verkennen van aansluiting op het provinciale pro-               Synthese           Stichting ’t Anker                2021                        Ureninzet diverse partijen
      gramma ‘Zorgen voor ouderen’. Synthese en Stichting ’t Anker gaan praten met een
      aantal betrokken partijen over welke activiteiten in dat kader opgepakt kunnen worden
      ter versterking van de leefbaarheid in (onder andere) het centrum van Offenbeek.
donderdag 12 november 2020                                                                                                                                                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                    2 Uitvoerings-programma
                                                    Offenbeek, uitvoeringsprogramma
                                                             Hoofdvestiging Boxtel
                                                                    Bosscheweg 107
                                                                     5282 WV Boxtel
                                                                T +31 (0)411 850 400
                                                              Vestiging Amsterdam
                                                                   Rhijnspoorplein 38
                                                                 1018 TX Amsterdam
                                                               T +31 (0)20 506 19 99
                                                                   Vestiging Tegelen
                                                                    Industriestraat 94
                                                                    5931 PK Tegelen
                           www.bro.nl | info@bro.nl            T +31 (0)77 373 06 01
donderdag 12 november 2020                                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>