<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Samenvatting grondexploitatie Oppe Brik
jaarrekening 2023                                                                bedragen x € 1.000
                                                                                 Nominaal                            totaal gerealiseerd prognose
Parameters                                                                       Nominale kosten                     8.112         7.489      623
rente                    negatieve boekwaarde            0,0%                    verwervingen                        2.325         2.313       12
                         positieve boekwaarde            0,0%                    sloop en sanering                   1.040         1.040        0
disconteringsvoet                                        2,0%                    bouw- en woonrijp maken             2.309         1.774      535
                                                                                 plankosten                          2.126         2.088       38
                                                         2024      2025          VTU                                   222           184       37
kostenindex              verwervingen en overig        2,00%      2,00%          overig                                 89            89        1
                         GWW                           2,00%      2,00%
                         plankosten en vtu             5,00%      4,00%          Nominale opbrengsten                7.124         6.529      595
opbrengstenindex         woningbouw                    0,00%      0,00%          bouwgrond woningbouw                6.377         5.783      595
                                                                                 subsidies                             746           746        0
Fasering                 start jaar               eind jaar (ultimo)    looptijd
plankosten en vtu                          2013         2024             12 jaar Effecten parameters                   415           401       15
bestemmingsplanprocedure                   2021         2021              1 jaar kostenindex                            15             0       15
sloop en sanering                          n.v.t.                                opbrengstenindex                        0             0        0
bouwrijp maken                           gereed                                  kapitaallasten                        401           401        0
gronduitgifte                              2021         2024              4 jaar
woonrijp maken                             2021         2024              4 jaar Financieel resultaat
                                                                                 eindwaarde per 31-12-2024          -1.403 verlies
                                                                                 netto contante waarde per 1-1-2024 -1.376 verlies
                                                                                 Risicoanalyse
                                                                                 Projectrisico's (impact x kans)                      45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>