<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Overallplanning realisatie Maankwartier                                                                                                                                                                                                                22 april 2015
(bijlage 4)


                                                 jaar                                  2015                                            2016                                                2017                                            2018
                                                 maand             j   f   m   a   m   j   j   a   s   o   n   d   j   f   m   a   m   j   j   a   s   o   n       d   j   f   m   a   m   j   j   a   s   o   n   d   j   f   m   a   m   j   j   a   s   o   n   d
     Realisatie gebouwen noord
1    bouwdeel G/H
2    bouwdeel I
3    bouwdeel F

     Realisatie Heliostaat
4    montage op Maanplein
5    opbouw

     Realisatie gebouwen op de plaat en zuid
6    bouwkuip zuid
7    parkeergarage
8    bouwdeel C
9    bouwdeel D
10   bouwdelen A, B en B'
                                                                                                                                                                           b
   Realisatie stijgpunten noord
11 bouwdeel J                                                                                                                                                  a
     Realisatie SHM
12   gereserveerde TVP's (nachten)
13   gereserveerde TVP's (weekends)
14   fundatie en afwerking op de perrons
15   verwijderen crashbordes t.p.v. serre                                                                                                                              c
16 staalconstructie en afwerking serre
17   werkzaamheden op de plaat
18   centrale installaties
19   afbouw commerciële ruimten NS
20   in gebruik name station

     Realisatie openbare ruimte
21   aansluitende infra noordzijde
22   Maanplein                                                                                                                                                                                         d           e
23   Noordplein
24   busstation
25   plein op de plaat
26   zuidplein
27   park zuidzijde



                                             ruwbouw / afbouw
                                     nieuw aan te vragen TVP's
                                                afhankelijkheid


                                                            a     spoorgevel gebouw C gereed conform planning Jongen, is startpunt verwijderen crashdeck
                                                            b     kopgevel gebouw D gereed conform planning Jongen, is startpunt realisatie bouwdeel J
                                                            c     uitloopperiode afwerking spoorgevel gebouw C
                                                            d     casco bouwdeel J gereed conform planning gemeente, is startpunt realisatie openbare ruimte op de plaat
                                                            e     openbare ruimte op de plaat gereed conform planning gemeente, nieuw NS-station bereikbaar
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>