<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Notitie            : Concept ecologisch werkprotocol das,
                      Op ‘t Schoor te Roermond
 Datum              : 14-07-2017
 Projectnummer      : 210x00281
 Opdrachtgever      : Holding Wever Roermond B.V.
 Opgesteld door     : Reinoud Vermoolen
 Gecontroleerd
                    : Marcel koen
 door:
Inleiding
Als gevolg van de realisatie van het project “Bestemmingsplan bedrijfsgebouw en 2 woningen Op ’t
Schoor” zal een bijburcht van de beschermde soort das worden vergraven. Hiervoor is op 19 mei 2014
ontheffing verleend (Ontheffing FF/75C/2014/0034) voor het tijdvak 20 juni 2014 tot en met 19 juni
2019. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden, voor een groot deel gebaseerd op het door
BRO opgestelde activiteitenplan ten behoeve van de ontheffingsaanvraag. De werkzaamheden en
genoemde voorschriften in de ontheffing dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een des-
kundige op het gebied van de das. Hiervoor dient een ecologische werkprotocol opgesteld te worden
met daarin de genoemde voorschriften.
Deze notitie vormt het ecologische werkprotocol waarin de planning, begeleiding en monitoring van de
genoemde voorschriften in opgenomen is. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op
de bouw- of projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden.
ADVIES / Ecologisch werkprotocol das, Op ‘t Schoor te Roermond                                   1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Werkprotocol
 1.   De westzijde van het plangebied, betreffende zone 3, dient te worden ingeplant zoals weergegeven op
      bladzijde 4 van dit document
 2.   De nieuwe beplanting dient te functioneren als beschutting/migratieroute voorafgaand aan de werkzaam-
      heden. Door de bij het werk betrokken ecoloog / deskundige op het gebied van de das, zal dit worden
      gecontroleerd (gemonitoord). Indien de nieuwe beplanting bij controle/monitoring nog niet voldoende
      functioneert, dient aanvullend beplanting te worden aangebracht.
 3.   De boom- en struikbeplanting die momenteel op het talud staat (zone 6), dient gehandhaafd te blijven,
      (ook zonder uitvoering van het project), met uitzondering van het ontgravingsgebied ten behoeve van de
      ontsluiting. Zone 6 betreft geen eigen grond, verdere actie vanuit de opdrachtgever buiten ontgravings-
      gebied is dan ook niet nodig.
 4.   Het gebruik van de bijburcht door de das dient ten minste 6 weken voorafgaand aan de werkzaamheden
      te worden gemonitoord.
 5a.  Indien uit de monitoring blijkt dat de bijburcht gebruikt wordt door de das, dan dient de betreffende locatie
      met dassenraster (inclusief zogenaamde ‘one way-poort’) 3 weken voorafgaand aan de werkzaamheden
      te worden afgezet. Hierbij is een dassendeskundige / de betrokken ecoloog aanwezig. Teneinde de
      stress te verminderen wordt de uitrastering gefaseerd uitgevoerd door eerst het raster te plaatsen en na
      circa een week de terugslagklep aan te brengen.
 5b.  Indien uit de monitoring blijkt dat de bijburcht niet in gebruik is door de das, dan dient de begroeiing rond
      de ingang van de bijburcht een week voorafgaand aan de werkzaamheden te worden verwijderd.
 6.   Het blootleggen van de bijburcht dient plaats te vinden met klein materieel vooruitlopend op het gehele
      grondverzet op de locatie van de bijburcht. Hierbij is een dassendeskundige/de bij het werk betrokken
      ecoloog aanwezig.
 7.   In de voortplantingsperiode van de das (globaal december-juni, afhankelijk van het seizoen en de
      weersomstandigheden) en tijdens het broedseizoen van vogels (globaal 15 maart-15 juli) mogen geen
      verstorende werkzaamheden worden uitgevoerd zoals het kappen van bomen, vergraven van grond of
      andere bouwwerkzaamheden. Het starten van dergelijke werkzaamheden, ook buiten de genoemde
      perioden, kan enkel na afstemming en goedkeuring door de bij het werk betrokken ecoloog.
 8.   De bij het werk betrokken ecoloog is gedurende de werkzaamheden beschikbaar. Als er tijdens de werk-
      zaamheden onverwachte situaties optreden, bijv. het aantreffen van overige beschermde soorten tijdens
      de werkzaamheden, dan zal deze worden ingeroepen.
 9.   Een afschrift van (de meest actuele versie van) het ecologisch werkprotocol en bijbehorende planning
      dient net als een afschrift van de verleende ontheffing op de uitvoeringslocatie te liggen en bij alle betrok-
      ken partijen (met name de uitvoerenden) bekend te zijn.
ADVIES / Ecologisch werkprotocol das, Op ‘t Schoor te Roermond                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Planning
Op dit moment is nog niet duidelijk of en wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Op basis
van de geldende ontheffing dienen de werkzaamheden, om te kunnen voldoen aan alle voorwaarden,
uiterlijk eind 2017 / begin 2018 te worden begonnen met de aanplant van zone 3 om deze tijdig functi-
oneel te krijgen. Vervolgens kunnen de vergravingswerkzaamheden en het verwijderen van vegetatie
vanaf eind juli plaatsvinden (na afloop van het broedseizoen). Onderstaand bevindt zich de laatst mo-
gelijke planning onder de huidige ontheffing. Indien deze planning wegens gemeentelijke procedures
en/of het uitblijven geïnteresseerden/kopers niet haalbaar blijkt te zijn, dient er verlenging van de hui-
dige ontheffing te worden aangevraagd. Vervolgens zal de planning op de dan geldende ontheffing en
situatie worden aangepast.
Voor een aantal werkzaamheden ten behoeve van de das zijn op dit moment nog geen uitvoerende
partijen bekend. Onder bijzonderheden is aangegeven welke uitvoerende partijen nog door de op-
drachtgever geregeld dienen te worden. De uitvoering en monitoring van de werkzaamheden ten be-
hoeve van de das, alsook de uiteindelijke planning, zullen worden bijgehouden en uiteindelijk vastge-
legd worden in een verslag waarmee aangetoond kan worden dat de werkzaamheden uitgevoerd zijn
conform de voorschriften uit de verleende ontheffing of verlenging hiervan.
  Werkzaamheden ten          Voorlopige plannings-     Uitvoerende partij         Bijzonderheden
  behoeve van de das         datum
  Beplanting zone 3          winterhalfjaar 2017-2018  Uitvoerder nog niet be-    Actie ligt bij opdrachtge-
                                                       kend                       ver
  Monitoren zone 3           voorjaar/zomer 2018       Ecoloog initiatiefnemer
                                                       (BRO)
  Monitoren gebruik bij-     juni 2018 - oktober 2018  Ecoloog initiatiefnemer
  burcht                                               (BRO)
  Verwijderen beplanting     half juli 2018 - half no- Nader te bepalen, afhan-   Actie ligt bij opdrachtge-
  dassenburcht indien        vember 2018               kelijk van resultaten      ver
  onbewoond                                            monitoring
  Uitrasteren bijburcht      half juli 2018 - half no- Nader te bepalen, afhan-   Actie ligt bij opdrachtge-
  indien bewoond             vember 2018               kelijk van resultaten      ver
                                                       monitoring
  Ontgraven bijburcht        half augustus - eind no-  Uitvoerder nog niet be-    Actie ligt bij opdrachtge-
                             vember 2018               kend                       ver
  Begeleiding bij ontgraven  half augustus - eind no-  Ecoloog initiatiefnemer
  bijburcht                  vember 2018               (BRO)
  Oplevering verslag werk-   september - december      Ecoloog initiatiefnemer
  zaamheden das              20158                     (BRO)
ADVIES / Ecologisch werkprotocol das, Op ‘t Schoor te Roermond                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>ADVIES / Ecologisch werkprotocol das, Op ‘t Schoor te Roermond 4</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>