<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>MEMO
T19.02591
T19.02591
Gemeenteraad Lansingerland
                                                                       Ruimtelijk & Economisch beleid
Datum 9 september 2021
Onderwerp Maandelijkse voortgangsrapportage V&V,
RTHA, HSL, A16 Rotterdam
Nummer T21.05517
Geachte leden van de gemeenteraad,
Voor de commissie Ruimte sturen wij u de maandelijkse voortgangsrapportage voor de
onderwerpen Verkeer en vervoer, Rotterdam The Hague Airport, de HSL en de A16 Rotterdam.
RTHA
Participatietraject            De fase van ‘Joint Fact Finding’, het gezamenlijke feitenonderzoek,
Luchthavenbesluit RTHA         is afgerond. Het einddocument met daarin alle vragen en
                               antwoorden van de participanten kunt u vinden op:
                               https://www.luchthavenbesluit.nl/praktische-zaken-
                               participatietraject/projectdocumenten/
                               Het participatietraject is nu in een nieuwe fase gekomen. In deze
                               fase worden mogelijke opties in kaart gebracht die van belang
                               kunnenzijn voor het luchthavenbesluit. Het is een creatieve
                               brainstormende fase, waarin nog geen richting wordt gekozen.
                               Participanten kunnen hun ideeën inbrengen over o.a. hinder,
                               handhaving en regionale meerwaarde. Deze fase duurt tot eind
                               september.
Bewonersavond                  Op dinsdag 6 september heeft een bewonersavond plaatsgevonden
Luchthavenbesluit RTHA         over het participatietraject luchthavenbesluit RTHA. Deze avond
                               was geïnitieerd door de bewonersvertegenwoordigster van
                               Lansingerland mevrouw Van de Coevering. De gemeente
                               faciliteerde de avond. Doel van de avond was om bewoners van
                               Lansingerland te informeren over het participatietraject. Verder
                               konden bewoners in gesprek gaan met mevrouw Van de Coevering
                               en haar inhoudelijke input meegeven voor het verdere
                               participatietraject. Ook de bewonersvertegenwoordigers van de
                               gemeenten Rotterdam en Schiedam organiseren dergelijke avonden
                               (Rotterdam 8, 15, 22 september, Schiedam op 20 september).
Klacht BTV                     De Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) heeft een klacht
                               ingediend tegen het college van B&W van Lansingerland over de
                                                                                                      pagina 1/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Ons kenmerk T19.02591
                      gang van zaken met betrekking tot het rapport van de Joint Fact
                      Finding. Een dergelijke klacht is ook ingediend bij de gemeenten
                      Rotterdam, Schiedam en het ministerie van I&W. De klacht is in
                      behandeling genomen. Zolang de klacht in behandeling is, onthoudt
                      de gemeente zich van commentaar.
Verkeer & Vervoer
Berkels Dijkje        De fietsbrug bij de Bernardlaan Berkel –als onderdeel van het de
                      fietsverbinding Berkels Dijkje- wordt naar verwachting in oktober
                      geplaatst.
BO MIRT               De MRDH bereidt het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg MIRT voor.
                      Hierin worden afspraken gemaakt over investeringen in en
                      onderzoeken naar de bereikbaarheid van onze regio. Verdere
                      uitbreiding van de E-Lijn is onderdeel van de regionale inzet. Of het
                      BO MIRT doorgaat is gezien het demissionaire status van het kabinet
                      nog onduidelijk.
Opwaardering station  Het project is vol in uitvoering. Door leveringsproblemen van
Rodenrijs             grondstoffen aan leverancierskant is het project naar verwachting
                      niet eind oktober gereed maar eind december.
HSL
                      Begin september heeft de staatssecretaris groen licht gegeven
                      voor het tweede fasepakket aan maatregelen. Dit betekent dat
                      er nu ook financiering beschikbaar is voor het vijf meter scherm.
                      De tweede fase start in oktober met aanpassingen aan de
                      bovenleiding. In de loop van november/december start de sloop
                      van de bestaande en de bouw van de nieuwe schermen.
                      De eerste fase wordt deze maand afgerond. Dan zullen ook de
                      plinten worden dichtgemaakt.
A16R
                      Ontheffing geluid tijdens zomervakantie
                      De Groene Boog (DGB) heeft bezwaar ingediend tegen
                                                                                      pagina 2/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Ons kenmerk T19.02591
                      voorwaarden die de gemeente in een ontheffing voor geluid
                      nabij de Rottekade heeft gesteld. Middels een voorlopige
                      voorziening (vanwege spoedeisend belang) heeft DGB een
                      beslissing van de rechter gevraagd. De voorlopige voorziening
                      heeft op 30 juni plaatsgevonden met als resultaat dat de rechter
                      aan gemeente en DGB heeft gevraagd om tot een compromis te
                      komen. De gemeente en DGB hebben een compromis bereikt en
                      één van de afspraken is geweest dat DGB in de zomervakantie
                      twee weken door mocht gaan met het intrillen van damwanden
                      en daarna vijf weken niet, dit om de bewoners rust te gunnen.
                      Bewoners hebben hier positief op gereageerd. De stap naar de
                      bezwarencommissie is door DGB, ondanks het compromis,
                      echter wel doorgezet. De zitting bij de bezwarencommissie
                      heeft op 7 september plaatsgevonden en de commissie geeft
                      binnen zes weken een advies aan het college van B&W.
                      Projectbezoek gemeenteraad
                      Op dinsdag 7 september hebben ruim 20 raadsleden het project
                      bezocht. Na een welkomstwoord van wethouder Fortuyn heeft
                      de aannemerscombinatie De Groene Boog samen met
                      Rijkswaterstaat een presentatie over de werkzaamheden
                      gegeven. Hierbij was er de gelegenheid om vragen te stellen. Na
                      de presentatie zijn de raadsleden met twee bussen over het
                      projectterrein rond geleid. De conclusie was dat het een enorm
                      groot project is met veel uitdagingen en dat er veel werk wordt
                      verzet. Zowel de wethouder als de raadsleden reageerden
                      enthousiast op het projectbezoek en spraken hun dank uit naar
                      De Groene Boog en Rijkswaterstaat, voor de rondleiding en de
                      gastvrijheid. Een bezoek aan de Expo aan de rand van het Lage
                      Bergse Bos is een aanrader!
                                                                                 pagina 3/3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>