<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                            16 oktober 2024
                                            Projectnr. 1285639
Kostenraming
Snelfietsroute Gemert - Eindhoven
BOK
Opdrachtgever:          Gemeente Nuenen
Documentnummer:         K101-1285639EMD-V03
Colofon
TAUW bv
Ekkersrijt 4008
Postbus 1680
5602 BR Eindhoven
Telefoon (040) 232 55 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Project: Snelfietsroute Gemert - Eindhoven - Projectnr: 1285639 - Opdr.gever: Gemeente Nuenen                                                                       Prijspeil raming: 1-1-2024
Versie raming: V03 - Status: Definitief - Opgesteld door: Edwin Maasdam                                                                                            Datum raming: 16-10-2024
 Colofon                                                                                                                                                  Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000
Project:
  Project                                      Snelfietsroute Gemert - Eindhoven
  Omschrijving / specificatie                  BOK
  Opdrachtgever                                Gemeente Nuenen
  Projectmanager                               Geert Vossen
Bedrijfseconomische raming:
  Type raming                                  Investeringsraming, deterministisch
  Datum opstelling raming                      16-10-24
  Opsteller raming                             Edwin Maasdam
  Versie raming                                V03
  Status raming                                Definitief
  Prijspeil raming                             01-01-24
  Valuta                                       Euro
Archivering:
  Project-/dossier-/SAP-nummer                 1285639
  Dossiernummer raming                         K101-1285639EMD-V03
  Bestandsnaam raming                          K101-1285639EMD-V03.xlsm
  Locatie (map) opgeslagen raming              https://tauwgroup.sharepoint.com/sites/1285639/Shared Documents/General/20 - SFR Gemert - Eindhoven/10 - WERKMAP/4. Kostenraming/K101-
Toetsing:
  Raming intern getoetst door                  Johnny van den Heuvel
  Datum interne toetsing                       16-10-24
Parafering:
  Paraaf opsteller raming                      Paraaf ontbreekt i.v.m. digitale vrijgave. Dit document is aantoonbaar vrijgegeven
  Paraaf interne toetser                       Paraaf ontbreekt i.v.m. digitale vrijgave. Dit document is aantoonbaar vrijgegeven
  Paraaf externe toetser                       Paraaf ontbreekt i.v.m. digitale vrijgave. Dit document is aantoonbaar vrijgegeven
  Paraaf projectleider                         Paraaf ontbreekt i.v.m. digitale vrijgave. Dit document is aantoonbaar vrijgegeven
  Paraaf manager projectbeheersing             Paraaf ontbreekt i.v.m. digitale vrijgave. Dit document is aantoonbaar vrijgegeven
  Paraaf projectmanager                        Paraaf ontbreekt i.v.m. digitale vrijgave. Dit document is aantoonbaar vrijgegeven
                                                                                             Pagina 2 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>  Project: Snelfietsroute Gemert - Eindhoven - Projectnr: 1285639 - Opdr.gever: Gemeente Nuenen                                                                           Prijspeil raming: 1-1-2024
  Versie raming: V03 - Status: Definitief - Opgesteld door: Edwin Maasdam                                                                                                Datum raming: 16-10-2024
   Scope en uitgangspunten                                                                                                                                       Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000
1.                        Algemeen
                         1.1       Doel
                                   Het doel van deze raming is het globaal inzichtelijk maken van de benodigde investeringskosten voor de BOK van de tracéstudie 'Snelfietsroute
                                   Eindhoven - Gemert'.
2.                        Ramingscope en uitgangspunten ontwerp/raming
                         2.1       Basisgegevens
                                    •        Tekening nr. 1285639-TE-WEG-SO-ST-EINDHOVEN - NUENEN 1-0960, d.d. 15-10-2024
                                    •        Tekening nr. 1285639-TE-WEG-SO-ST-LAARBEEK 2-0915, d.d. 15-10-2024
                                    •        Tekening nr. 1285639-TE-WEG-SO-ST-LAARBEEK 3-0958, d.d. 15-10-2024
                                    •        Tekening nr. 1285639-TE-WEG-SO-ST-LAARBEEK 4 + GEMERT 1-0963, d.d. 15-10-2024
                                    •        Tekening nr. 1285639-TE-WEG-SO-ST-NUENEN 2-0951, d.d. 15-10-2024
                                    •        Tekening nr. 1285639-TE-WEG-SO-ST-NUENEN 3-0961, d.d. 15-10-2024
                                    •        Tekening nr. 1285639-TE-WEG-SO-ST-NUENEN 4-0953, d.d. 15-10-2024
                                    •        Tekening nr. 1285639-TE-WEG-SO-ST-NUENEN 5 + LAARBEEK 1-0962, d.d. 15-10-2024
                         2.2       Opbouw raming
                                   De raming betreft investeringskosten, opgebouwd volgens de SSK2018-systematiek (RWS, rekenmodel versie 2.3.000).
                                   Ramingsparameters:
                                   Opzet kostenraming
                                   Ramingsvorm:                                    Deterministisch
                                   Instandhoudingskosten:                          Nee
                                   Geschatte bandbreedte bij deterministische raming
                                   Trefzekerheid                                         70,00%
                                   Geschatte bandbreedte:                                35,00%
                                   Bij de fase van het project past een geschatte bandbreedte van 35,00 % (dat wil zeggen: de berekende mate van afwijking rond het gemiddelde van de
                                   investeringskosten als gevolg van spreidingen in prijzen en hoeveelheden, onzekerheden en risico's). De bandbreedte wordt uitgedrukt door twee
                                   waarden (een onder- en bovenwaarde), behorend bij een aangegeven trefzekerheid).
                         2.3       Algemene uitgangspunten
                                    •        Het prijspeil van de raming is 1 januari 2024 op basis van de huidige stand van zaken en wet- en regelgeving. Wijzigingen hierop zijn niet
                                             inbegrepen.
                                    •        De raming is volledig bedrijfseconomisch opgesteld (er is geen rekening gehouden met marktwerking).
                                    •        De in de ramingen gebruikte prijsinformatie is gebaseerd op de kostendatabase van TAUW, d.d. 1 januari 2024. Verder zijn percentages onder
                                             de indirecte bouwkosten gebaseerd op kennis en ervaring uit gerealiseerde projecten. Percentages opgenomen voor kennisonzekerheden zijn
                                             ook gebaseerd op vergelijkbare projecten als mede kennis en ervaring.
                                    •        Over alle kostenposten in de raming is 21,00 % BTW meegenomen, met uitzondering van , heffingen, leges en verzekeringen en kosten kabels
                                             en leidingen
                                    •        Alle werkzaamheden vinden plaats binnen de normale werktijden (maandag t/m vrijdag, 07.00 tot 19.00 uur)
                                    •        Op basis van het beschikbare ontwerp en waarschijnlijke aanpassingen van het tracé is een kosteninschatting gedaan. De kosteninschatting is
                                             grotendeels bepaald op basis van een standaard profiel x een trajectlengte. De wijze waarop dit is gedaan, zorgt ervoor dat er veel wordt
                                             gerekend met gemiddelden.
                                    •        Omdat nog vrijwel geen onderzoeken zijn uitgevoerd en/of beschikbaar zijn, is voor veel onderdelen een gemiddelde inschatting gedaan voor
                                             het project. Voor onderdelen zoals verleggingskosten kabels en leidingen, milieukundige kwaliteit grond(water) en verhardingen, archeologie,
                                             opsporen ontplofbare oorlogsresten (OOO) en flora en fauna, zijn tot zekere hoogte wel kosten opgenomen. Echter zijn dit ingeschatte
                                             gemiddelden, gebaseerd op expert judgement en referentieprojecten.
                                    •        Voor een aantal standaard veelvoorkomende profieldoorsnedes is een opbouw bepaald, waarbij deze op kosten zijn geraamd middels een
                                             onderbouwde berekening. Daar waar een profielopbouw lokaal afwijkt, zijn de kosten afgeleidt van de uitgerekende profielen. Bij veel
                                             onderdelen is tevens middels expert judgement een inschatting gedaan van de kosten.
                                    •        Uitgangspunt is dat het meerendeel van de werkzaamheden in grote algemene projecten worden uitgevoerd. Er is geen rekening gehouden
                                             met diverse eenmalige kosten, wanneer ervoor wordt gekozen om alle werkzaamheden in kleine deelprojecten uit te voeren.
                                    •        Uitgangspunt is dat de werkzaamheden doelmatig worden uitgevoerd en geen allerhande bijkomende werkzaamheden worden meegenomen
                                             (bijvoorbeeld als meekoppelkans). Uitsluitend zijn de werkzaamheden die een direct gevolg zijn voor de aanleg van de snelfietsroute, onderdeel
                                             van deze kostenraming.
                         2.4       Raming is exclusief:
                                    •        Inflatie in de komende jaren. Financiers moeten jaarlijks het projectbudget bijstellen op basis van werkelijke inflatie.
                                    •        Sanering van eventueel verontreinigde gronden.
                                                                                             Pagina 3 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>  Project: Snelfietsroute Gemert - Eindhoven - Projectnr: 1285639 - Opdr.gever: Gemeente Nuenen                                                               Prijspeil raming: 1-1-2024
  Versie raming: V03 - Status: Definitief - Opgesteld door: Edwin Maasdam                                                                                    Datum raming: 16-10-2024
   Scope en uitgangspunten                                                                                                                           Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000
3.                        Uitgangspunten kostencategorie bouwkosten
                         3.1       Directe bouwkosten - Algemeen
                                   Fietspaden
                                   Voor nieuwe fietspaden wordt de volgende verhardingsopbouw aangehouden:
                                   Voor te verbreden fietspaden wordt de volgende verhardingsopbouw aangehouden:
                                   Fietsstraten
                                   Voor nieuwe fietsstraten wordt de volgende verhardingsopbouw aangehouden:
                                   Voor het ombouwen van een bestaande rijbaan van elementenverharding naar een fietsstraat, wordt de volgende verhardingsopbouw aangehouden.
                                                                                          Pagina 4 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>  Project: Snelfietsroute Gemert - Eindhoven - Projectnr: 1285639 - Opdr.gever: Gemeente Nuenen                                                                          Prijspeil raming: 1-1-2024
  Versie raming: V03 - Status: Definitief - Opgesteld door: Edwin Maasdam                                                                                               Datum raming: 16-10-2024
   Scope en uitgangspunten                                                                                                                                      Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000
                                   Bovenstaande profielen betreffen 'standaard' aanpassingen. Het kan zijn dat er lokaal andere afmetingen en/of aanpassingen nodig zijn. Hier is waar
                                   nodig rekening mee gehouden.
                                   Bebording en verlichting
                                   Bij alle deeltracé zijn posten opgenomen voor bebording en verlichting. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten aangehouden:
                                    •         Met bebording wordt vooral het aanpassen en/of aanleggen van nieuwe NBd-bewegwijzering bedoeld. Hieronder vallen vooral tekstplaten,
                                              inclusief mast, met daarop routeinformatie voor de snelfietsroute. De exacte invulling hiervan is nog niet te bepalen. Daarom is middels een
                                              gemiddeld bedrag per lengte fietsroute een inschatting gedaan. Er is rekening gehouden met EUR 10.000 per kilometer.
                                    •         Kosten binnen de post 'verlichting' bestaan voornamelijk uit het plaatsen van nieuwe lichtmasten langs nieuwe fietspaden en het uitvoeren van
                                              kleine verlichtingsaanpassingen langs bestaande fietstracés. De kosten zijn bepaald middels het rekenen met het aanbrengen van nieuwe
                                              lichtmasten van EUR 1.800,00 per stuk, op een hart op hart afstand van 25,00 m, langs nieuwe fietstracés. Aanvullend is een percentage van
                                              0,50 % gerekend voor het aanpassen van overige lichtmastonderdelen (ver- en/of bijplaatsen van lichtmasten, aanpassen/vervangen
                                              bestaande armaturen, o.i.d.) langs het bestaande traject, gerekend over het totaal directe bouwkosten.
                         3.6       Nader te detailleren bouwkosten
                                   ‘Nader te detailleren’ is een toeslag voor wel voorziene, maar niet expliciet uitgewerkte onderdelen van het ontwerp of de aangenomen
                                   uitvoeringsmethode. Het percentage nader te detailleren varieert, afhankelijk van het uitwerkingsniveau van de ontwerpen. Gelet op het
                                   uitwerkingsniveau van de ontwerpen waarop deze raming is gebaseerd is voor deze fase gekozen voor 15,00 %.
                         3.4       Indirecte bouwkosten
                                   De indirecte bouwkosten zijn de kosten die door de uitvoerende partij gemaakt moeten worden om de werkzaamheden die onder de ‘directe kosten’
                                   vallen naar behoren te kunnen uitvoeren. Indirecte kosten hebben geen directe relatie met de hoeveelheden. Voor de indirecte kosten zijn op basis van
                                   ervaringscijfers onderstaande percentages opgenomen in de raming:
                                    •         Eenmalige kosten:                                            2,00% 00-IBKEK99
                                    •         Algemene bouwplaatskosten (%)                                5,00% 00-IBKABK99
                                    •         Uitvoeringskosten (%)                                        8,00% 00-IBKUK
                                    •         Projectmanagementkosten (%)                                  5,00% 00-IBKPM
                                    •         Algemene kosten (%)                                        10,00%  00-IBKAK1
                                    •         Winst (%)                                                    2,00% 00-IBKW1
                                    •         Risico (%)                                                   2,00% 00-IBKR1
                         3.7       Risico's bouwkosten
                                   Objectrisico’s zijn risico’s welke een directe link hebben met de werkzaamheden (de zogenoemde objecten). Wanneer een bepaalde werkzaamheid niet
                                   wordt gedaan, komt het risico daarmee ook te vervallen. Binnen de objectrisico’s kan er onderscheid worden gemaakt tussen ‘benoemde’ en ‘niet
                                   benoemde’ risico’s. Omdat aan veel werkzaamheden meerdere ‘standaard’ risico’s vastzitten, worden deze zelden specifiek benoemd.
                                   Omdat voor dit werk geen risicodossier beschikbaar is, en daarmee geen risico's zijn benoemd, is in de raming uitsluitend een niet-benoemde
                                   objectrisicopost opgenomen. Op basis van overige te verwachten risico’s een niet-benoemd objectrisico opgenomen van 10,00 % bij de bouwkosten.
4.                        Uitgangspunten overige kostencategorieën investeringskosten
                         4.1       Engineering
                                   Hieronder zijn de engineeringskosten beschreven welke in de raming zijn opgenomen. De engineeringskosten zijn procentueel geschat.
                                    •         De engineeringskosten zijn procentueel berekend op totaal 20,00 % van de voorziene bouwkosten.
                                   Er zijn geen nader te detailleren, indirecte en/of objectrisico's engineeringskosten opgenomen. Deze worden niet nodig geacht.
                         4.2       Vastgoed
                                   Om het project te verwezenlijken moeten ook gronden verwerft worden. De kosten hiervoor zijn hieronder berekend. Er is onderscheidt gemaakt tussen
                                   het verwerven van landbouw-/natuurgronden en particuliere / bedrijfsbouwgrond, waarbij wordt gerekend met ondergenoemde kosten per m2.
                                    •         Landbouw-/natuurgronden                           €           7,50
                                    •         Particuliere / bedrijfsbouwgrond                  €        300,00
                                   Er is geen rekening gehouden met eventuele planschades na realisatie.
                                   Verder zijn er indirecte vastgoedkosten opgenomen voor notaris- en taxatiekosten en overdrachtsbelasting, rekening houdend met:
                                    •         Overdrachtsbelasting van 8,00 %.
                                   Er is verder 5,00 % opgenomen aan 'nader te detailleren' vastgoedkosten (bijvoorbeeld voor notaris-, taxatie en/of kadasterkosten). Er zijn geen
                                   objectrisico's vastgoedkosten opgenomen. Deze worden niet nodig geacht.
                         4.3       Overige bijkomende kosten
                                   De volgende kosten worden gerekend tot de overige bijkomende kosten:
                                   Heffingen en leges vergunningen
                                   Hieronder vallen alle kosten voor het aanvragen van vergunningen en de voortvloeiende leges. De kosten voor de leges zijn bepaald op 2,00 % van de
                                   bouwkosten.
                                   Verzekeringskosten (o.a. CAR-verzekering)
                                   Er is een percentage van 0,50 % opgenomen als dekking voor alle verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d.).
                                   Kabels en leidingen
                                   Dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden ten behoeve van het verleggen van de kabels en leidingen, niet behorende tot de directe infrastructurele
                                   voorzieningen van het bouwwerk. Hieronder vallen onder andere de kabels en leidingen van de nutsbedrijven en kabels en leidingen in beheer van
                                   gemeenten en provincies.
                                   Omdat nog niet geheel duidelijk is welke kabels en leidingen verlegd moeten worden, zijn de mogelijke kosten hiervoor ingeschat middels een
                                   percentagepost. Op basis van de te verwachten hoeveelheid te verleggen kabels en leidingen is in de raming rekening gehouden met 2,50 %, gerekend
                                   over de voorziene bouwkosten.
                                                                                              Pagina 5 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>  Project: Snelfietsroute Gemert - Eindhoven - Projectnr: 1285639 - Opdr.gever: Gemeente Nuenen                                                                               Prijspeil raming: 1-1-2024
  Versie raming: V03 - Status: Definitief - Opgesteld door: Edwin Maasdam                                                                                                    Datum raming: 16-10-2024
   Scope en uitgangspunten                                                                                                                                         Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000
                                   Communicatiekosten
                                   Dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden voor de diverse overleggen en afstemming met hulpdiensten zoals brandweer, ambulance, politie et
                                   cetera. Deze kosten betreffen dus niet de aanleg of engineering van door de hulpdiensten gewenste/geëiste aanpassingen aan het bouwwerk.
                                   Op basis van de te verwachten communicatiekosten is gerekend met een percentage van 1,00 % over de voorziene bouwkosten.
                                   Archeologie
                                   In de meeste gevallen wordt de ondergrond niet diep geroerd en zal de kans op het aantreffen van archeologische vondsten klein zijn. Omdat binnen het
                                   project ook fietstunnels worden aangebracht, is het op voorhand niet helemaal uit te sluiten. Daarom is hiervoor een percentagepost opgenomen,
                                   rekening houdend met 1,00%, gerekend over de voorziene bouwkosten.
                                   Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (OOO)
                                   In de meeste gevallen wordt de ondergrond niet diep geroerd en zal de kans op het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten klein zijn. Omdat binnen
                                   het project ook fietstunnels worden aangebracht, is het op voorhand niet helemaal uit te sluiten. Daarom is hiervoor een percentagepost opgenomen,
                                   rekening houdend met 1,00%, gerekend over de voorziene bouwkosten.
                                   Er zijn geen nader te detailleren, indirecte en/of objectrisico's overige bijkomende kosten opgenomen. Deze worden niet nodig geacht.
5.                       Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten
                                   Bij de objectoverstijgende risico’s geldt hetzelfde uitgangspunt als bij de objectrisico’s, echter zijn de risico’s niet aan specifieke objecten toe te wijzen.
                                   Dit zijn risico’s welke gelden voor bijzondere gebeurtenissen. Ook hier is er sprake van ‘benoemde’ en ‘niet benoemde’ risico’s.
                                   Omdat nog geen risico's benoemd zijn vanuit een risicodossier, is uitsluitend een 'niet-benoemde objectoverstijgende risicoreservering' opgenomen in de
                                   raming. Op basis van nog te verwachten niet benoemde risico’s, is een percentage opgenomen van 10,00 % voor de niet benoemde objectoverstijgende
                                   risicoreservering als dekking voor de projectonzekerheden.
                                                                                              Pagina 6 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>  Project: Snelfietsroute Gemert - Eindhoven - Projectnr: 1285639 - Opdr.gever: Gemeente Nuenen                                                                                                                                                       Prijspeil raming: 1-1-2024
  Versie raming: V03 - Status: Definitief - Opgesteld door: Edwin Maasdam                                                                                                                                                                            Datum raming: 16-10-2024
  Kostenoverzicht SSK2018                                                                                                                                                                                                                  Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000
                                                                                                                                                                                                                                                                          Totaal
                                                                                                                                                                                                      Voorziene kosten            Risicoreservering
                                                                                                                                                    Directe kosten         Indirecte kosten
                                                                                             Directe kosten -   Directe kosten - nader te
                                                                                                    benoemd                   detailleren
  Investeringskosten:
        Bouwkosten Deelraming Deeltracé 1 - Eindhoven                               €                880.637   €                132.096    €             1.012.733  €                377.547   €              1.390.279   €                 139.028   €               1.529.307
        Bouwkosten Deelraming Deeltracé 2 - Nuenen                                  €              3.847.294   €                577.094    €             4.424.388  €              1.649.412   €              6.073.800   €                 607.380   €               6.681.180
        Bouwkosten Deelraming Deeltracé 3 - Laarbeek                                €              6.756.144   €              1.013.422    €             7.769.565  €              2.896.494   €            10.666.059    €               1.066.606   €              11.732.665
        Bouwkosten Deelraming Deeltracé - Nad. stu. Laarbeek                        €              1.308.406   €                196.261    €             1.504.667  €                560.940   €              2.065.607   €                 206.561   €               2.272.168
        Bouwkosten Deelraming Deeltracé 4 - Gemert-Bakel                            €                 51.588   €                   7.738   €                59.326  €                 22.117   €                 81.443   €                   8.144   €                   89.587
      Bouwkosten                                                                    €             12.844.069   €              1.926.610    €           14.770.680   €              5.506.509   €            20.277.189    €               2.027.719   €              22.304.908
        Engineeringskosten Deelraming Deeltracé 1 - Eindhoven                       €                278.056   €                        -  €               278.056  €                       -  €                278.056   €                        -  €                 278.056
        Engineeringskosten Deelraming Deeltracé 2 - Nuenen                          €              1.214.760   €                        -  €             1.214.760  €                       -  €              1.214.760   €                        -  €               1.214.760
        Engineeringskosten Deelraming Deeltracé 3 - Laarbeek                        €              2.133.212   €                        -  €             2.133.212  €                       -  €              2.133.212   €                        -  €               2.133.212
        Engineeringskosten Deelraming Deeltracé - Nad. stu. Laarbeek                €                413.121   €                        -  €               413.121  €                       -  €                413.121   €                        -  €                 413.121
        Engineeringskosten Deelraming Deeltracé 4 - Gemert-Bakel                    €                 16.289   €                        -  €                16.289  €                       -  €                 16.289   €                        -  €                   16.289
      Engineeringskosten                                                            €              4.055.438   €                        -  €             4.055.438  €                       -  €              4.055.438   €                        -  €               4.055.438
        Vastgoedkosten Deelraming Deeltracé 1 - Eindhoven                           €                        - €                        -  €                      - €                       -  €                        - €                        -  €                        -
        Vastgoedkosten Deelraming Deeltracé 2 - Nuenen                              €                650.700   €                  32.535   €               683.235  €                 54.659   €                737.894   €                        -  €                 737.894
        Vastgoedkosten Deelraming Deeltracé 3 - Laarbeek                            €                 52.500   €                   2.625   €                55.125  €                  4.410   €                 59.535   €                        -  €                   59.535
        Vastgoedkosten Deelraming Deeltracé - Nad. stu. Laarbeek                    €                        - €                        -  €                      - €                       -  €                        - €                        -  €                        -
        Vastgoedkosten Deelraming Deeltracé 4 - Gemert-Bakel                        €                        - €                        -  €                      - €                       -  €                        - €                        -  €                        -
      Vastgoedkosten                                                                €                703.200   €                  35.160   €               738.360  €                 59.069   €                797.429   €                        -  €                 797.429
        Overige bijkomende kosten Deelraming Deeltracé 1 - Eindhoven                €                100.795   €                        -  €               100.795  €                       -  €                100.795   €                        -  €                 100.795
        Overige bijkomende kosten Deelraming Deeltracé 2 - Nuenen                   €                440.350   €                        -  €               440.350  €                       -  €                440.350   €                        -  €                 440.350
        Overige bijkomende kosten Deelraming Deeltracé 3 - Laarbeek                 €                773.289   €                        -  €               773.289  €                       -  €                773.289   €                        -  €                 773.289
        Overige bijkomende kosten Deelraming Deeltracé - Nad. stu. Laarbeek         €                149.757   €                        -  €               149.757  €                       -  €                149.757   €                        -  €                 149.757
        Overige bijkomende kosten Deelraming Deeltracé 4 - Gemert-Bakel             €                  5.905   €                        -  €                 5.905  €                       -  €                   5.905  €                        -  €                    5.905
      Overige bijkomende kosten                                                     €              1.470.096   €                        -  €             1.470.096  €                       -  €              1.470.096   €                        -  €               1.470.096
      Objectoverstijgende risicoreservering                                                                                                                                                                               €               2.862.787   €               2.862.787
      Verschuiving                                                                                                                                                                                                        €                        -  €                        -
   Investeringskosten exclusief BTW                                                 €             19.072.803   €              1.961.770    €           21.034.574   €              5.565.578   €            26.600.152    €               4.890.506   €              31.490.658
      BTW                                                                           €              3.792.378   €                411.972    €             4.204.350  €              1.168.771   €              5.373.121   €               1.027.006   €               6.400.128
Investeringskosten inclusief BTW (reële kosten)                                     €             22.865.181   €              2.373.742    €           25.238.924   €              6.734.350   €            31.973.273    €               5.917.512   €              37.890.785
        Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 1,6% en rekenhorizon van 1 jaar                                                                                                                                          €              37.890.785
                                                                                                                             Bandbreedte : met een 70%-betrouwbaarheidsinterval liggen de investeringskosten inclusief BTW (reële kosten) tussen € 24.629.010 en € 51.152.560
                                                                                                                                                                                                                                          De variatiecoëfficiënt bedraagt ± 35%
                                                                                                                                 Pagina 7 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>  Project: Snelfietsroute Gemert - Eindhoven - Projectnr: 1285639 - Opdr.gever: Gemeente Nuenen                                                                                       Prijspeil raming: 1-1-2024
  Versie raming: V03 - Status: Definitief - Opgesteld door: Edwin Maasdam                                                                                                            Datum raming: 16-10-2024
  Deelraming aan            Objectoverstijgende risicoreservering                                                                                                          Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000
       WAAR
Code                    Omschrijving post                                                                                   Hoeveelheid          Eenheid                  Prijs                    Totaal
                           Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten:
                           Niet benoemde objectoverstijgende risico's (%)                                                               10,0%       van                   28.627.870,61    €          2.862.787
                         Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten exclusief BTW                                         10,0% t.o.v. subtotaal investeringskosten          €          2.862.787
                            BTW (%)                                                                                                     21,0%       van                    2.862.787,06    €             601.185
                         Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten inclusief BTW                                                                                            €          3.463.972
                                  Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten exclusief BTW (contante waarde)                                                                 €          2.862.787
                                  Objectoverstijgende risicoreservering investeringskosten inclusief BTW (contante waarde)                                                                 €          3.463.972
                                                                                                            Pagina 8 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>  Project: Snelfietsroute Gemert - Eindhoven - Projectnr: 1285639 - Opdr.gever: Gemeente Nuenen                                                                                                            Prijspeil raming: 1-1-2024
  Versie raming: V03 - Status: Definitief - Opgesteld door: Edwin Maasdam                                                                                                                                Datum raming: 16-10-2024
Investeringskosten per maatregel
                                                                                                         Totale                 Totale                                                          Overige
                                                                                                  investeringskosten,        investerings-                   Engineerings-    Vastgoed-       bijkomende         Objectoverstijgende
   ID     Trajectdeel                                                                            excl. BTW (afgerond)     kosten, excl. BTW    Bouwkosten        kosten         kosten           kosten            risicoreservering
          Deeltracé 1 - Eindhoven                                                              €              2.100.000    €       2.098.974 €    1.529.307 €       278.056 €             - €        100.795     €            190.816
             Deeltracé 1. Eindhoven                                                            €              2.029.000    €       2.028.024 €    1.477.613 €       268.657 €             - €         97.388     €            184.366
   E1            Berenkuil - Aansluiting Berenkuil                                             €                944.000    €         943.796 €      687.647 €       125.027 €          -    €         45.322     €             85.800
   E2            Eisenhowerlaan - Verbreding fietspad                                          €                284.000    €         283.719 €      206.717 €        37.585 €          -    €         13.625     €             25.793
   E3            Van Oldebarneveltlaan - Asfalteren fietsoversteek                             €                  23.000   €          22.941 €       16.715 €         3.039 €          -    €          1.102     €              2.086
   E4            Eisenhowerlaan - Verbreding fietspad                                          €                389.000    €         389.032 €      283.448 €        51.536 €          -    €         18.682     €             35.367
   E5            Wolvendijk - Herinrichting van kruispunt                                      €                  12.000   €          11.917 €        8.683 €         1.579 €          -    €            572     €              1.083
   E6            Wolvendijk - Herinrichting als fietsstraat                                    €                377.000    €         376.620 €      274.404 €        49.892 €          -    €         18.086     €             34.238
             Stelposten                                                                        €                  71.000   €          70.950 €       51.694 €         9.399 €             - €          3.407     €              6.450
  EX1            Eindhoven - Bebording                                                         €                  41.000   €          40.543 €       29.539 €         5.371 €          -    €          1.947     €              3.686
  EX2            Eindhoven - Verlichting                                                       €                  30.000   €          30.407 €       22.155 €         4.028 €          -    €          1.460     €              2.764
          Hoofdtracé 2: Nuenen                                                                 €              9.983.000    €      9.981.602  €    6.681.180 €     1.214.760 €      737.894  €        440.350     €            907.418
             Deeltracé 2A. (Nuenen West)                                                       €              1.308.000    €      1.307.025  €      952.295 €       173.145 €          -    €         62.765     €            118.820
  N1             Opwettenseweg - Herinrichting Opwettenseweg                                   €                778.000    €         777.858 €      566.745 €       103.045 €          -    €         37.354     €             70.714
  N2             Opwettenseweg - Herinrichting Opwettenseweg                                   €                419.000    €         418.889 €      305.201 €        55.491 €          -    €         20.116     €             38.081
  N3             Geldropsedijk - Aansluiting op Europalaan                                     €                  51.000   €          50.517 €       36.806 €         6.692 €          -    €          2.426     €              4.592
  N4             Europalaan - Optimaliseren fietsoversteek                                     €                  24.000   €          24.009 €       17.493 €         3.181 €          -    €          1.153     €              2.183
  N5             Parallelweg Europalaan - Handhaven bestaande inrichting                       €                     -     €             -   €           -  €            -  €          -    €             -      €                 -
  N6             Parallelweg Europalaan - Optimaliseren fietsoversteek                         €                  36.000   €          35.752 €       26.049 €         4.736 €          -    €          1.717     €              3.250
  N7             Stremkespad - Handhaven bestaand fietspad                                     €                     -     €             -   €           -  €            -  €          -    €             -      €                 -
             Deeltracé 2B. (Nuenen Bundelroutes BiBeKo)                                        €              6.804.000    €      6.803.284  €    4.365.465 €       793.721 €      737.894  €        287.724     €            618.480
  N8             Europalaan - Optimaliseren fietstunnel Europalaan                             €                119.000    €         119.174 €       86.830 €        15.787 €          -    €          5.723     €             10.834
  N9             Europalaan - Handhaven bestaand fietspad                                      €                     -     €             -   €           -  €            -  €          -    €             -      €                 -
  N10            Vincent van Goghstraat - Realiseren ongelijkvloerse oversteek Vincent van                                 €      4.617.526  €    3.364.318 €       611.694 €          -    €        221.739     €            419.775
                 Goghstraat (fietstunnel)                                                      €              4.618.000
  N11            Smits van Oyenlaan (BiBeKo) - Verbreden bestaand fietspad                     €                  97.000   €          96.901 €       70.602 €        12.837 €          -    €          4.653     €              8.809
  N12            Hopveld - Herinrichting tot fietsstraat                                       €                  47.000   €          46.682 €       34.012 €         6.184 €          -    €          2.242     €              4.244
  N13            Beekstraat - Oversteek optimaliseren                                          €                  15.000   €          15.242 €       11.105 €         2.019 €          -    €            732     €              1.386
  N14            Alfons Blommelaan - Herinrichting tot fietsstraat                             €                222.000    €         222.204 €      161.897 €        29.436 €          -    €         10.670     €             20.200
  N15            Smits van Oyenlaan (BiBeKo) - Nieuw fietspad parallel aan Smits van
                 Oyenlaan realiseren ter hoogte van noordelijke komgrens Nuenen                €              1.686.000    €      1.685.556  €      636.701 €       115.764 €      737.894  €         41.964     €            153.232
             Deeltracé 2C. (Nuenen Bundelroutes Gerwen)                                        €              1.374.000    €      1.374.291  €    1.001.305 €       182.055 €          -    €         65.995     €            124.936
  N16            Smits van Oyenlaan (BuBeKo) - Realiseren van nieuw fietspad parallel aan                                  €         564.463 €      411.267 €        74.776 €          -    €         27.106     €             51.315
                 SvO                                                                           €                564.000
  N17            Fietsoversteek Laan van Gherwin - VRI geregelde fietsoversteek                €                  72.000   €          71.504 €       52.098 €         9.472 €          -    €          3.434     €              6.500
  N18            De Polder - Herinrichting van de Polder tot fietsstraat                       €                380.000    €         379.986 €      276.857 €        50.338 €          -    €         18.247     €             34.544
  N19            Ter Warden - Herinrichting van Ter Warden tot fietsstraat                     €                261.000    €         261.416 €      190.467 €        34.630 €          -    €         12.554     €             23.765
  N20            Moorvensedijk - Optimaliseren aansluiting fietsoversteek                      €                  12.000   €          11.917 €        8.683 €         1.579 €          -    €            572     €              1.083
  N21            Lieshoutseweg - Kantmarkering aanbrengen                                      €                   4.000   €           4.147 €        3.022 €           549 €          -    €            199     €                377
  N22            Lieshoutseweg - Herinrichting fietskruispunt                                  €                  67.000   €          67.128 €       48.909 €         8.893 €          -    €          3.224     €              6.103
  N23            Lieshoutseweg - Kantmarkering aanbrengen                                      €                  14.000   €          13.729 €       10.003 €         1.819 €          -    €            659     €              1.248
             Stelposten                                                                        €                497.000    €         497.002 €      362.114 €        65.839 €          -    €         23.867     €             45.182
 NX1             Nuenen - Bebording                                                            €                154.000    €         154.068 €      112.253 €        20.410 €          -    €          7.399     €             14.006
 NX2             Nuenen - Verlichting                                                          €                343.000    €         342.934 €      249.861 €        45.429 €          -    €         16.468     €             31.176
          Hoofdtracé 3: Laarbeek                                                               €             16.167.000    €     16.168.572  €   11.732.665 €     2.133.212 €       59.535  €        773.289     €          1.469.870
             Deeltracé 3A. Deense Hoek                                                         €              4.183.000       €    4.184.281    € 3.048.656    €    554.301    €         -    €      200.934         €        380.389
   L1            Molenheide - Kantmarkering aanbrengen                                         €                  16.000   €          16.103 €       11.732 €         2.133 €          -    €            773     €              1.464
   L2            Deense Hoek - Herinrichting tot fietsstraat                                   €                200.000    €         200.463 €      146.057 €        26.556 €          -    €          9.626     €             18.224
   L3            Deense Hoek - Herinrichting kruispunt                                         €                  26.000   €          26.218 €       19.103 €         3.473 €          -    €          1.259     €              2.383
   L4            Deense Hoek - Onderdoorgang Deense brug                                       €              1.187.000    €      1.187.320  €      865.079 €       157.287 €          -    €         57.017     €            107.938
   L5            Lange Dreven - Aansluiting op nieuwe fietsbrug (zuid)                         €                609.000    €         608.980 €      443.702 €        80.673 €          -    €         29.244     €             55.362
   L6            Wilhelminakanaal - Nieuwe fietsbrug                                           €              1.621.000    €      1.621.099  €    1.181.129 €       214.751 €          -    €         77.847     €            147.373
   L7            Havenweg - Aansluiting op nieuwe fietsbrug (noord)                            €                524.000    €         524.097 €      381.856 €        69.428 €          -    €         25.168     €             47.645
                 Deeltracé Nadere studie Laarbeek - geen onderdeel van totaaloptelling         €              2.930.000    €      3.118.551  €    2.272.168 €       413.121 €          -    €        149.757     €            283.505
  L8             Lange Dreven - Verbreding fietspad                                            €                624.000    €         624.150 €      454.754 €        82.682 €          -    €         29.972     €             56.741
  L9             Lange Dreven - Verbinding Provinciale weg                                     €                  37.000   €          36.705 €       26.744 €         4.862 €          -    €          1.763     €              3.337
  L10            Lange Dreven - Onderdoorgang Bavariabrug                                      €                858.000    €         857.995 €      625.133 €       113.661 €          -    €         41.202     €             78.000
  L11            Wilhelminaweg - Verbreding fietspad                                           €                728.000    €         727.580 €      530.113 €        96.384 €          -    €         34.939     €             66.144
  L12            Opstal - Herinrichting kruispunt                                              €                   9.000   €           8.809 €        6.418 €         1.167 €          -    €            423     €                801
  L13            Laarbrug - Handhaven bestaande brug                                           €                     -     €             -   €           -  €            -  €          -    €             -      €                 -
  L14            Wilhelminaweg - Herinrichting kruispunt                                       €                   9.000   €           9.022 €        6.574 €         1.195 €          -    €            433     €                820
  L15            Wilhelminaweg - Herinrichting naar fietspad                                   €                  32.000   €          32.408 €       23.612 €         4.293 €          -    €          1.556     €              2.946
  L16            Het Laar - Herinrichting naar fietsstraat                                     €                236.000    €         236.223 €      172.112 €        31.293 €          -    €         11.344     €             21.475
  L17            Het Laar - Herinrichting kruispunt                                            €                  11.000   €          11.292 €        8.227 €         1.496 €          -    €            542     €              1.027
  L18            Het Laar - Herinrichting naar fietsstraat                                     €                  93.000   €          92.741 €       67.571 €        12.286 €          -    €          4.454     €              8.431
  L19            Lieshoutseweg - Verbreding fietspad                                           €                293.000    €         292.705 €      213.264 €        38.775 €          -    €         14.056     €             26.610
 LX3             Laarbeek - Bebording                                                          €                  79.000   €          78.535 €       57.221 €        10.404 €          -    €          3.771     €              7.140
 LX4             Laarbeek - Verlichting                                                        €                110.000    €         110.385 €       80.426 €        14.623 €          -    €          5.301     €             10.035
             Deeltracé 3B. Beek en Donk                                                        €             10.180.000       €  10.180.386     € 7.369.689    € 1.339.943     €    59.535    €      485.729         €        925.490
  L20            Lieshoutseweg - Fietstunnel Beek en Donk                                      €              9.372.000    €      9.372.216  €    6.780.858 €     1.232.883 €       59.535  €        446.920     €            852.020
  L21            Orchideestraat - Verbreding fietsoversteek                                    €                  34.000   €          34.462 €       25.109 €         4.565 €          -    €          1.655     €              3.133
  L22            Lieshoutseweg - Verbreding fietspad                                           €                322.000    €         321.645 €      234.350 €        42.609 €          -    €         15.446     €             29.240
  L23            Anjerstraat - Herinrichting naar fietsstraat                                  €                248.000    €         248.052 €      180.730 €        32.860 €          -    €         11.912     €             22.550
  L24            Kerkstraat - Verbreding fietsoversteek                                        €                119.000    €         119.174 €       86.830 €        15.787 €          -    €          5.723     €             10.834
  L25            Gemertseweg - Verbreding fietspad                                             €                  85.000   €          84.836 €       61.812 €        11.238 €          -    €          4.074     €              7.712
  L26            Zuid-Willemsvaart - Nieuwe ongelijkvloerse kruising Zuid-Willemsvaart         €                     -     €             -   €           -  €            -  €          -    €             -      €                 -
             Deeltracé 3C. N615/N272                                                           €              1.458.000       €    1.458.516    € 1.062.671    € 193.213       €         -    €       70.040         €        132.592
  L27            Gemertseweg - Verbreding fietspad                                             €                864.000    €         864.044 €      629.540 €       114.462 €          -    €         41.492     €             78.549
  L28            Gemertseweg - Herinrichting naar fietsstraat                                  €                283.000    €         283.408 €      206.490 €        37.544 €          -    €         13.610     €             25.764
  L29            Gemertseweg - Verbreding fietspad                                             €                101.000    €         101.291 €       73.800 €        13.418 €          -    €          4.864     €              9.208
  L30            Broekdalerbaan (N279) - Optimaliseren bestaande fietstunnel - verbreden fietspad
                                                                                               €                210.000    €         209.774 €      152.841 €        27.789 €          -    €         10.074     €             19.070
  L31            Gemertseweg - Verbreding fietspad                                             €                     -     €             -   €           -  €            -  €          -    €             -      €                 -
  L32            Peeleindseweg - VRI geregelde fietsoversteek                                  €                     -     €             -   €           -  €            -  €          -    €             -      €                 -
             Stelposten                                                                        €                 346.000      €     345.389     € 251.650      €     45.754    €         -    €       16.586         €         31.399
  LX1            Laarbeek - Bebording                                                          €                139.000    €         138.527 €      100.931 €        18.351 €          -    €          6.652     €             12.593
  LX2            Laarbeek - Verlichting                                                        €                207.000    €         206.862 €      150.719 €        27.403 €          -    €          9.934     €             18.806
          Hoofdtracé 4: Gemert                                                                 €                123.000    €         122.958 €       89.587 €        16.289 €          -    €          5.905     €             11.178
             Deeltracé 4. Gemert                                                               €                  79.000      €       78.828    €    57.434    €     10.443    €       -      €        3.785          €         7.166
  G1             Beeksedijk - Verbreding fietspad                                              €                     -     €             -   €           -  €            -  €          -    €             -      €                 -
  G2             West-Om - Gelijkvloerse oversteek VRI-kruising West-Om                        €                     -     €             -   €           -  €            -  €          -    €             -      €                 -
  G3             Broekstraat - Herinrichting tot fietsstraat                                   €                  79.000   €          78.828 €       57.434 €        10.443 €          -    €          3.785     €              7.166
             Stelposten                                                                        €                  44.000      €       44.130    €    32.153    €      5.846    €       -      €        2.119          €         4.012
 GX1             Gemert-Bakel - Bebording                                                      €                  25.000   €          25.217 €       18.373 €         3.341 €          -    €          1.211     €              2.292
 GX2             Gemert-Bakel - Verlichting                                                    €                  19.000   €          18.913 €       13.780 €         2.505 €          -    €            908     €              1.719
          TOTAAL                                                                               €             28.373.000    €     28.372.107  €   20.032.740 €     3.642.316 €      797.429  €      1.320.340     €          2.579.282
          Controle                                                                                                         €             -   €           -  €            -  €          -    €             -      €                 -
          Bandbreedte/variatiecöefficient, bij een trefzekerheid van 70,00 %:                                     30,00%
          Onderwaarde bandbreedte                                                              €          19.861.000,00
          Bovenwaarde bandbreedte                                                              €          36.885.000,00
                                                                                                                Pagina 9 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>  Project: Snelfietsroute Gemert - Eindhoven - Projectnr: 1285639 - Opdr.gever: Gemeente Nuenen                                                                                    Prijspeil raming: 1-1-2024
  Versie raming: V03 - Status: Definitief - Opgesteld door: Edwin Maasdam                                                                                                         Datum raming: 16-10-2024
 Deelraming aan          Deelraming Deeltracé 1 - Eindhoven                                                                                                            Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000
      WAAR
Code                 Omschrijving post                                                                               Hoeveelheid               Eenheid                Prijs                     Totaal
                        Investeringskosten:
                     Deeltracé 1: Eindhoven
                        Deeltracé 1. Eindhoven
  E1                       Berenkuil - Aansluiting Berenkuil                                                                        265,00         m          €           395.975,00
                               Aansluiting Berenkuil (1):                                                                           200,00         m
                               - Opbreken bestaand trottoir elementenverharding (3,00m over 200m)                                  600,00          m2         €                15,00    €               9.000
                               - Opbreken bestaand fietspad elementenverharding (3,00m over 250m)                                  750,00          m2         €                15,00    €              11.250
                               - Opbreken bestaand fietspad elementenverharding (3,00m over 250m)                                  750,00          m2         €                15,00    €              11.250
                               - Opbreken keerwand (hoogteverschil 0 tot 4,00m over 230m)                                          265,00          m          €               150,00    €              39.750
                               - Opbreken trap                                                                                        1,00        EUR         €             5.000,00    €               5.000
                               - Grondwerk ontgraving                                                                              200,00          m          €               100,00    €              20.000
                               - Aanbrengen fietspad asfalt (4,50m over 250m)                                                    1.125,00          m2         €                75,00    €              84.375
                               - Aanbrengen trottoir elementenverharding ( 3,00m over 220m)                                        660,00          m2         €                55,00    €              36.300
                               - Aanbrengen keerwand (hoogteverschil 0 tot 4,00m over 230m)                                        230,00          m          €               400,00    €              92.000
                               (uitgangspunt is dat keerwand wordt hergebruikt)                                                                                                         €                    -
                               Aansluiting Berenkuil (2):                                                                           265,00         m
                               - Opbreken elementenverharding 230m lang, 3,00m breed                                               795,00          m2         €                15,00    €              11.925
                               - Aanbrengen asfaltconstructie 230m lang, 3,00m breed                                               795,00          m2         €                75,00    €              59.625
                               - Opnieuw inpassen grondkering L = 70m, H = 1,00m                                                     70,00         m          €               150,00    €              10.500
                               - Optimaliseren aansluiting onder Berenkuil herindelen van fietspad/trottoir,                          1,00        EUR         €             5.000,00    €               5.000
                               vormgeving is ntd
  E2                       Eisenhowerlaan - Verbreding fietspad                                                                     780,00         m          €           119.035,80
  220010                       Verbreden bestaand vrijliggend fietspad, van 3,50 m naar 4,00 m, kleur rood                          780,00         m          €               152,61    €            119.036
  E3                       Van Oldebarneveltlaan - Asfalteren fietsoversteek                                                           1,00       EUR         €             9.625,00
                               Verwijderen en afvoeren tegelverharding, incl. funderingslaag                                        175,00         m2         €                15,00    €               2.625
                               Leveren en aanbrengen asfaltverharding, kleur rood, incl. funderingslaag                             175,00         m2         €                40,00    €               7.000
  E4                       Eisenhowerlaan - Verbreding fietspad                                                                     985,00         m          €           163.220,85
  220010                       Verbreden bestaand vrijliggend fietspad, van 3,50 m naar 4,00 m, kleur rood                          985,00         m          €               152,61    €            150.321
  510010                       Verleggen watergang (gem. ca. 0,75 m3 / m1)                                                          250,00         m          €                51,60    €              12.900
  E5                       Wolvendijk - Herinrichting van kruispunt                                                                    1,00       EUR         €             5.000,00
                               Aanbrengen verkeersdrempel                                                                              1,00       EUR         €             5.000,00    €               5.000
  E6                       Wolvendijk - Herinrichting als fietsstraat                                                               450,00         m          €           158.013,00
  310010                       Ombouwen bestaande rijbaan van asfalt naar fietsstraat, breed t/m 6,90 m                             450,00         m          €               261,14    €            117.513
                               Opbreken bestaande fietspaden                                                                      2.700,00         m2         €                15,00    €              40.500
                        Stelposten
  EX1                      Eindhoven - Bebording                                                                                       1,00       EUR         €            17.010,00
  810010                       Kosten aanleg/aanpassing bewegwijzering                                                                 1,70        km         €            10.000,00    €              17.010
  EX2                      Eindhoven - Verlichting                                                                                     1,00       EUR         €            12.757,50
  810020                       Kosten aanleg/aanpassing verlichting (o.b.v. 1 st per 25 m langs nieuw fietspad)                          -          st        €             1.800,00    €                    -
  810030                       Overige kleine aanpassingen verlichting                                                                 1,70        km         €             7.500,00    €              12.758
                      Benoemde directe bouwkosten                                                                                                                                       €            880.637
  00-NTDBK               Nader te detailleren bouwkosten (%)                                                                         15,0%        van         €           880.637,15 €               132.096
                      Directe bouwkosten                                                                                                                                                €          1.012.733
  00-IBKEK99             Overige eenmalige kosten (%)                                                                                 2,0%        van         €        1.012.732,72 €                  20.255
  00-IBKABK99            Overige algemene bouwplaatskosten (%)                                                                        5,0%        van         €        1.012.732,72 €                  50.637
  00-IBKUK               Uitvoeringskosten (%)                                                                                        8,0%        van         €        1.012.732,72 €                  81.019
  00-IBKPM               Projectmanagementkosten (%)                                                                                  5,0%        van         €        1.012.732,72 €                  50.637
  00-IBKAK1              Algemene kosten (%)                                                                                         10,0%        van         €        1.215.279,27 €                121.528
  00-IBKW1               Winst (%)                                                                                                    2,0%        van         €        1.336.807,19 €                  26.736
  00-IBKR1               Risico (%)                                                                                                   2,0%        van         €        1.336.807,19 €                  26.736
                      Indirecte bouwkosten                                                                                           37,3% t.o.v. directe bouwkosten                    €            377.547
                      Voorziene bouwkosten                                                                                                                                              €          1.390.279
  00-NBORBK              Niet benoemd risico bouwkosten (%)                                                                          10,0%        van         €        1.390.279,48 €                139.028
                      Risicoreservering bouwkosten                                                                                   10,0% t.o.v. voorziene bouwkosten                  €            139.028
                      Bouwkosten Deelraming Deeltracé 1 - Eindhoven                                                                                                                     €          1.529.307
  00-BDEK1               Engineeringskosten (%)                                                                                      20,0%        van         €        1.390.279,48 €                278.056
                      Benoemde directe engineeringskosten                                                                                                                               €            278.056
                      Directe engineeringskosten                                                                                     20,0% t.o.v. voorziene bouwkosten                  €            278.056
                      Voorziene engineeringskosten                                                                                                                                      €            278.056
                      Engineeringskosten Deelraming Deeltracé 1 - Eindhoven                                                                                                             €            278.056
  00-DOBK010             (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d.                       2,00%        van         €        1.390.279,48 €                  27.806
  00-DOBK015             Verzekeringspremies                                                                                         0,50%        van         €        1.390.279,48 €                   6.951
  00-DOBK020             Nadeelcompensatieregeling kabels & leidingen                                                                2,50%        van         €        1.390.279,48 €                  34.757
  00-DOBK025             Communicatie- en voorlichtingskosten                                                                        0,25%        van         €        1.390.279,48 €                   3.476
  00-DOBK040             Kosten archeologie                                                                                          1,00%        van         €        1.390.279,48 €                  13.903
  00-DOBK055             Ruimen niet gesprongen explosieven                                                                          1,00%        van         €        1.390.279,48 €                  13.903
                      Benoemde directe overige bijkomende kosten                                                                                                                        €            100.795
                      Directe overige bijkomende kosten                                                                               7,3% t.o.v. voorziene bouwkosten                  €            100.795
                      Voorziene overige bijkomende kosten                                                                                                                               €            100.795
                                                                                                    Pagina 10 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>  Project: Snelfietsroute Gemert - Eindhoven - Projectnr: 1285639 - Opdr.gever: Gemeente Nuenen                                                              Prijspeil raming: 1-1-2024
  Versie raming: V03 - Status: Definitief - Opgesteld door: Edwin Maasdam                                                                                  Datum raming: 16-10-2024
 Deelraming aan          Deelraming Deeltracé 1 - Eindhoven                                                                                       Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000
     WAAR
Code                 Omschrijving post                                                                               Hoeveelheid       Eenheid   Prijs                    Totaal
                      Overige bijkomende kosten Deelraming Deeltracé 1 - Eindhoven                                                                                €            100.795
                      Investeringskosten Deelraming Deeltracé 1 - Eindhoven exclusief BTW                                                                         €          1.908.159
                         BTW (%)                                                                                                 20,2%   van   €  1.908.158,59 €               386.115
                      Investeringskosten Deelraming Deeltracé 1 - Eindhoven inclusief BTW                                                                         €          2.294.274
                               Investeringskosten Deelraming Deeltracé 1 - Eindhoven exclusief BTW (contante waarde)                                              €          1.908.159
                               Investeringskosten Deelraming Deeltracé 1 - Eindhoven inclusief BTW (contante waarde)                                              €          2.294.274
                                                                                                Pagina 11 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>  Project: Snelfietsroute Gemert - Eindhoven - Projectnr: 1285639 - Opdr.gever: Gemeente Nuenen                                                              Prijspeil raming: 1-1-2024
  Versie raming: V03 - Status: Definitief - Opgesteld door: Edwin Maasdam                                                                                   Datum raming: 16-10-2024
 Deelraming aan          Deelraming Deeltracé 3 - Laarbeek                                                                                       Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000
     WAAR
Code                 Omschrijving post                                                                           Hoeveelheid          Eenheid   Prijs                     Totaal
                        Investeringskosten:
                     Deeltracé 3 - Laarbeek
                        Deeltracé 3A. Deense Hoek
  L1                       Molenheide - Kantmarkering aanbrengen                                                             1.126,00    m    €          6.756
                              Aanbrengen kantmarkering, ononderbroken, breed 0,05 m                                          2.252,00    m    €           3,00    €               6.756
  L2                       Deense Hoek - Herinrichting tot fietsstraat                                                         538,00    m    €         84.106
  310030                      Bestaande rijbaan van asfalt voorzien van rode fietsstroken                                      538,00    m    €         156,33    €              84.106
  L3                       Deense Hoek - Herinrichting kruispunt                                                                 1,00  EUR    €         11.000
  100020                      Herlagen deklaag asfaltverharding, dik 30 mm, kleur rood                                         200,00   m2    €          55,00    €              11.000
  L4                       Deense Hoek - Onderdoorgang Deense brug                                                             388,00    m    €        498.147
  100010                      Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                              3.880,00   m2    €          20,47    €              79.424
                              verplaatsen/verwijderen objecten)
  210010                      Aanleggen nieuw vrijliggend fietspad, breed 4,00 m, kleur rood                                   388,00    m    €         256,44    €              99.499
                              Grondwerk o.b.v. profiel - ontgraven en vervoeren                                              1.127,00   m3    €          25,00    €              28.175
                              Grondwerk o.b.v. profiel - leveren en verwerken                                                  851,00   m3    €          50,00    €              42.550
                              Plaatsen grondkerende constructie H gem. 1,50 m                                                  287,00    m    €         500,00    €            143.500
                              Verhogen beschoeiing/damwand kanaal, ca. 1,0 m                                                   140,00    m    €         750,00    €            105.000
  L5                       Lange Dreven - Aansluiting op nieuwe fietsbrug (zuid)                                               190,00    m    €        255.501
  100010                      Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                              1.900,00   m2    €          20,47    €              38.893
                              verplaatsen/verwijderen objecten)
  210020                      Aanleggen nieuw vrijliggend fietspad, breed 4,50 m, kleur rood                                   190,00    m    €         285,57    €              54.258
                              Grondwerk o.b.v. profiel - leveren en verwerken                                                3.247,00   m3    €          50,00    €            162.350
  L6                       Wilhelminakanaal - Nieuwe fietsbrug                                                                  35,00    m    €        680.142
  420010                      Aanleggen nieuwe fietsbrug over kanaal, breed 4,50 m (3-delige overspanning)                      35,00    m    €      19.432,62    €            680.142
  L7                       Havenweg - Aansluiting op nieuwe fietsbrug (noord)                                                  236,00    m    €        219.888
                              Opbreken bestaand puinpad                                                                      2.474,00   m2    €          10,00    €              24.740
                              Nieuw asfalt rijbaan (zwart)                                                                   1.463,20   m2    €          55,00    €              80.476
                              Grondwerk o.b.v. profiel - leveren en verwerken                                                1.507,00   m3    €          50,00    €              75.350
                              Opbreken bestaand fietspad klinkers                                                               36,00   m2    €          15,00    €                 540
  100010                      Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                                227,50   m2    €          20,47    €               4.657
                              verplaatsen/verwijderen objecten)
                              Aanbrengen noordelijke aansluiting asfalt, incl. grondwerk                                       227,50   m2    €         150,00    €              34.125
                        Deeltracé 3B. Beek en Donk
  L20                      Lieshoutseweg - Fietstunnel Beek en Donk                                                            430,00    m    €      3.904.693
  410010                      Aanleggen fietstunnel - gesloten tunneldeel                                                       10,60    m    €      16.260,06    €            172.357
  410020                      Aanleggen fietstunnel - open tunneldeel                                                          400,00    m    €       9.330,84    €          3.732.336
                              Grondaankoop - landbouwgrond (zie vastgoedkosten)                                              7.000,00   m2    €               -   €                    -
  L21                      Orchideestraat - Verbreding fietsoversteek                                                           41,00    m    €         14.459
                              Opbreken middengeleider en nieuwe bandenlijn aanbrengen                                            1,00  EUR    €       5.000,00    €               5.000
  100010                      Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                                 61,50   m2    €          20,47    €               1.259
                              verplaatsen/verwijderen objecten)
                              Verbreden fietspad met 1,00 m                                                                     41,00    m    €         200,00    €               8.200
  L22                      Lieshoutseweg - Verbreding fietspad                                                                 415,00    m    €        134.948
  100010                      Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                              1.245,00   m2    €          20,47    €              25.485
                              verplaatsen/verwijderen objecten)
  220020                      Verbreden bestaand vrijliggend fietspad, van 2,50 m naar 4,50 m, kleur rood                      415,00    m    €         248,10    €            102.962
  510010                      Verleggen watergang (gem. ca. 0,75 m3 / m1)                                                      126,00    m    €          51,60    €               6.502
  L23                      Anjerstraat - Herinrichting naar fietsstraat                                                        305,00    m    €        104.072
  100010                      Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                                305,00   m2    €          20,47    €               6.243
                              verplaatsen/verwijderen objecten)
  310020                      Ombouwen bestaande rijbaan van elementen naar fietsstraat van asfalt, breed 4,00 m               305,00    m    €         188,29    €              57.428
                              Bijkomende kosten (herprofileren, nieuwe rabatstroken, kolken en                                 305,00    m    €         100,00    €              30.500
                              putafdekkingen aanpassen, e.d.)
                              Kappen bomen                                                                                      14,00    st   €         250,00    €               3.500
                              Verplaatsen lichtmasten                                                                            8,00    st   €         800,00    €               6.400
  L24                      Kerkstraat - Verbreding fietsoversteek                                                                1,00  EUR    €         50.000
                              Aanpassen oversteek                                                                                1,00  EUR    €      50.000,00    €              50.000
  L25                      Gemertseweg - Verbreding fietspad                                                                   115,00    m    €         35.594
  100010                      Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                                345,00   m2    €          20,47    €               7.062
                              verplaatsen/verwijderen objecten)
  220020                      Verbreden bestaand vrijliggend fietspad, van 2,50 m naar 4,50 m, kleur rood                      115,00    m    €         248,10    €              28.532
  L26                      Zuid-Willemsvaart - Nieuwe ongelijkvloerse kruising Zuid-Willemsvaart                                25,00    m    €               -
  420010                      Aanleggen nieuwe fietsbrug over kanaal, breed 4,50 m (3-delige overspanning)                         -     m    €      19.432,62    €                    -
                              Hellingbanen op kunstwerk                                                                            -     m    €      15.000,00    €                    -
                              Nieuwe fietsophaalbrug naast bestaande Beekse Brug (let op, hogere beheer en                     125,00   m2    €               -   €                    -
                              onderhoudskosten geen onderdeel van investeringskosten)
                              Kosten op 0 gezet, geen onderdeel van scope SFR op dit moment
                        Deeltracé 3C. N615/N272
                                                                                                Pagina 12 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>  Project: Snelfietsroute Gemert - Eindhoven - Projectnr: 1285639 - Opdr.gever: Gemeente Nuenen                                                                                   Prijspeil raming: 1-1-2024
  Versie raming: V03 - Status: Definitief - Opgesteld door: Edwin Maasdam                                                                                                        Datum raming: 16-10-2024
 Deelraming aan          Deelraming Deeltracé 3 - Laarbeek                                                                                                            Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000
      WAAR
Code                 Omschrijving post                                                                              Hoeveelheid              Eenheid                 Prijs                     Totaal
  L27                      Gemertseweg - Verbreding fietspad                                                                      818,00         m          €               362.515
  100010                       Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                                2.454,00         m2         €                 20,47    €              50.233
                               verplaatsen/verwijderen objecten)
  220020                       Verbreden bestaand vrijliggend fietspad, van 2,50 m naar 4,50 m, kleur rood                        818,00         m          €                248,10    €            202.946
  510020                       Verleggen watergang (gem. ca. 4,00 m3 / m1)                                                        460,00         m          €                128,99    €              59.335
                               Verlengen bestaande duiker met 1,50m, B = 4,00m                                                      1,00        EUR         €             50.000,00    €              50.000
  L28                      Gemertseweg - Herinrichting naar fietsstraat                                                           318,00         m          €               118.905
  100010                       Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                                  795,00         m2         €                 20,47    €              16.274
                               verplaatsen/verwijderen objecten)
  100020                       Herlagen deklaag asfaltverharding, dik 30 mm, kleur rood                                           636,00         m2         €                 26,23    €              16.682
                               Verbreden fietspad naar fietsstraat, incl. rammelstrook                                            318,00         m          €                250,00    €              79.500
  510020                       Verleggen watergang (gem. ca. 4,00 m3 / m1)                                                         50,00         m          €                128,99    €               6.450
  L29                      Gemertseweg - Verbreding fietspad                                                                      142,00         m          €                42.497
  100010                       Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                                  355,00         m2         €                 20,47    €               7.267
                               verplaatsen/verwijderen objecten)
  220020                       Verbreden bestaand vrijliggend fietspad, van 2,50 m naar 4,50 m, kleur rood                        142,00         m          €                248,10    €              35.230
  L30                      Broekdalerbaan (N279) - Optimaliseren bestaande fietstunnel - verbreden                                150,00         m          €                88.012
                           fietspad
  100010                       Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                                   25,00         m2         €                 20,47    €                 512
                               verplaatsen/verwijderen objecten)
                               Verbreden verharding fietspad, met 1,00 m                                                           50,00         m          €                250,00    €              12.500
                               Aanpassen wegprofiel in tunnels                                                                    150,00         m          €                500,00    €              75.000
  L31                      Gemertseweg - Verbreding fietspad                                                                      540,00         m          €                      -
                               Kosten niet geraamd, zijn onderdeel van project N272                                                 1,00        EUR         €                      -   €                    -
  L32                      Peeleindseweg - VRI geregelde fietsoversteek                                                             1,00        EUR         €                      -
                               Kosten niet geraamd, zijn onderdeel van project N272                                                 1,00        EUR         €                      -   €                    -
                        Stelposten
  LX1                      Laarbeek - Bebording                                                                                     1,00        EUR         €             58.120,00
  810010                       Kosten aanleg/aanpassing bewegwijzering                                                              5,81         km         €             10.000,00    €              58.120
  LX2                      Laarbeek - Verlichting                                                                                   1,00        EUR         €             86.790,00
  810020                       Kosten aanleg/aanpassing verlichting (o.b.v. 1 st per 25 m langs nieuw fietspad)                    24,00          st        €              1.800,00    €              43.200
  810030                       Overige kleine aanpassingen verlichting                                                              5,81         km         €              7.500,00    €              43.590
                      Benoemde directe bouwkosten                                                                                                                                      €          6.756.144
  00-NTDBK               Nader te detailleren bouwkosten (%)                                                                       15,0%        van         €          6.756.143,84 €             1.013.422
                      Directe bouwkosten                                                                                                                                               €          7.769.565
  00-IBKEK99             Overige eenmalige kosten (%)                                                                               2,0%        van         €          7.769.565,41 €               155.391
  00-IBKABK99            Overige algemene bouwplaatskosten (%)                                                                      5,0%        van         €          7.769.565,41 €               388.478
  00-IBKUK               Uitvoeringskosten (%)                                                                                      8,0%        van         €          7.769.565,41 €               621.565
  00-IBKPM               Projectmanagementkosten (%)                                                                                5,0%        van         €          7.769.565,41 €               388.478
  00-IBKAK1              Algemene kosten (%)                                                                                       10,0%        van         €          9.323.478,49 €               932.348
  00-IBKW1               Winst (%)                                                                                                  2,0%        van         €        10.255.826,34     €            205.117
  00-IBKR1               Risico (%)                                                                                                 2,0%        van         €        10.255.826,34     €            205.117
                      Indirecte bouwkosten                                                                                         37,3% t.o.v. directe bouwkosten                     €          2.896.494
                      Voorziene bouwkosten                                                                                                                                             €         10.666.059
  00-NBORBK              Niet benoemd risico bouwkosten (%)                                                                        10,0%        van         €        10.666.059,40     €          1.066.606
                      Risicoreservering bouwkosten                                                                                 10,0% t.o.v. voorziene bouwkosten                   €          1.066.606
                      Bouwkosten Deelraming Deeltracé 3 - Laarbeek                                                                                                                     €         11.732.665
  00-BDEK1               Engineeringskosten (%)                                                                                    20,0%        van         €        10.666.059,40     €          2.133.212
                      Benoemde directe engineeringskosten                                                                                                                              €          2.133.212
                      Directe engineeringskosten                                                                                   20,0% t.o.v. voorziene bouwkosten                   €          2.133.212
                      Voorziene engineeringskosten                                                                                                                                     €          2.133.212
                      Engineeringskosten Deelraming Deeltracé 3 - Laarbeek                                                                                                             €          2.133.212
  L20                      Lieshoutseweg - Fietstunnel Beek en Donk                                                                 1,00        EUR         €             52.500,00
  00-VK1                 Aankoop landbouw-/natuurgronden                                                                        7.000,00         m2         €                  7,50    €              52.500
                      Benoemde directe vastgoedkosten                                                                                                                                  €              52.500
  00-NTDVK               Nader te detailleren vastgoedkosten (%)                                                                    5,0%        van         €             52.500,00    €               2.625
                      Directe vastgoedkosten                                                                                                                                           €              55.125
  00-VK30                Overdrachtsbelasting (%)                                                                                   8,0%        van         €             55.125,00    €               4.410
                      Indirecte vastgoedkosten                                                                                      8,0% t.o.v. directe vastgoedkosten                 €               4.410
                      Voorziene vastgoedkosten                                                                                                                                         €              59.535
                      Vastgoedkosten Deelraming Deeltracé 3 - Laarbeek                                                                                                                 €              59.535
  00-DOBK010             (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d.                     2,00%        van         €        10.666.059,40     €            213.321
  00-DOBK015             Verzekeringspremies                                                                                       0,50%        van         €        10.666.059,40     €              53.330
  00-DOBK020             Nadeelcompensatieregeling kabels & leidingen                                                              2,50%        van         €        10.666.059,40     €            266.651
  00-DOBK025             Communicatie- en voorlichtingskosten                                                                      0,25%        van         €        10.666.059,40     €              26.665
  00-DOBK040             Kosten archeologie                                                                                        1,00%        van         €        10.666.059,40     €            106.661
  00-DOBK055             Ruimen niet gesprongen explosieven                                                                        1,00%        van         €        10.666.059,40     €            106.661
                      Benoemde directe overige bijkomende kosten                                                                                                                       €            773.289
                      Directe overige bijkomende kosten                                                                             7,3% t.o.v. voorziene bouwkosten                   €            773.289
                      Voorziene overige bijkomende kosten                                                                                                                              €            773.289
                      Overige bijkomende kosten Deelraming Deeltracé 3 - Laarbeek                                                                                                      €            773.289
                                                                                                   Pagina 13 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>  Project: Snelfietsroute Gemert - Eindhoven - Projectnr: 1285639 - Opdr.gever: Gemeente Nuenen                                                             Prijspeil raming: 1-1-2024
  Versie raming: V03 - Status: Definitief - Opgesteld door: Edwin Maasdam                                                                                 Datum raming: 16-10-2024
 Deelraming aan          Deelraming Deeltracé 3 - Laarbeek                                                                                       Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000
     WAAR
Code                 Omschrijving post                                                                              Hoeveelheid       Eenheid   Prijs                    Totaal
                      Investeringskosten Deelraming Deeltracé 3 - Laarbeek exclusief BTW                                                                         €          14.698.702
                         BTW (%)                                                                                                20,2%   van   € 14.698.701,52    €           2.974.734
                      Investeringskosten Deelraming Deeltracé 3 - Laarbeek inclusief BTW                                                                         €          17.673.435
                               Investeringskosten Deelraming Deeltracé 3 - Laarbeek exclusief BTW (contante waarde)                                              €         14.698.702
                               Investeringskosten Deelraming Deeltracé 3 - Laarbeek inclusief BTW (contante waarde)                                              €         17.673.435
                                                                                                Pagina 14 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>  Project: Snelfietsroute Gemert - Eindhoven - Projectnr: 1285639 - Opdr.gever: Gemeente Nuenen                                                               Prijspeil raming: 1-1-2024
  Versie raming: V03 - Status: Definitief - Opgesteld door: Edwin Maasdam                                                                                    Datum raming: 16-10-2024
 Deelraming aan          Deelraming Deeltracé 2 - Nuenen                                                                                          Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000
     WAAR
Code                 Omschrijving post                                                                            Hoeveelheid          Eenheid   Prijs                     Totaal
                        Investeringskosten:
                     Deeltracé 2 - Nuenen
                        Deeltracé 2A. (Nuenen West)
  N1                       Opwettenseweg - Herinrichting Opwettenseweg                                                          750,00    m    €        326.355
  310010                      Ombouwen bestaande rijbaan van asfalt naar fietsstraat, breed t/m 6,90 m                          750,00    m    €         261,14    €            195.855
                              Sanering verontreinigde funderingslaag                                                            750,00   m2    €         150,00    €            112.500
                              Opbreken bestaande fietspaden                                                                   1.200,00   m2    €          15,00    €              18.000
  N2                       Opwettenseweg - Herinrichting Opwettenseweg                                                          673,00    m    €        175.747
  310010                      Ombouwen bestaande rijbaan van asfalt naar fietsstraat, breed t/m 6,90 m                          673,00    m    €         261,14    €            175.747
  N3                       Geldropsedijk - Aansluiting op Europalaan                                                             70,00    m    €         21.195
  100010                      Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                                 105,00   m2    €          20,47    €               2.149
                              verplaatsen/verwijderen objecten)
  100020                      Herlagen deklaag asfaltverharding, dik 30 mm, kleur rood                                          175,00   m2    €          26,23    €               4.590
                              Verbreden 1,50m (asfalt)                                                                          105,00   m2    €          75,00    €               7.875
                              Opbreken trottoir 2,20m                                                                           154,00   m2    €          10,00    €               1.540
                              Aanleggen trottoir 1,80m                                                                          126,00   m2    €          40,00    €               5.040
  N4                       Europalaan - Optimaliseren fietsoversteek                                                             27,00    m    €         10.073
  100010                      Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                                  27,00   m2    €          20,47    €                 553
                              verplaatsen/verwijderen objecten)
  220010                      Verbreden bestaand vrijliggend fietspad, van 3,50 m naar 4,00 m, kleur rood                        27,00    m    €         152,61    €               4.120
                              Aanbrengen rammelstrook 35m2                                                                       27,00   m2    €          75,00    €               2.025
                              Aanbrengen middengeleider B = 0,5m                                                                 13,50   m2    €         250,00    €               3.375
  N5                       Parallelweg Europalaan - Handhaven bestaande inrichting                                              282,00    m    €               -
                              Handhaven bestaande inrichting                                                                    282,00    m    €               -   €                    -
  N6                       Parallelweg Europalaan - Optimaliseren fietsoversteek                                                 18,00    m    €         15.000
                              Aanpassen oversteek Vallestap                                                                       1,00  EUR    €      15.000,00    €              15.000
  N7                       Stremkespad - Handhaven bestaand fietspad                                                            284,00    m    €               -
                              Handhaven bestaande inrichting                                                                    284,00    m    €               -   €                    -
                        Deeltracé 2B. (Nuenen Bundelroutes BiBeKo)
  N8                       Europalaan - Optimaliseren fietstunnel Europalaan                                                    120,00    m    €         50.000
                              Aanpassen indeling verharding in tunnel                                                             1,00  EUR    €      50.000,00    €              50.000
  N9                       Europalaan - Handhaven bestaand fietspad                                                             450,00    m    €               -
                              Geen kosten
  N10                      Vincent van Goghstraat - Realiseren ongelijkvloerse oversteek Vincent van                            195,00    m    €      1.937.311
                           Goghstraat (fietstunnel)
  410010                      Aanleggen fietstunnel - gesloten tunneldeel                                                        17,00    m    €      16.260,06    €            276.421
  410020                      Aanleggen fietstunnel - open tunneldeel                                                           178,00    m    €       9.330,84    €          1.660.890
  N11                      Smits van Oyenlaan (BiBeKo) - Verbreden bestaand fietspad                                            170,00    m    €         40.656
  100010                      Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                                  85,00   m2    €          20,47    €               1.740
                              verplaatsen/verwijderen objecten)
                              Verbreden bestaand vrijliggend fietspad, van 3,00 m naar 4,00 m, kleur rood                       170,00    m    €         228,92    €              38.916
  N12                      Hopveld - Herinrichting tot fietsstraat                                                               75,00    m    €         19.586
  310010                      Ombouwen bestaande rijbaan van asfalt naar fietsstraat, breed t/m 6,90 m                           75,00    m    €         261,14    €              19.586
  N13                      Beekstraat - Oversteek optimaliseren                                                                  13,00    m    €          6.395
  310010                      Ombouwen bestaande rijbaan van asfalt naar fietsstraat, breed t/m 6,90 m                           13,00    m    €         261,14    €               3.395
                              Aanbrengen markering                                                                                1,00  EUR    €         500,00    €                 500
                              Verhogen oversteek i.v.m. plateau                                                                   1,00  EUR    €       2.500,00    €               2.500
  N14                      Alfons Blommelaan - Herinrichting tot fietsstraat                                                    357,00    m    €         93.227
  310010                      Ombouwen bestaande rijbaan van asfalt naar fietsstraat, breed t/m 6,90 m                          357,00    m    €         261,14    €              93.227
  N15                      Smits van Oyenlaan (BiBeKo) - Nieuw fietspad parallel aan Smits van                                  245,00    m    €        366.638
                           Oyenlaan realiseren ter hoogte van noordelijke komgrens Nuenen
  100010                      Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                                 980,00   m2    €          20,47    €              20.061
                              verplaatsen/verwijderen objecten)
  210010                      Aanleggen nieuw vrijliggend fietspad, breed 4,00 m, kleur rood                                    245,00    m    €         256,44    €              62.828
                              Grondkering, hoog 3,00 m                                                                          245,00    m    €         750,00    €            183.750
                              Verbreden duiker                                                                                    1,00    st   €     100.000,00 €               100.000
                        Deeltracé 2C. (Nuenen Bundelroutes Gerwen)
  N16                      Smits van Oyenlaan (BuBeKo) - Realiseren van nieuw fietspad parallel aan SvO                         700,00    m    €        236.824
  100010                      Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                               2.800,00   m2    €          20,47    €              57.316
                              verplaatsen/verwijderen objecten)
  210010                      Aanleggen nieuw vrijliggend fietspad, breed 4,00 m, kleur rood                                    700,00    m    €         256,44    €            179.508
                              Grondaankoop - bouwgrond (zie vastgoedkosten)                                                   2.169,00   m2    €               -   €                    -
                              Grondaankoop - landbouwgrond (zie vastgoedkosten)                                               6.662,00   m2    €               -   €                    -
  N17                      Fietsoversteek Laan van Gherwin - VRI geregelde fietsoversteek                                        20,00    m    €         30.000
                              Aanleg fietsoversteek, incl. meerkosten voor fietsvoorzieningen van VRI. Kosten                     1,00  EUR    €      30.000,00    €              30.000
                              aanleg VRI is reeds onderdeel van Bundelroutes Nuenen
  N18                      De Polder - Herinrichting van de Polder tot fietsstraat                                              288,00    m    €        159.425
                                                                                                 Pagina 15 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>  Project: Snelfietsroute Gemert - Eindhoven - Projectnr: 1285639 - Opdr.gever: Gemeente Nuenen                                                                                   Prijspeil raming: 1-1-2024
  Versie raming: V03 - Status: Definitief - Opgesteld door: Edwin Maasdam                                                                                                        Datum raming: 16-10-2024
 Deelraming aan          Deelraming Deeltracé 2 - Nuenen                                                                                                              Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000
      WAAR
Code                 Omschrijving post                                                                              Hoeveelheid              Eenheid                 Prijs                     Totaal
  100010                       Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                                1.152,00         m2         €                 20,47    €              23.581
                               verplaatsen/verwijderen objecten)
  320010                       Aanleggen nieuwe fietsstraat, breed 5,40 m                                                         288,00         m          €                471,68    €             135.844
  N19                      Ter Warden - Herinrichting van Ter Warden tot fietsstraat                                              420,00         m          €               109.679
  310010                       Ombouwen bestaande rijbaan van asfalt naar fietsstraat, breed t/m 6,90 m                           420,00         m          €                261,14    €             109.679
  N20                      Moorvensedijk - Optimaliseren aansluiting fietsoversteek                                                 1,00        EUR         €              5.000,00
                               Optimaliseren aansluiting oversteek                                                                  1,00        EUR         €              2.500,00    €               2.500
                               Aanbrengen middengeleider                                                                            1,00        EUR         €              2.500,00    €               2.500
  N21                      Lieshoutseweg - Kantmarkering aanbrengen                                                               290,00         m          €              1.740,00
                               Aanbrengen kantmarkering, ononderbroken, breed 0,05 m                                              580,00         m          €                  3,00    €               1.740
  N22                      Lieshoutseweg - Herinrichting fietskruispunt                                                            75,00         m          €             28.164,00
  100010                       Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                                  300,00         m2         €                 20,47    €               6.141
                               verplaatsen/verwijderen objecten)
                               Opbreken bestaand fietspad                                                                         186,00         m2         €                 15,00    €               2.790
  210010                       Aanleggen nieuw vrijliggend fietspad, breed 4,00 m, kleur rood                                      75,00         m          €                256,44    €              19.233
  N23                      Lieshoutseweg - Kantmarkering aanbrengen                                                               960,00         m          €              5.760,00
                               Aanbrengen kantmarkering, ononderbroken, breed 0,05 m                                            1.920,00         m          €                  3,00    €               5.760
                        Stelposten
  NX1                      Nuenen - Bebording                                                                                       1,00        EUR         €             64.640,00
  810010                       Kosten aanleg/aanpassing bewegwijzering                                                              6,46         km         €             10.000,00    €              64.640
  NX2                      Nuenen - Verlichting                                                                                     1,00        EUR         €            143.880,00
  810020                       Kosten aanleg/aanpassing verlichting (o.b.v. 1 st per 25 m langs nieuw fietspad)                    53,00          st        €              1.800,00    €              95.400
  810030                       Overige kleine aanpassingen verlichting                                                              6,46         km         €              7.500,00    €              48.480
                      Benoemde directe bouwkosten                                                                                                                                      €           3.847.294
  00-NTDBK               Nader te detailleren bouwkosten (%)                                                                       15,0%        van         €          3.847.293,80 €                577.094
                      Directe bouwkosten                                                                                                                                               €           4.424.388
  00-IBKEK99             Overige eenmalige kosten (%)                                                                               2,0%        van         €          4.424.387,87 €                 88.488
  00-IBKABK99            Overige algemene bouwplaatskosten (%)                                                                      5,0%        van         €          4.424.387,87 €                221.219
  00-IBKUK               Uitvoeringskosten (%)                                                                                      8,0%        van         €          4.424.387,87 €                353.951
  00-IBKPM               Projectmanagementkosten (%)                                                                                5,0%        van         €          4.424.387,87 €                221.219
  00-IBKAK1              Algemene kosten (%)                                                                                       10,0%        van         €          5.309.265,44 €                530.927
  00-IBKW1               Winst (%)                                                                                                  2,0%        van         €          5.840.191,99 €                116.804
  00-IBKR1               Risico (%)                                                                                                 2,0%        van         €          5.840.191,99 €                116.804
                      Indirecte bouwkosten                                                                                         37,3% t.o.v. directe bouwkosten                     €           1.649.412
                      Voorziene bouwkosten                                                                                                                                             €           6.073.800
  00-NBORBK              Niet benoemd risico bouwkosten (%)                                                                        10,0%        van         €          6.073.799,67 €                607.380
                      Risicoreservering bouwkosten                                                                                 10,0% t.o.v. voorziene bouwkosten                   €             607.380
                      Bouwkosten Deelraming Deeltracé 2 - Nuenen                                                                                                                       €           6.681.180
  00-BDEK1               Engineeringskosten (%)                                                                                    20,0%        van         €          6.073.799,67 €              1.214.760
                      Benoemde directe engineeringskosten                                                                                                                              €           1.214.760
                      Directe engineeringskosten                                                                                   20,0% t.o.v. voorziene bouwkosten                   €           1.214.760
                      Voorziene engineeringskosten                                                                                                                                     €           1.214.760
                      Engineeringskosten Deelraming Deeltracé 2 - Nuenen                                                                                                               €           1.214.760
  N15                   Smits van Oyenlaan (BuBeKo) - Realiseren van nieuw fietspad parallel aan SvO                                1,00        EUR         €            650.700,00
  00-VK2                 Aankoop particuliere / bedrijfsbouwgrond                                                               2.169,00         m2         €                300,00    €             650.700
                      Benoemde directe vastgoedkosten                                                                                                                                  €             650.700
  00-NTDVK               Nader te detailleren vastgoedkosten (%)                                                                    5,0%        van         €            650.700,00 €                 32.535
                      Directe vastgoedkosten                                                                                                                                           €             683.235
  00-VK30                Overdrachtsbelasting (%)                                                                                   8,0%        van         €            683.235,00 €                 54.659
                      Indirecte vastgoedkosten                                                                                      8,0% t.o.v. directe vastgoedkosten                 €              54.659
                      Voorziene vastgoedkosten                                                                                                                                         €             737.894
                      Vastgoedkosten Deelraming Deeltracé 2 - Nuenen                                                                                                                   €             737.894
  00-DOBK010             (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d.                     2,00%        van         €          6.073.799,67 €                121.476
  00-DOBK015             Verzekeringspremies                                                                                       0,50%        van         €          6.073.799,67 €                 30.369
  00-DOBK020             Nadeelcompensatieregeling kabels & leidingen                                                              2,50%        van         €          6.073.799,67 €                151.845
  00-DOBK025             Communicatie- en voorlichtingskosten                                                                      0,25%        van         €          6.073.799,67 €                 15.184
  00-DOBK040             Kosten archeologie                                                                                        1,00%        van         €          6.073.799,67 €                 60.738
  00-DOBK055             Ruimen niet gesprongen explosieven                                                                        1,00%        van         €          6.073.799,67 €                 60.738
                      Benoemde directe overige bijkomende kosten                                                                                                                       €             440.350
                      Directe overige bijkomende kosten                                                                             7,3% t.o.v. voorziene bouwkosten                   €             440.350
                      Voorziene overige bijkomende kosten                                                                                                                              €             440.350
                      Overige bijkomende kosten Deelraming Deeltracé 2 - Nuenen                                                                                                        €             440.350
                      Investeringskosten Deelraming Deeltracé 2 - Nuenen exclusief BTW                                                                                                 €           9.074.184
                         BTW (%)                                                                                                   20,3%        van         €          9.074.183,84 €              1.841.804
                      Investeringskosten Deelraming Deeltracé 2 - Nuenen inclusief BTW                                                                                                 €          10.915.988
                                Investeringskosten Deelraming Deeltracé 2 - Nuenen exclusief BTW (contante waarde)                                                                     €           9.074.184
                                Investeringskosten Deelraming Deeltracé 2 - Nuenen inclusief BTW (contante waarde)                                                                     €         10.915.988
                                                                                                   Pagina 16 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>  Project: Snelfietsroute Gemert - Eindhoven - Projectnr: 1285639 - Opdr.gever: Gemeente Nuenen                                                                                  Prijspeil raming: 1-1-2024
  Versie raming: V03 - Status: Definitief - Opgesteld door: Edwin Maasdam                                                                                                       Datum raming: 16-10-2024
 Deelraming aan          Deelraming Deeltracé - Nad. stu. Laarbeek                                                                                                   Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000
      WAAR
Code                 Omschrijving post                                                                              Hoeveelheid              Eenheid                Prijs                     Totaal
                        Investeringskosten:
                     Deeltracé Nadere studie Laarbeek - geen onderdeel van totaaloptelling
  L8                       Lange Dreven - Verbreding fietspad                                                                     875,00         m          €              261.866
  100010                       Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                                2.187,50         m2         €                20,47    €              44.778
                               verplaatsen/verwijderen objecten)
  220020                       Verbreden bestaand vrijliggend fietspad, van 2,50 m naar 4,50 m, kleur rood                        875,00         m          €               248,10    €            217.088
  L9                       Lange Dreven - Verbinding Provinciale weg                                                              110,00         m          €               15.400
                               Herstraten elementenverharding 4,00 m                                                              440,00         m2         €                35,00    €              15.400
  L10                      Lange Dreven - Onderdoorgang Bavariabrug                                                               285,00         m          €              359.977
  100010                       Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                                2.850,00         m2         €                20,47    €              58.340
                               verplaatsen/verwijderen objecten)
  210020                       Aanleggen nieuw vrijliggend fietspad, breed 4,50 m, kleur rood                                     285,00         m          €               285,57    €              81.387
                               Grondwerk o.b.v. profiel                                                                           285,00         m3         €               250,00    €              71.250
                               Plaatsen grondkerende constructie H gem. 1,25 m                                                    220,00         m          €               450,00    €              99.000
                               Verhogen beschoeiing/damwand kanaal, ca. 1,60 m                                                     50,00         m          €             1.000,00    €              50.000
  L11                      Wilhelminaweg - Verbreding fietspad                                                                  1.020,00         m          €              305.261
  100010                       Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                                2.550,00         m2         €                20,47    €              52.199
                               verplaatsen/verwijderen objecten)
  220020                       Verbreden bestaand vrijliggend fietspad, van 2,50 m naar 4,50 m, kleur rood                      1.020,00         m          €               248,10    €            253.062
  L12                      Opstal - Herinrichting kruispunt                                                                         1,00        EUR         €                3.696
                               Opbreken asfalt fietspad                                                                            34,00         m2         €                10,00    €                 340
  100020                       Herlagen deklaag asfaltverharding, dik 30 mm, kleur rood                                            76,00         m2         €                26,23    €               1.993
  100030                       Herlagen deklaag asfaltverharding, dik 30 mm, kleur zwart                                           85,00         m2         €                16,03    €               1.363
  L13                      Laarbrug - Handhaven bestaande brug                                                                     35,00         m          €                     -
                               Geen kosten
  L14                      Wilhelminaweg - Herinrichting kruispunt                                                                  1,00        EUR         €                3.785
                               Opbreken asfalt fietspad                                                                            32,00         m2         €                10,00    €                 320
  100020                       Herlagen deklaag asfaltverharding, dik 30 mm, kleur rood                                            82,00         m2         €                26,23    €               2.151
  100030                       Herlagen deklaag asfaltverharding, dik 30 mm, kleur zwart                                           82,00         m2         €                16,03    €               1.314
  L15                      Wilhelminaweg - Herinrichting naar fietspad                                                            100,00         m          €               13.597
                               Opbreken molgoot 0,60 m                                                                             60,00         m2         €                10,00    €                 600
                               Opbreken asfalt rijbaan                                                                            167,00         m2         €                15,00    €               2.505
  100020                       Herlagen deklaag asfaltverharding, dik 30 mm, kleur rood                                           400,00         m2         €                26,23    €              10.492
  L16                      Het Laar - Herinrichting naar fietsstraat                                                              371,00         m          €               99.109
                               Opbreken molgoot 0,60 m                                                                            222,60         m2         €                10,00    €               2.226
  310010                       Ombouwen bestaande rijbaan van asfalt naar fietsstraat, breed t/m 6,90 m                           371,00         m          €               261,14    €              96.883
  L17                      Het Laar - Herinrichting kruispunt                                                                       1,00        EUR         €                4.738
  100020                       Herlagen deklaag asfaltverharding, dik 30 mm, kleur rood                                           103,00         m2         €                26,23    €               2.702
  100030                       Herlagen deklaag asfaltverharding, dik 30 mm, kleur zwart                                          127,00         m2         €                16,03    €               2.036
  L18                      Het Laar - Herinrichting naar fietsstraat                                                              149,00         m          €               38.910
  310010                       Ombouwen bestaande rijbaan van asfalt naar fietsstraat, breed t/m 6,90 m                           149,00         m          €               261,14    €              38.910
  L19                      Lieshoutseweg - Verbreding fietspad                                                                    350,00         m          €              122.806
  100010                       Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                                  875,00         m2         €                20,47    €              17.911
                               verplaatsen/verwijderen objecten)
  220020                       Verbreden bestaand vrijliggend fietspad, van 2,50 m naar 4,50 m, kleur rood                        350,00         m          €               248,10    €              86.835
  510010                       Verleggen watergang (gem. ca. 0,75 m3 / m1)                                                        350,00         m          €                51,60    €              18.060
                        Stelposten binnen Nadere studie Laarbeek
  LX3                      Laarbeek - Bebording                                                                                     1,00        EUR         €            32.950,00
  810010                       Kosten aanleg/aanpassing bewegwijzering                                                              3,30         km         €            10.000,00    €              32.950
  LX4                      Laarbeek - Verlichting                                                                                   1,00        EUR         €            46.312,50
  810020                       Kosten aanleg/aanpassing verlichting (o.b.v. 1 st per 25 m langs nieuw fietspad)                    12,00          st        €             1.800,00    €              21.600
  810030                       Overige kleine aanpassingen verlichting                                                              3,30         km         €             7.500,00    €              24.713
                      Benoemde directe bouwkosten                                                                                                                                     €          1.308.406
  00-NTDBK               Nader te detailleren bouwkosten (%)                                                                       15,0%        van         €        1.308.406,48 €                196.261
                      Directe bouwkosten                                                                                                                                              €          1.504.667
  00-IBKEK99             Overige eenmalige kosten (%)                                                                               2,0%        van         €        1.504.667,45 €                  30.093
  00-IBKABK99            Overige algemene bouwplaatskosten (%)                                                                      5,0%        van         €        1.504.667,45 €                  75.233
  00-IBKUK               Uitvoeringskosten (%)                                                                                      8,0%        van         €        1.504.667,45 €                120.373
  00-IBKPM               Projectmanagementkosten (%)                                                                                5,0%        van         €        1.504.667,45 €                  75.233
  00-IBKAK1              Algemene kosten (%)                                                                                       10,0%        van         €        1.805.600,94 €                180.560
  00-IBKW1               Winst (%)                                                                                                  2,0%        van         €        1.986.161,03 €                  39.723
  00-IBKR1               Risico (%)                                                                                                 2,0%        van         €        1.986.161,03 €                  39.723
                      Indirecte bouwkosten                                                                                         37,3% t.o.v. directe bouwkosten                    €            560.940
                      Voorziene bouwkosten                                                                                                                                            €          2.065.607
  00-NBORBK              Niet benoemd risico bouwkosten (%)                                                                        10,0%        van         €        2.065.607,47 €                206.561
                      Risicoreservering bouwkosten                                                                                 10,0% t.o.v. voorziene bouwkosten                  €            206.561
                      Bouwkosten Deelraming Deeltracé - Nad. stu. Laarbeek                                                                                                            €          2.272.168
                                                                                                   Pagina 17 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>  Project: Snelfietsroute Gemert - Eindhoven - Projectnr: 1285639 - Opdr.gever: Gemeente Nuenen                                                                                 Prijspeil raming: 1-1-2024
  Versie raming: V03 - Status: Definitief - Opgesteld door: Edwin Maasdam                                                                                                     Datum raming: 16-10-2024
 Deelraming aan          Deelraming Deeltracé - Nad. stu. Laarbeek                                                                                                   Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000
     WAAR
Code                 Omschrijving post                                                                                 Hoeveelheid           Eenheid                Prijs                    Totaal
  00-BDEK1               Engineeringskosten (%)                                                                                    20,0%        van        €         2.065.607,47 €               413.121
                      Benoemde directe engineeringskosten                                                                                                                            €            413.121
                      Directe engineeringskosten                                                                                   20,0% t.o.v. voorziene bouwkosten                 €            413.121
                      Voorziene engineeringskosten                                                                                                                                   €            413.121
                      Engineeringskosten Deelraming Deeltracé - Nad. stu. Laarbeek                                                                                                   €            413.121
  00-DOBK010             (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d.                     2,00%        van        €         2.065.607,47 €                 41.312
  00-DOBK015             Verzekeringspremies                                                                                       0,50%        van        €         2.065.607,47 €                 10.328
  00-DOBK020             Nadeelcompensatieregeling kabels & leidingen                                                              2,50%        van        €         2.065.607,47 €                 51.640
  00-DOBK025             Communicatie- en voorlichtingskosten                                                                      0,25%        van        €         2.065.607,47 €                  5.164
  00-DOBK040             Kosten archeologie                                                                                        1,00%        van        €         2.065.607,47 €                 20.656
  00-DOBK055             Ruimen niet gesprongen explosieven                                                                        1,00%        van        €         2.065.607,47 €                 20.656
                      Benoemde directe overige bijkomende kosten                                                                                                                     €            149.757
                      Directe overige bijkomende kosten                                                                             7,3% t.o.v. voorziene bouwkosten                 €            149.757
                      Voorziene overige bijkomende kosten                                                                                                                            €            149.757
                      Overige bijkomende kosten Deelraming Deeltracé - Nad. stu. Laarbeek                                                                                            €            149.757
                      Investeringskosten Deelraming Deeltracé - Nad. stu. Laarbeek exclusief BTW                                                                                     €          2.835.046
                         BTW (%)                                                                                                   20,2%        van        €         2.835.046,25 €               573.671
                      Investeringskosten Deelraming Deeltracé - Nad. stu. Laarbeek inclusief BTW                                                                                     €          3.408.717
                               Investeringskosten Deelraming Deeltracé - Nad. stu. Laarbeek exclusief BTW (contante waarde)                                                          €          2.835.046
                               Investeringskosten Deelraming Deeltracé - Nad. stu. Laarbeek inclusief BTW (contante waarde)                                                          €          3.408.717
                                                                                                 Pagina 18 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>  Project: Snelfietsroute Gemert - Eindhoven - Projectnr: 1285639 - Opdr.gever: Gemeente Nuenen                                                                                   Prijspeil raming: 1-1-2024
  Versie raming: V03 - Status: Definitief - Opgesteld door: Edwin Maasdam                                                                                                        Datum raming: 16-10-2024
 Deelraming aan          Deelraming Deeltracé 4 - Gemert-Bakel                                                                                                        Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000
      WAAR
Code                 Omschrijving post                                                                                 Hoeveelheid            Eenheid                Prijs                     Totaal
                        Investeringskosten:
                     Deeltracé 4 - Gemert - Bakel
                        Deeltracé 4. Gemert
  G1                       Beeksedijk - Verbreding fietspad                                                                        735,00         m          €                     -
                               Kosten niet geraamd, zijn onderdeel van project N272                                                  1,00        EUR         €                     -   €                    -
  G2                       West-Om - Gelijkvloerse oversteek VRI-kruising West-Om                                                  237,00         m          €                     -
                               Kosten niet geraamd, zijn onderdeel van project N272                                                  1,00        EUR         €                     -   €                    -
  G3                       Broekstraat - Herinrichting tot fietsstraat                                                              86,00         m          €               33.073
  310020                       Ombouwen bestaande rijbaan van elementen naar fietsstraat van asfalt, breed                          86,00         m          €               188,29    €              16.193
                               4,00 m
                               Verbreden rijbaan met 0,50 m                                                                         86,00         m          €                80,00    €               6.880
                               Bijkomende kosten aanpassing bestaande asfaltstukken en kantopsluitingen                              1,00        EUR         €            10.000,00    €              10.000
                        Stelposten
  GX1                      Gemert-Bakel - Bebording                                                                                  1,00        EUR         €            10.580,00
  810010                       Kosten aanleg/aanpassing bewegwijzering                                                               1,06         km         €            10.000,00    €              10.580
  GX2                      Gemert-Bakel - Verlichting                                                                                1,00        EUR         €             7.935,00
  810020                       Kosten aanleg/aanpassing verlichting (o.b.v. 1 st per 25 m langs nieuw fietspad)                        -           st        €             1.800,00    €                    -
  810030                       Overige kleine aanpassingen verlichting                                                               1,06         km         €             7.500,00    €               7.935
                      Benoemde directe bouwkosten                                                                                                                                      €              51.588
  00-NTDBK               Nader te detailleren bouwkosten (%)                                                                        15,0%        van         €            51.587,94    €               7.738
                      Directe bouwkosten                                                                                                                                               €              59.326
  00-IBKEK99             Overige eenmalige kosten (%)                                                                                2,0%        van         €            59.326,13    €               1.187
  00-IBKABK99            Overige algemene bouwplaatskosten (%)                                                                       5,0%        van         €            59.326,13    €               2.966
  00-IBKUK               Uitvoeringskosten (%)                                                                                       8,0%        van         €            59.326,13    €               4.746
  00-IBKPM               Projectmanagementkosten (%)                                                                                 5,0%        van         €            59.326,13    €               2.966
  00-IBKAK1              Algemene kosten (%)                                                                                        10,0%        van         €            71.191,36    €               7.119
  00-IBKW1               Winst (%)                                                                                                   2,0%        van         €            78.310,49    €               1.566
  00-IBKR1               Risico (%)                                                                                                  2,0%        van         €            78.310,49    €               1.566
                      Indirecte bouwkosten                                                                                          37,3% t.o.v. directe bouwkosten                    €              22.117
                      Voorziene bouwkosten                                                                                                                                             €              81.443
  00-NBORBK              Niet benoemd risico bouwkosten (%)                                                                         10,0%        van         €            81.442,91    €               8.144
                      Risicoreservering bouwkosten                                                                                  10,0% t.o.v. voorziene bouwkosten                  €               8.144
                      Bouwkosten Deelraming Deeltracé 4 - Gemert-Bakel                                                                                                                 €              89.587
  00-BDEK1               Engineeringskosten (%)                                                                                     20,0%        van         €            81.442,91    €              16.289
                      Benoemde directe engineeringskosten                                                                                                                              €              16.289
                      Directe engineeringskosten                                                                                    20,0% t.o.v. voorziene bouwkosten                  €              16.289
                      Voorziene engineeringskosten                                                                                                                                     €              16.289
                      Engineeringskosten Deelraming Deeltracé 4 - Gemert-Bakel                                                                                                         €              16.289
  00-DOBK010             (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d.                      2,00%        van         €            81.442,91    €               1.629
  00-DOBK015             Verzekeringspremies                                                                                        0,50%        van         €            81.442,91    €                 407
  00-DOBK020             Nadeelcompensatieregeling kabels & leidingen                                                               2,50%        van         €            81.442,91    €               2.036
  00-DOBK025             Communicatie- en voorlichtingskosten                                                                       0,25%        van         €            81.442,91    €                 204
  00-DOBK040             Kosten archeologie                                                                                         1,00%        van         €            81.442,91    €                 814
  00-DOBK055             Ruimen niet gesprongen explosieven                                                                         1,00%        van         €            81.442,91    €                 814
                      Benoemde directe overige bijkomende kosten                                                                                                                       €               5.905
                      Directe overige bijkomende kosten                                                                              7,3% t.o.v. voorziene bouwkosten                  €               5.905
                      Voorziene overige bijkomende kosten                                                                                                                              €               5.905
                      Overige bijkomende kosten Deelraming Deeltracé 4 - Gemert-Bakel                                                                                                  €               5.905
                      Investeringskosten Deelraming Deeltracé 4 - Gemert-Bakel exclusief BTW                                                                                           €            111.780
                         BTW (%)                                                                                                    20,2%        van         €           111.780,40 €                 22.619
                      Investeringskosten Deelraming Deeltracé 4 - Gemert-Bakel inclusief BTW                                                                                           €            134.399
                                Investeringskosten Deelraming Deeltracé 4 - Gemert-Bakel exclusief BTW (contante waarde)                                                               €            111.780
                                Investeringskosten Deelraming Deeltracé 4 - Gemert-Bakel inclusief BTW (contante waarde)                                                               €            134.399
                                                                                                   Pagina 19 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre> Project: Snelfietsroute Gemert - Eindhoven - Projectnr: 1285639 - Opdr.gever: Gemeente Nuenen                              Prijspeil raming: 1-1-2024
 Versie raming: V03 - Status: Definitief - Opgesteld door: Edwin Maasdam                                                   Datum raming: 16-10-2024
Prijzenboek
                                                                                                                                        Kostprijs
   Code Omschrijving                                                                        Hoeveelheid       Eenheid Kostprijs
                                                                                                                                        nulpost
        1 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
 100010          Vrijmaken ondergrond (maaien/frezen gras, verwijderen begroeiing,                     100,00 m2                         €      20,47
                 verplaatsen/verwijderen objecten)
 100020          Herlagen deklaag asfaltverharding, dik 30 mm, kleur rood                              100,00 m2                         €      26,13
 100030          Herlagen deklaag asfaltverharding, dik 30 mm, kleur zwart                             100,00 m2                         €      16,03
 100040          Coaten betonnen fietspad, kleur rood                                                  100,00 m2                         €      30,00
        2 FIETSPADEN
       21 Nieuw vrijliggend fietspad
 210010          Aanleggen nieuw vrijliggend fietspad, breed 4,00 m, kleur rood                        100,00 m                          €     256,43
 210012            Grond ontgraven uit cunet, hoog 0,50 m, en vervoeren naar depot                    250,00  m3       €       21,67
 210013            Leveren en aanbrengen grondverbetering, dik 0,21 m                                 105,00  m3       €       22,05
 210014            Leveren en aanbrengen funderingslaag van menggranulaat, dik 200 mm                 440,00  m2       €        9,57
 210015            Leveren en aanbrengen onderlaag van asfalt, AC base, dik 60 mm (50%                  60,00 ton      €       95,12
                   PR)
 210016            Leveren en aanbrengen deklaag van asfalt, AC surf, dik 30 mm, kleur rood             30,00 ton      €     260,90
 210017            Leveren en aanbrengen lengtemarkering, 0,30 - 2,70, breed 0,10 m                   100,00 m         €        1,66
 210020          Aanleggen nieuw vrijliggend fietspad, breed 4,50 m, kleur rood                        100,00 m                          €     285,87
 210022            Grond ontgraven uit cunet, hoog 0,50 m, en vervoeren naar depot                    275,00  m3       €       21,67
 210023            Leveren en aanbrengen grondverbetering, dik 0,21 m                                 115,50  m3       €       22,05
 210024            Leveren en aanbrengen funderingslaag van menggranulaat, dik 200 mm                 490,00  m2       €        9,57
 210025            Leveren en aanbrengen onderlaag van asfalt, AC base, dik 60 mm (50%                  67,50 ton      €       95,12
                   PR)
 210026            Leveren en aanbrengen deklaag van asfalt, AC surf, dik 30 mm, kleur rood             33,75 ton      €     260,90
 210027            Leveren en aanbrengen lengtemarkering, 0,30 - 2,70, breed 0,10 m                   100,00 m         €        1,66
       22 Verbreden bestaand vrijliggend fietspad
 220010          Verbreden bestaand vrijliggend fietspad, van 3,50 m naar 4,00 m, kleur                100,00 m                          €     152,62
                 rood
 220011            Frezen en afvoeren deklaag asfaltverharding, dik 30 mm, teervrij                   350,00 m2        €        6,56
 220012            Grond ontgraven uit cunet, hoog 0,50 m, en afvoeren naar erkende                     50,00 m3       €       31,57
                   verwerker
 220013            Leveren en aanbrengen grondverbetering, dik 0,21 m                                   21,00 m3       €       30,95
 220014            Leveren en aanbrengen funderingslaag van menggranulaat, dik 200 mm                   75,00 m2       €       19,98
 220015            Leveren en aanbrengen onderlaag van asfalt, AC base, dik 60 mm (50%                   7,50 ton      €     166,06
                   PR)
 220016            Leveren en aanbrengen deklaag van asfalt, AC surf, dik 30 mm, kleur rood             30,00 ton      €     260,90
 220017            Leveren en aanbrengen lengtemarkering, 0,30 - 2,70, breed 0,10 m                   100,00 m         €        1,66
 220020          Verbreden bestaand vrijliggend fietspad, van 2,50 m naar 4,50 m, kleur                100,00 m                          €     248,10
                 rood
 220021            Frezen en afvoeren deklaag asfaltverharding, dik 30 mm, teervrij                   250,00 m2        €        6,56
 220022            Grond ontgraven uit cunet, hoog 0,50 m, en afvoeren naar erkende                   125,00 m3        €       31,57
                   verwerker
 220023            Leveren en aanbrengen grondverbetering, dik 0,21 m                                   52,50 m3       €       30,95
 220024            Leveren en aanbrengen funderingslaag van menggranulaat, dik 200 mm                 225,00 m2        €       19,98
 220025            Leveren en aanbrengen onderlaag van asfalt, AC base, dik 60 mm (50%                  30,00 ton      €     137,73
                   PR)
 220026            Leveren en aanbrengen deklaag van asfalt, AC surf, dik 30 mm, kleur rood             33,75 ton      €     260,90
 220027            Leveren en aanbrengen lengtemarkering, 0,30 - 2,70, breed 0,10 m                   100,00 m         €        1,66
        3 FIETSSTRAAT
       31 Ombouwen bestaande verharding naar fietsstraat
 310010          Ombouwen bestaande rijbaan van asfalt naar fietsstraat, breed t/m 6,90                100,00 m                          €     261,13
                 m
 310011            Frezen en afvoeren deklaag asfaltverharding, dik 30 mm, teervrij                   690,00 m2        €        6,65
 310012            Frezen en afvoeren tussen-/onderlaag, dik max. 80 mm, teervrij, t.b.v.             140,00 m2        €       16,49
                   rabatstrook
 310013            Leveren en aanbrengen rabatstrook van betonstraatstenen, KF, dik 80 mm             140,00 m2        €       52,56
 310014            Leveren en aanbrengen deklaag van asfalt, AC surf, dik 30 mm, kleur rood             41,00 ton      €     289,22
                                                                       Pagina 20 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Project: Snelfietsroute Gemert - Eindhoven - Projectnr: 1285639 - Opdr.gever: Gemeente Nuenen                    Prijspeil raming: 1-1-2024
Versie raming: V03 - Status: Definitief - Opgesteld door: Edwin Maasdam                                         Datum raming: 16-10-2024
310020          Ombouwen bestaande rijbaan van elementen naar fietsstraat van asfalt,             100,00 m                   €      188,29
                breed 4,00 m
310021            Opbreken en afvoeren betonstraatstenen, KF, dik 80 mm                           350,00 m2  €       6,02
310022            Leveren en aanbrengen onderlaag van asfalt, AC base, dik 60 mm (50%              52,50 ton €    123,86
                  PR)
310023            Leveren en aanbrengen deklaag van asfalt, AC surf, dik 30 mm, kleur rood         26,25 ton €    289,22
310024            Leveren en aanbrengen rabatstrook van betonstraatstenen, KF, dik 80 mm           50,00 m2  €     52,56
310030          Bestaande rijbaan van asfalt voorzien van rode fietsstroken                       100,00 m                   €      156,33
310031            Frezen en afvoeren deklaag asfaltverharding, dik 30 mm, teervrij                650,00 m2  €       6,65
310032            Leveren en aanbrengen deklaag van asfalt, AC surf, dik 30 mm, kleur rood         30,00 ton €    273,67
310033            Leveren en aanbrengen deklaag van asfalt, AC surf, dik 30 mm, kleur zwart        19,00 ton €    137,08
310034            Leveren en aanbrengen lengtemarkering, 1 - 1, breed 0,10 m                      200,00 m   €       2,48
      32 Aanleggen nieuwe fietsstraat van asfalt met rabatstroken
320010          Aanleggen nieuwe fietsstraat, breed 5,40 m                                        100,00 m                   €      471,66
320012            Grond ontgraven uit cunet, hoog 0,70 m, en vervoeren naar depot                 476,00 m3  €     21,67
320013            Leveren en aanbrengen grondverbetering, dik 0,41 m                              278,80 m3  €     22,05
320014            Leveren en aanbrengen funderingslaag van menggranulaat, dik 200 mm              440,00 m2  €       9,57
320015            Leveren en aanbrengen onderlaag van asfalt, AC base, dik 60 mm (50%              81,00 ton €     91,64
                  PR)
320016            Leveren en aanbrengen deklaag van asfalt, AC surf, dik 30 mm, kleur rood         40,50 ton €    289,22
320017            Leveren en aanbrengen rabatstrook van betonstraatstenen, KF, dik 80 mm          140,00 m2  €     52,56
       4 CONSTRUCTIES
      41 Fietstunnel
410010          Aanleggen nieuwe fietstunnel - gesloten tunneldeel                                 30,00 m                   € 16.260,06
410011            Toepassen tijdelijke damwandconstructie, AZ24-700, lang 15,00 m                  60,00 m   €    467,87
410012            Toepassen tijdelijke bronbemaling                                                30,00 m   €    171,93
410013            Grond ontgraven uit bouwkuip en afvoeren naar depot (hergebruik) en           2.250,00 m3  €     14,79
                  erkende verwerker (overtollig)
410014            Leveren en aanbrengen prefab betonnen tunnelelementen, afm. inw.                 30,00 m   € 10.000,00
                  6,50/5,50x2,75 m, incl. afspannen en voegen
410015            Leveren en aanbrengen HWA-afvoer (goten + pompput)                           50.000,00 EUR €       1,00
410016            Grond ontgraven en vervoeren vanuit depot en verwerken rondom                   750,00 m3  €     11,36
                  fietstunnel
410017            Leveren en aanbrengen stootplaten, 5,00x1,00x0,35 m                              45,00 st  €    995,08
410018            Leveren en aanbrengen verlichting                                                12,00 st  €  1.500,00
410020          Aanleggen nieuwe fietstunnel - open tunneldeel                                    100,00 m                   €   9.330,84
410021            Toepassen tijdelijke damwandconstructie, AZ24-700, lang 15,00 m                 200,00 m   €    472,56
410022            Toepassen tijdelijke bronbemaling                                               100,00 m   €    123,81
410023            Grond ontgraven uit bouwkuip en afvoeren naar depot (hergebruik) en           4.000,00 m3  €     14,79
                  erkende verwerker (overtollig)
410024            Leveren en aanbrengen prefab betonnen toeritelementen, afm. inw. max.           100,00 m   €  7.500,00
                  6,50/5,50x2,75 m, incl. afspannen en voegen
410025            Grond ontgraven en vervoeren vanuit depot en verwerken rondom                 1.500,00 m3  €     11,36
                  fietstunnel
      42 Fietsbrug
420010          Aanleggen nieuwe fietsbrug over kanaal, breed 4,50 m (3-delige                     35,00 m                   € 19.432,62
                overspanning)
420011            Toepassen tijdelijke voorzieningen (bouwkuip tussensteunpunten,             250.000,00 EUR €       1,00
                  valbeveiliging, scheepvaartmaatregelen, etc.)
420012            Grondwerk landhoofden                                                             2,00 st  €  3.751,21
420013            Leveren en aanbrengen betonnen palen, 350x350 mm, lang 15,00 m (6 per            24,00 st  €  1.039,05
                  steunpunt)
420014            Betonwerk landhoofden (incl. bekisting en wapening)                              24,00 m3  €  1.200,00
420015            Betonwerk fundatiesloof en pijlers tussensteunpunten (incl. bekisting en         60,00 m3  €  1.800,00
                  wapening)
420016            Leveren en aanbrengen voorgespannen tussen- en randliggers (incl.               158,00 m2  €  1.200,00
                  oplegblokken)
420017            Leveren en aanbrengen betonnen druklaag (incl. bekisting en wapening),          158,00 m2  €    352,53
                  incl. voegovergangen
420018            Leveren en aanbrengen stootplaten, 2,00x1,00x0,20 m                               8,00 st  €    419,04
420019            Leveren en aanbrengen leuning                                                    70,00 m   €    175,00
       5 WATERBERGING
                                                                      Pagina 21 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Project: Snelfietsroute Gemert - Eindhoven - Projectnr: 1285639 - Opdr.gever: Gemeente Nuenen           Prijspeil raming: 1-1-2024
Versie raming: V03 - Status: Definitief - Opgesteld door: Edwin Maasdam                                Datum raming: 16-10-2024
510010          Verleggen watergang (gem. ca. 0,75 m3 / m1)                                   100,00 m              €       51,60
510020          Verleggen watergang (gem. ca. 4,00 m3 / m1)                                   100,00 m              €      128,99
                                                                    Pagina 22 van 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>