<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                           Risicodossier - BOK Snelfietsroute Gemert - Eindhoven
                                                                                                                                                                                                                                            Huidig Risico
                                                                                                                                                                                                                                             Kwaliteit       Veiligheid       Omgeving                     Risicoscore
   ID                 Ongewenste gebeurtenis                                             Oorzaken                                                                Gevolgen                                  Kans       Geld       Tijd                                                        Imago
         4 Het niet kunnen realiseren van een beter        * Benodigde aanpassingen vallen buiten de scope van dit project        * De noordelijke ligging van de SFR ten opzichte van de N615 is minder          5          0          0                5                0              4           4                   65
           alternatief op de Beekse brug                   * Onvoldoende financiële middelen om een maatregel uit te voeren       goed haalbaar
                                                           * Geen medewerking vanuit Rijkswaterstaat om de situatie te
                                                           verbeteren
        14 Verder toenemende bouw- en engineerskosten * Bouwkosten en engineeringskosten nemen verder toe.                        * Daadwerkelijke kosten hoger dan geraamde kosten. Financiering                 4          4          3                0                0              0           0                   28
           in periode t/m realisatie/ aanbesteding (2026                                                                          niet toereikeind.
           e.v.)
         1 Het fietspad kan niet worden aangelegd vanwege * Onvoldoende middelen beschikbaar in onze Reserve                      * * Er moet extra geld worden gevonden om het project realiseerbaar             2          5          2                1                1              0           3                   24
           tekort aan financiële middelen                 Bereikbaarheidsagenda                                                   te maken
         5 De Laarbrug kan niet worden afgesloten voor     * Onvoldoende draagkracht om deze maatregel door te voeren             * De route komt aan de noordzijde van het kanaal te liggen (risico              3          3          3                4                3              0           0                   39
           gemotoriseerd verkeer                                                                                                  voor de realiseerbaarheid van de onderdoorgang Bavariabrug)
                                                                                                                                  * De verkeersintensiteit op het Laar blijft hoog
        21 Afstemming met gebiedsontwikkelaar Nuenen       * Ontwikkelaar heeft andere belangen zoals start bouw, in stand        * Druk op subsidie                                                              3          3          3                3                0              0           3                   36
           West verloopt stroef op punt van inhoud         houden routing bouwmateriaal.                                          * Verschillen in profiel/ materiaal
           (dwarsprofiel) en fasering                                                                                             * Onveilige situaties
                                                                                                                                  * Verschillen bij tempo realisatie binnen Nuenen en tussen
                                                                                                                                  gemeenten
         6 De kruising Deense Hoek kan niet worden         * Ruimtelijk niet inpasbaar (grondaankoop) of financieel niet haalbaar * De huidige (onveilige) oversteek over de Deense Hoek blijft in                3          0          3                4                0              0           0                   21
           geoptimaliseerd                                                                                                        gebruik
        24 Risico op extra wensen                          * We hebben flink versoberd                                            * Extra kosten (gemeenten?)                                                     5          2          2                0                0              0           0                   20
                                                           * Belanghebbenden hebben aanpalende wensen buiten de scope
                                                           (voetpad)
         2 Er is onvoldoende capaciteit bij de gemeenten   * Bij team RO en bij team BOR is onvoldoende capaciteit voor dit       * Gevolg is dat de planning vertraagt                                           2          2          4                1                1              1           2                   22
                                                           project.                                                               * Slechts delen van de route worden op tijd gerealiseerd
         7 Vertraging bij ontwikkeling N272                * Ontwerp N272 moet bestuurlijk nog besloten worden                    * Fietsroute bij vertraging N272 loskoppelen van project                        3          0          3                2                2              0           0                   21
                                                           * Financiële middelen N272 zijn nog niet definitief vastgelegd         * Vertraagde realisatie fietsroute
                                                           * Bezwaren procedure RvS                                               * Mislopen financiële middelen Bereikbaarheidsakkoord wanneer
                                                           * Grondaankopen voor realisatie N272, onbekend of inwoners hieraan     uitvoer is na 2030
                                                           mee willen werken
        16 Weerstand omwonenden t.a.v. aanleg              * Bewoners maken zich zorgen over een 'fietssnelweg' en veel snelle * Realisatie loopt vertraging op                                                   3          2          3                0                0              0           0                   15
           snelfietsroutes binnen de bebouwde kom          fietsers door hun woonstraat. Er ontstaat weerstand tegen de aanleg. * Geen draagvlak bij bewoners op bepaalde trajecten
        17 Omgevingsprocedures/ planprocedures leiden      * Voor routedelen zijn wijzigingen/ aanpassingen nodig van             * Procedures leiden tot langere doorlooptijd en risico op bezwaar en            4          1          2                0                0              0           0                   12
           tot vertraging                                  omgevingsplannen                                                       beroep
Started at: 18-10-2024
Datum uitdraai: 18-10-2024                                                                                                                                                                                                                                                                               Pagina: 1/2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                             Risicodossier Risicodossier BOK Snelfietsroute Gemert - Eindhoven
       13 Fietsveiligheid op plekken waar                    * Onduidelijkheid over voorrangsregels tussen fietsers en fietsers en   * Veiligheidsrisico's                                                  2 0 2 3 0 0 0      10
           (tweerichtings)fietpaden elkaar kruisen. O.a. ter voetgangers.
           hoogte van kruispunten.
        9 Gevolgen speed pedelec op SFR                      * wetgeving waar speedpedelec moet fietsen (op rijbaan/fietspad)        * Speedpedelec moet mogelijk alsnog op fietspad                        3 1 0 0 0 0 0       3
                                                             * In ontwerp nog geen aandacht geweest voor                             * verkeersbesluiten voor brommers op SFR nog nemen
                                                             verkeersbesluit/bebording van SFR zodat ook de speed pedelec
                                                             binnen bebouwde kom op SFR kan fietsen.
        8 Definitief ontwerp SFR N279/N272/N615              * definitief ontwerp SFR N279/N272/N605 zit in project N279             * SFR niet volledige kunnen uitvoeren                                  0 0 0 0 0 0 0       0
                                                             * definitief ontwerp van deze kruising is noodzakelijk om 2x1 fietspad
                                                             te realiseren bij N615
       10 Onduidelijkheid/ onzekerheid m.b.t. realiseren     * Geen besluitvorming over de knip                                      * Ontwerp moet aangepast op een variant zonder knip.                   0 0 0 0 0 0 0       0
           knip gemotoriseerd verkeer Wolvendijk -           * Weerstand aanwonenden
           Opwettenseweg (t.h.v. Watermolen Opwetten)
       11 Aansluiting Berenkuil Noordzijde kan niet          * Kosten of mogelijk dwangpunten die verplaatsen onmogelijk maken * Fietsveiligheid m.n. ter hoogte van tunnel Berenkuil. Verhoogd risico      2 0 0 0 0 0 0       0
           volledig uitgevoerd worden i.v.m. kosten of       * Niet wenselijk i.v.m. met mogelijk toekomsten ontwikkelingen Ring p conflicten tussen fietser i.v.m. zichtbaarheid.
           dwangpunten t.a.v. verplaatsen damwand.           Noordoost - N270 (risico desinvestering)                                * Breedte tweerichtingsfietspad (talud Berenkuil) voldoet niet aan
                                                                                                                                     richtlijnen.
       12 Beperkingen als gevolg van groen- en               * Aanwezigheid van groen, eccologische verbindingen en                  * Inpassing en ontwerp aanpassen                                       0 0 0 0 0 0 0       0
           waterstructuren aanpalend aan de route.           hoofdstructuren en water vormen een beperking voor de inrichting en
           Bijvoorbeeld Wolvendijk.                          realisatie.
       15 Afstemming realisatie tussen gemeenten over        * In de tijd wordt realisatie van de verschillende routedelen niet goed * Realisatie loopt vertraging op.                                      5 0 0 0 0 0 0       0
           aangrenzende routedelen loopt niet naar wens.     op elkaar afgestemd.
       20 Knip Opwettenseweg komt opnieuw ter discussie * Bestemmingsplan Nuenen West sneuvelt (bij beroep Raad van State) * Uitstel realisatie                                                             3 0 0 0 0 0 0       0
           te staan.                                         * Openstelling busbanen blijkt (nog) niet mogelijk, waardoor            * Nieuw onderzoek, procedures nodig
                                                             alternatief voor autoverkeer later gerealiseerd wordt.
                                                             * Verkeersbesluit knip stuit op bezwaar, inclusief nieuwe bewoners en
                                                             ondernemers
       22 Discussie tracékeuze (Gerwen) komt terug           * Verschillen tussen tracé's zijn klein                                 * Uitstel                                                              3 0 0 0 0 0 0       0
                                                             * Kosten zijn hoog, ravijnjaar nadert, raad zoekt bezuinigingen.
                                                             * Onderzoek is te globaal,
                                                             * Dorpsraad Gerwen is "tegen elke keuze"
       23 Discussie tracékeuze (Nuenen Zuid) valt slecht     * Te globaal onderzoek uitgevoerd                                       * (Vaststelling BOK en) procedures, voorbereiding en realisatie kosten 3 0 0 0 0 0 0       0
                                                             * Ondernemers voelen zich benadeeld en dienen bezwaar in                meer tijd en geld
                                                             * Circulatiemaatregelen nodig die bereikbaarheid verminderen
Started at: 18-10-2024
Datum uitdraai: 18-10-2024                                                                                                                                                                                                Pagina: 2/2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>