<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>          Kostenraming



  Aan                    Gemeente Grave


  Van                    Kragten


Betreft                  Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost:
                         fietsverbinding


Datum                    8 augustus 2017




                         SSK Kostenraming

                         Naam project:                                                                    Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost:
                                                                                                          fietsverbinding

                         Opdrachtgever:                                                                   Gemeente Grave


                         Projectnummer:                                                                   CUY025


                         Versie:                                                                          1


                         Status:                                                                          Definitief


                         Opsteller:                                                                       R. Corstjens


                         Datum:                                                                           08-08-2017


                         Bijlage(n):                                                                      2



                         Controle

                                                Opsteller                                     Verificatie                                    Validatie
                         Naam                   R. Corstjens                                  S. Rademakers                                  P. Hamaekers

                         Datum                  8 augustus 2017                               8 augustus 2017                                8 augustus 2017
                         Akkoord




                         Doc: p:\prj100\cuy\025\uitwopdr\1_werk\meerwerk\aanvullende opdracht fietsverbindingen\ssk-raming\ramingsrapportage\20170808_cuy025_ramingsrapportage.docx
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    Blad 2




1. Inleiding en doelstelling
   Kragten heeft ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling van BMV Grave-oost in de
   gemeente Grave een schetsontwerp opgesteld (tekening 2017-1165 d.d. 01-08-2017).
   Voorliggende kostenraming heeft betrekking op dit ontwerp en is opgesteld conform de SSK-
   systematiek (Standaardsystematiek voor kostenramingen - SSK 2010, CROW publicatie 137).
   Met de SSK-systematiek kunnen investeringskosten van projecten eenduidig in kaart worden
   gebracht. Om betekenis te kunnen geven aan een kostenraming wordt deze altijd voorzien van
   een toelichting, zoals voorliggend, met daarin de gehanteerde uitgangspunten en de
   uitsluitingen.

   De SSK-raming wordt gemaakt door een kostendeskundige, maar een veel bredere groep van
   betrokken gebruikt, interpreteert en communiceert de resultaten van de raming. Het is daarom
   van belang vooraf scherp te stellen wat het doel van deze raming én ramingsrapportage is.

   Het doel van deze SSK-raming is tweeledig:
      1. Actueel inzicht investeringskosten:
           Inzicht in de investeringskosten ten behoeve van voorbereiding en realisatie van het
           project. Inclusief een onderbouwing van de totstandkoming van de kostenraming én
           inzage in de scope, uitgangspunten, randvoorwaarden en uitsluitingen die hieraan ten
           grondslag hebben gelegen.

        2.      Heldere beslisinformatie
                De opdrachtgever voorzien van (beslis)informatie (inzake kosten en risico’s) zodat,
                mede op basis van deze resultaten, vervolgstappen kunnen worden gezet in het
                planproces om te komen tot realisatie van het plan.


2. Randvoorwaarden en uitgangspunten
   In voorliggend hoofdstuk volgt een toelichting van de gehanteerde randvoorwaarden en
   uitgangspunten bij de kostraming.


2.1 Projectomschrijving
   Het plan betreft het aanleggen van parkeerplaatsen nabij de basisschool ‘Hartenaas’ en het
   aanleggen van een fietspad inclusief fietsbrug ten behoeve van de fietsverbinding naar de
   basisschool.




   Afbeelding 1: Overzicht schetsontwerp
   Doc: p:\prj100\cuy\025\uitwopdr\1_werk\meerwerk\aanvullende opdracht fietsverbindingen\ssk-raming\ramingsrapportage\20170808_cuy025_ramingsrapportage.docx
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    Blad 3




   In bovenstaande afbeelding (afbeelding 1) is het plangebied weergegeven. Ten behoeve van
   voorliggende raming is het project opgedeeld in drie deelgebieden, te weten:
       -   Fietspad Jan Luijkenstraat
       -   Brug Graafsche raam
       -   Parkeerterrein basisschool inclusief aanleg fietspad

   Volledigheidshalve is het ontwerp als bijlage 1 toegevoegd aan deze rapportage.


2.2 Uitgangspunten
   Ten aanzien van voorliggend ontwerp zijn in de kostenraming de volgende uitgangspunten
   gehanteerd:
      -   Het fietspad wordt uitgevoerd in asfalt met een rode deklaag. De asfaltverharding heeft
          een dikte van 9 cm. De funderingsconstructie bestaat uit 250 mm menggranulaat.
      -   Het fietspad in de Jan Luijkenstraat wordt zo ver mogelijk langs de bestaande bomenrij
          aangelegd.
      -   De afstand tussen het waterpeil en onderkant fietsbrug dient tenminste 2,0 m te zijn.
          Er wordt aangenomen dat de hellingbaan naar de brug 1,0 m hoogteverschil dient te
          overbruggen, omdat het hoogteverschil van de bestaande insteek talud tot aan het
          waterpeil ca. 1,0 m bedraagt.
      -   Er is een ontwerp opgesteld voor het aanleggen van een parkeerterrein inclusief wadi’s
          e.d. aan de noordzijde van het plan voor de fietsverbinding. De hellingbaan naar de
          fietsbrug is gepland ter plaatse van een toekomstige wadi. De wadi(inhoud) dient
          elders in het plan van het parkeerterrein te worden gecompenseerd. De kosten voor het
          elders aanleggen van de wadi zijn in onderliggende raming meegenomen.
      -   Het bestaand parkeerterrein nabij de basisschool wordt uitgebreid. De keerlus en de
          zuidelijk gelegen haaksparkeerplaatsen worden opgebroken, waarbij de vrijkomende
          elementenverharding wordt hergebruikt.
      -   Afwatering van het parkeerterrein en het fietspad naar naastgelegen bermen
      -   Om de kosten van de brug te minimaliseren is gekozen voor een zo kort mogelijke
          overspanning van de Graafse Raam. Daar waar de brug nu geprojecteerd is bedraagt de
          overspanning circa 30 m.
      -   In overleg met het Waterschap is qua uitvoering van de brug gekozen voor een houten
          brug met twee brugpijlers.
      -   Aan de zijde van het Merlet-college is ervoor gekozen de 28 parkeerplaatsen aan de
          zuidzijde te laten vervallen ten gunste van het fietspad. Deze 28 parkeerplaatsen
          komen terug op het nieuw ontworpen parkeerterrein, aangevuld met nog eens 30 extra
          parkeerplaatsen ten behoeve van brengen en halen van kinderen van en naar de
          nieuwe school.


2.3 Uitsluitingen
   Ten behoeve van de raming zijn de volgende zaken uitgesloten:

   Baten/subsidies
   In de raming zijn geen baten/subsidies opgenomen.

   Financieringskosten (rentekosten, onzekerheidsreserve, reserve extern onvoorzien)
   Kosten voor financiering door opdrachtgever zijn niet opgenomen in voorliggende
   kostenraming

   Grond en grondwater sanering;
   De kostenraming voorziet niet in eventuele risico opslagen voor eventuele grond en grondwater
   saneringen.

   Kosten voor archeologie;
   De kostenraming voorziet niet in eventuele risico opslagen voor kosten als gevolg van
   archeologische werkzaamheden.


   Doc: p:\prj100\cuy\025\uitwopdr\1_werk\meerwerk\aanvullende opdracht fietsverbindingen\ssk-raming\ramingsrapportage\20170808_cuy025_ramingsrapportage.docx
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    Blad 4




   Life Cycle Costs (LCC)
   Kosten voor onderhoud en beheer, zogenaamde Life Cycle Costs, zijn niet meegenomen in
   voorliggende investeringsraming.

   Aanbestedingsvoordeel
   Voorliggende SSK-raming betreft een bedrijfseconomische raming. Deze raming voorziet
   derhalve niet eventuele prijsschommelingen als gevolg van marktomstandigheden.

   Vergunningen/ontheffingen
   De kostenraming voorziet niet in kosten voor het verzorgen van vergunningen en ontheffingen
   en eventuele gevolgkosten.

   Explosieven
   Het uitvoeren van een explosievenonderzoek is niet meegenomen in deze raming. Er is geen
   rekening gehouden met niet gesprongen explosieven.

   Faseringskosten
   De kosten voor het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden c.q. het opknippen van het
   werk in verschillende fases zijn niet meegenomen in voorliggende SSK-raming.


2.4 Basisinformatie t.b.v. de raming
   De volgende documenten liggen ten grondslag aan onderhavige raming:
       -   Schetsontwerp tekening 2017-1165 d.d. 01-08-2017 (bijlage 1).
       -   Database kostenkengetallen Kragten.


3. Risico’s
   De SSK-systematiek maakt ten aanzien projectonzekerheden een onderscheid tussen:
       -  Beslisonzekerheden.
       -  Kennisonzekerheden.
       -  Toekomstonzekerheden.

   Zoals weergegeven in onderstaande afbeelding bestaan er, tussen deze categorieën verschillen
   ten aanzien van de projectscope (binnen – buiten) én de locatie waar onzekerheden binnen de
   SSK-raming gepositioneerd worden.

   Onzekerheden binnen de projectscope worden opgenomen in de investeringsraming terwijl
   onzekerheden buiten de projectscope worden gepositioneerd binnen het te reserveren budget
   van de opdrachtgever/financier.




   Afbeelding 2: Onzekerheden binnen de SSK-systematiek. Bron: CROW bewerking Kragten.


   Doc: p:\prj100\cuy\025\uitwopdr\1_werk\meerwerk\aanvullende opdracht fietsverbindingen\ssk-raming\ramingsrapportage\20170808_cuy025_ramingsrapportage.docx
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    Blad 5




   In deze raming zijn hoofdposten zoals bouwkosten, vastgoedkosten, engineeringskosten en
   overige bijkomende kosten meegenomen. De sommatie van deze kostenposten betreft de totale
   investeringskosten. In de SSK-raming onder het tabblad probabilistische resultaten is een
   overzicht te vinden van de voornaamste kostenposten die de grootte van de standaardafwijking
   van de investeringskosten bepalen.

   Aan elk project zijn risico’s verbonden. Politieke risico’s die invloed hebben op de kosten, het
   ontwerp, of het project wel of niet doorgaat, enzovoorts. Omgevingsrisico’s, zoals een
   grondwaterverontreiniging, een archeologische vondst, explosieven in de grond, kosten voor
   kabels en leidingen, enzovoorts.

   Ten aanzien van voorliggende ramingen kunnen bijvoorbeeld de volgende risico’s optreden:
   -   Verontreinigingen ter plaatse van de bestaande constructie,
   -   Bezwaren/eisen omwonenden en/of belanghebbenden.
   -   Vertragingen en/of extra fasering door in elkander grijpende werken.

   Ten behoeve van dit type risico’s is in de SSK-raming een reservering opgenomen onder de post
   ‘project overstijgende risico’s’.

   Tenslotte zijn de hoeveelheden in voorliggende raming bepaald op basis van een ‘analoog’
   ontwerp. Deze hoeveelheden kunnen derhalve in de praktijk afwijken. Dit risico is in de
   kostenraming vertaald door aan elke post een spreiding toe te kennen waarbinnen kosten
   kunnen fluctueren. Deze mogelijke afwijking komt terug in de probabilistische resultaten van
   de raming en zijn mede bepalend voor de bandbreedte.


4. Conclusie en aanbevelingen
   In voorliggende paragraaf worden de investeringskosten toegelicht. Voor een uitgebreide
   toelichting wordt verwezen naar de SSK-raming(en) welke, als bijlage 2, zijn opgenomen bij
   deze rapportage.


4.1 Investeringskosten
   Onderstaande afbeeldingen geven inzicht in de investeringskosten per deelraming, inclusief
   objectoverstijgende kosten én scheefte (verschil tussen de deterministisch geraamde
   investeringskosten én de gemiddelde probabilistische investeringskosten).




   Afbeelding 3: Investeringskosten fietspad Jan Luijkenstraat




   Doc: p:\prj100\cuy\025\uitwopdr\1_werk\meerwerk\aanvullende opdracht fietsverbindingen\ssk-raming\ramingsrapportage\20170808_cuy025_ramingsrapportage.docx
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre> Blad 6




Afbeelding 4: Investeringskosten brug Graafsche raam




Afbeelding 5: Investeringskosten parkeerterrein Basisschool inclusief aanleg fietspad



Probabilistische raming
Het project bevindt zich thans in de initiatieffase. Dit houdt in dat er nog tal van onzekerheden
spelen welke van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke investeringskosten. Om de gebruiker
van deze ramingen derhalve een goed beeld te kunnen schetsen van deze (financiële)
onzekerheden, zijn de ramingen eveneens probabilistisch doorgerekend.
Middels de probabilistische berekening wordt de bandbreedte van investeringskosten zichtbaar
gemaakt. In onderstaande afbeeldingen staan de probabilistische investeringskosten, exclusief
btw, weergegeven. Verder is er aangegeven welke kostenposten voornamelijk de grootte van de
standaardafwijking bepalen.
De drie deelgebieden zijn separaat doorgerekend om zodoende per deelgebied de
probabilistische resultaten in beeld te kunnen brengen.




Doc: p:\prj100\cuy\025\uitwopdr\1_werk\meerwerk\aanvullende opdracht fietsverbindingen\ssk-raming\ramingsrapportage\20170808_cuy025_ramingsrapportage.docx
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre> Blad 7




Afbeelding 6: Probabilistische resultaten fietspad Jan Luijkenstraat




Afbeelding 7: Probabilistische resultaten brug Graafsche raam


Doc: p:\prj100\cuy\025\uitwopdr\1_werk\meerwerk\aanvullende opdracht fietsverbindingen\ssk-raming\ramingsrapportage\20170808_cuy025_ramingsrapportage.docx
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    Blad 8




   Afbeelding 8: Probabilistische resultaten parkeerterrein Basisschool inclusief aanleg fietspad



   In onderstaande tabel staan de probabilistische investeringskosten exclusief btw en de
   variatiecoëfficiënt (bandbreedte) van de probabilistische SSK-raming weergegeven.


                                           Bandbreedte probabilistische investeringskosten
    Investeringskosten               Onderschrijdings-      Gemiddelde           Overschrijdings-                                       variatiecoëfficiënt
                                        kans 15%         investeringskosten         kans 15%                                              (bandbreedte)
   Fietspad Jan
                                                    € 75.568                         € 84.375                         € 93.350                              10%
   Luijkenstraat
   Brug Graafsche
                                                  € 485.253                        € 552.866                        € 622.356                               11%
   raam
   Parkeerterrein
   Basisschool
                                                  € 152.819                        € 170.370                        € 187.919                               10%
   inclusief aanleg
   fietspad

   *alle bedragen zijn exclusief btw
   Tabel 1: probabilistische investeringskosten



4.2 Aanbevelingen.
   Voorliggend project bevindt zich zoals reeds eerder aangegeven in de initiatieffase. In deze fase
   zijn er nog veel risico’s en onzekerheden welke van invloed kunnen zijn op de investerings-
   kosten. Daarnaast zijn er ten aanzien van materiaalgebruik aannames gedaan voor wat betreft
   prijzen. Hoeveelheden zijn vanwege de beschikbare gegevens op basis van een schetsontwerp
   bepaald. Bij een verdere uitwerking van het project kan de bandbreedte van de raming worden
   scherp gesteld door het nader detailleren van bovenstaande aspecten.




   Doc: p:\prj100\cuy\025\uitwopdr\1_werk\meerwerk\aanvullende opdracht fietsverbindingen\ssk-raming\ramingsrapportage\20170808_cuy025_ramingsrapportage.docx
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>    Blad 9




5. Systematiek raming

5.1 Ramingssystematiek
   Voor het opstellen van de onderhavige bedrijfseconomische ramingen is de standaard
   systematiek voor kostenramingen (SSK) 2010 gehanteerd. Deze is beschreven in publicatie 137
   van het CROW.

   De bedrijfseconomische raming bestaat uit:
       -   Bouwkosten.
       -   Engineeringkosten.
       -   Vastgoedkosten.
       -   Overige bijkomende kosten.
       -   De ramingen zijn voorzien van een risico-opslag object- en project onvoorziene kosten.

   Op basis van bekende gegevens over variaties in kosten wordt de bandbreedte van de ramingen
   bepaald.


5.2 Toelichting begrippen

   Investeringsraming: de som van bouwkosten, vastgoedkosten, engineeringkosten en overige
   bijkomende kosten inclusief object en project onvoorzien en het bedrag voor BTW.

   Object: een project van enige omvang kan opgedeeld worden in onderdelen, die bijvoorbeeld
   object, onderdeel of deelgebied genoemd kunnen worden. De keuze voor het opdelen van een
   project in onderdelen wordt in overleg met de betrokkenen bepaald. Ook kan het zijn dat in een
   eerdere fase een project in onderdelen is geraamd. Voor de nieuwe raming is het dan praktisch
   om dezelfde opdeling te gebruiken.

   Bouwkosten: kosten die zijn gemoeid met de fysieke realisatie van de, in het project te
   onderscheiden objecten (bouwwerken, deelgebieden).

   Vastgoedkosten: alle kosten die nodig zijn voor de verwerving van het vastgoed voor zover deze
   betrekking hebben op het verwerven van eigendom van en/of het beheersrecht over het terrein
   met eventueel hierop aanwezige bouwwerken.

   Engineeringkosten: staan ook wel bekend als Engineering, administratie en toezicht (EAT) of
   Voorbereiding, administratie en toezicht (VAT) of Plankosten en directiekosten. Het betreffen de
   kosten voor werkzaamheden op het terrein van de techniek en daarmee verband houdende
   vakgebieden betreffende organisatie, milieutechnische, juridische en economische aspecten.
   Onder de EAT vallen geen planontwikkelingskosten (POK). In voorliggende raming zijn
   engineeringskosten meegenomen.

   Overige bijkomende kosten: dit betreffen de kosten die niet onder voornoemde kostensoorten
   gerekend worden. Tot deze kosten behoren bijvoorbeeld de kosten voor vergunningen,
   heffingen, leges, precario, vervangend vervoer, rentekosten, loon- en prijsstijgingen,
   grondonderzoek en het maken van bestemmingsplannen. In voorliggende raming zijn overige
   bijkomende kosten meegenomen.

   Directe kosten: kosten die rechtstreeks met de productie of de levering van een product of dienst
   gemoeid zijn en aanwijsbaar aan dit product of deze dienst zijn toe te rekenen.

   Indirecte kosten: kosten waarbij niet geregistreerd wordt ten behoeve van welk product of welke
   dienst ze worden gemaakt. Dit gebeurt óf omdat dit bij deze kosten onmogelijk is óf omdat het
   te bewerkelijk zou zijn. De indirecte kosten worden daarom langs een omweg ten laste van de
   afzonderlijke producten of diensten gebracht. Indirecte bouwkosten zijn bijvoorbeeld de
   staartkosten van de aannemer, indirecte engineeringkosten zijn bijvoorbeeld de
   overheadkosten van het ingenieursbureau.
   Doc: p:\prj100\cuy\025\uitwopdr\1_werk\meerwerk\aanvullende opdracht fietsverbindingen\ssk-raming\ramingsrapportage\20170808_cuy025_ramingsrapportage.docx
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre> Blad 10




Nader te detailleren: toeslag voor wel voorziene maar niet expliciet uitgewerkte onderdelen van
het ontwerp of de aangenomen uitvoeringsmethode.

Onvoorzien: Met onvoorziene kosten wordt bedoeld de dekking voor kosten die in de toekomst
mogelijk ontstaan binnen de projectscope, als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen. Het
onvoorzien kan op het niveau van objecten, (deel)project(en) of een kostencategorie
(bijvoorbeeld engineering) worden aangegeven.

Object onvoorzien: Wanneer onvoorzien wordt gekoppeld aan de vastgestelde objecten in de
raming spreekt men ook wel van object onvoorzien. Voor dit project zijn kosten ten aanzien
voor object onvoorzien opgenomen.

Project onvoorzien: onvoorziene kosten die object-/deelproject-/kostencategorie-overstijgend zijn
worden als project onvoorzien in de raming opgenomen die binnen de projectscope vallen,
maar die wel ingewilligd dienen te worden om het project te laten slagen. Voor dit project zijn
kosten ten aanzien voor project onvoorzien opgenomen.

Gebeurtenis: bijvoorbeeld een grond(water)verontreiniging, bezwaren van omwonenden die
opgelost moeten worden.

Bedrijfseconomische raming: de gehanteerde bedragen zijn kostendekkend en er is een reëel
bedrag opgenomen voor uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico.

Bandbreedte: de mate van spreiding rond het eindbedrag van de raming, als gevolg van
projectonzekerheden. Om een indruk te geven hoe trefzeker de raming is, geeft de kostenramer
de bandbreedte van de raming van investeringskosten aan. De bandbreedte van de
investeringsraming wordt onder andere bepaald door de bandbreedtes van de geraamde
hoeveelheden, eenheden en percentages en door de gekozen wijze van uitvoering, faseringen,
locatie, omvang van het project enzovoorts.

Marktwerking: vraag en aanbod van werk bepalen de uiteindelijke prijs van het project. Als de
aannemer genoeg werk heeft stijgen de inschrijfbedragen. Als er weinig werk is zullen de
inschrijfbedragen dalen. De verwachte marktwerking wordt uitgedrukt in een percentage van
de bedrijfseconomische raming.

Niveau raming: voor elk ontwerpniveau kunnen ramingen gemaakt worden. Op
schetsontwerpniveau is de raming zeer globaal, waarna achtereenvolgens op voorlopig
ontwerp-, definitief ontwerp- en bestekniveau de raming steeds nauwkeuriger wordt.
Voorliggende kostenraming betreft een raming op basis van een schetsontwerp.

Onzekerheidsreserve: de dekking die de overschrijdingskans van de raming van
investeringskosten afstemt op het gewenste risicoprofiel. Voor meer informatie zie de CROW
publicatie 137. In voorliggende kostenraming is rekening gehouden met
onzekerheidsreservering

Reserve extern onvoorzien: reservering door de opdrachtgever/de financier voor (forse)
onvoorziene uitgaven van of toevoegingen aan de projectscope die van buitenaf komen,
bijvoorbeeld aangescherpte milieuwetgeving, politieke besluiten enzovoorts.
In voorliggende kostenraming is geen rekening gehouden met externe onvoorziene kosten.

Deterministische raming: Bij een deterministische kostenraming worden investeringskosten
berekend op basis van hoeveelheid x prijs inclusief een mogelijke opslag voor onzekerheden.

Probabilistische raming: Bij een probabilistische kostenraming worden de verschillende risico’s
en projectonzekerheden middels een risicoanalyse in kaart gebracht en op de daarvoor
aangewezen locaties verwerkt in de SSK-raming.




Doc: p:\prj100\cuy\025\uitwopdr\1_werk\meerwerk\aanvullende opdracht fietsverbindingen\ssk-raming\ramingsrapportage\20170808_cuy025_ramingsrapportage.docx
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre> Blad 11




De investeringskosten worden hierdoor gepresenteerd middels een bandbreedte. Waarbij
kosten, naarmate het project vordert, steeds gedetailleerder (smallere bandbreedte) kunnen
worden bepaald (afbeelding 5).




Afbeelding 9: Bandbreedte SSK-ramingen gedurende verschillende projectfases. (bron CROW)




Doc: p:\prj100\cuy\025\uitwopdr\1_werk\meerwerk\aanvullende opdracht fietsverbindingen\ssk-raming\ramingsrapportage\20170808_cuy025_ramingsrapportage.docx
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre> Blad 12




Bijlage 1: Schetsontwerp tekening 2017-1165




Doc: p:\prj100\cuy\025\uitwopdr\1_werk\meerwerk\aanvullende opdracht fietsverbindingen\ssk-raming\ramingsrapportage\20170808_cuy025_ramingsrapportage.docx
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>  0        01-08-2017                                                      PVBE        -+C0PVBE+-


                                                                                                    PH        -+R0PH+-


                                                                                                                         PH           -+L0PH+-




                                                                                                                                                 P:\prj100\CUY\025\UitwOpdr\1_Werk\Meerwerk\Aanvullende opdracht fietsverbindingen\Tekeningen\01-Plottekeningen\2017-1165.dwg
Versie Datum            Omschrijving                                       Opsteller Par. Verificatie Par. Validatie              Par.




      Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost
   Onderdeel

   Inpassing fiets- en voetgangersverbindingen

                                                                                                    IN G                 Herten
                                                                                                     Schoolstraat 8, 6049 BN Herten




                                                                        K
                                                                                                    Postbus 14, 6040 AA Roermond




   Opdrachtgever

      Werkorganisatie CGM

                                                  E                   R                                  's-Hertogenbosch
                                                                                 Hambakenwetering 5-J, 5231 DD 's-Hertogenbosch
                                                                                        Postbus 2309, 5202 CH 's-Hertogenbosch




                                                W
                                                                                                             088 - 3366333
                                                                                                           info@kragten.nl




                                 E
                                                                                                            www.kragten.nl
   Fase                                Projectnummer




                               B
      Schetsontwerp                    CUY025-0003

   Formaat                             Tekeningnummer




           IN
      A0                               2017-1165

   Schaal                              Behorende bij doc. nr.
      1: 1000
  m                20             40       60                   80   100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre> Blad 13




Bijlage 2: SSK-ramingen




Doc: p:\prj100\cuy\025\uitwopdr\1_werk\meerwerk\aanvullende opdracht fietsverbindingen\ssk-raming\ramingsrapportage\20170808_cuy025_ramingsrapportage.docx
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                             Kragten BV - Afdeling calculatie                                                                            Tabblad: Colofon

  Project: Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost - Projectnr: CUY025 - Opdr.gever: Gemeente Grave                                                                                        Prijspeil raming: 01-01-17
  Versie raming: Versie 1 - Status: Definitief - Opgesteld door: De heer R. Corstjens                                                                                                   Datum raming: 08-08-17

   Colofon                                                                                                                                                                             Versie 3.05a (30 april 2014)




  Project:
   Project                                    Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost
   Omschrijving / specificatie                 Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost; fietsverbindingen
   Projectfase                                 Initiatief fase
   Opdrachtgever                               Gemeente Grave
   Projectmanager                              De heer P. Hamaekers
   Manager projectbeheersing                   De heer P. Hamaekers
   Technisch manager                           Naam technisch manager

  Raming:
   Type raming                                 SSK-raming
   Datum opstelling raming                     08-08-17
   Opsteller raming                            De heer R. Corstjens
   Mede opstellers raming                      De heer J. Witte
   Versie raming                               Versie 1
   Status raming                               Definitief
   Prijspeil raming                            01-01-17
   Valuta                                      Euro

  Archivering:
   Project-/dossier-/SAP-nummer                CUY025
   Documentnummer raming                       2017-CUY025-SR-01
   Nummer kostenrapportage                     2017-CUY025-SR-01 ramingsrapportage
   Bestandsnaam raming                         20170808_2017-CUY025-SR-01_prob_fietspad.xlsm
   Locatie (map) opgeslagen raming             P:\prj100\CUY\025\UitwOpdr\1_Werk\Meerwerk\Aanvullende opdracht fietsverbindingen\SSK-raming\Werkbestanden SSK raming

  Toetsing:
   Raming intern getoetst door                 De heren P. Hamaekers, J. Witte en S. Rademakers
   Datum interne toetsing                      08-08-17
   Raming extern getoetst door                 Naam externe toetser
   Datum externe toetsing                      Datum

  Parafering:
   Paraaf opsteller raming                     Paraaf
   Paraaf interne toetser                      Paraaf
   Paraaf externe toetser                      Paraaf
   Paraaf projectleider                        Paraaf
   Paraaf manager projectbeheersing            Paraaf
   Paraaf projectmanager                       Paraaf




Printdatum: 9-8-2017 12:39                                                                              Pagina 1 van 8                                                 Bestand: 20170808_2017-CUY025-SR-01_prob_fietspad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                                                 Kragten BV - Afdeling calculatie                                                                                                                            Tabblad: Samenvatting LCC


  Project: Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost - Projectnr: CUY025 - Opdr.gever: Gemeente Grave                                                                                                                                                                                    Prijspeil raming: 01-01-17
  Versie raming: Versie 1 - Status: Definitief - Opgesteld door: De heer R. Corstjens                                                                                                                                                                                               Datum raming: 08-08-17
   Samenvatting LCC en deelramingen                                                                                                                                                                                                                                                 Versie 3.05a (30 april 2014)




  Deelramingen                                                            Geactiveerd             Investerings-               Levensduur-                        Project-                    Investerings-                 Levensduur-                   Project-                    Gemiddeld jaarlijkse

                                                                                                     kosten                      kosten                          kosten                         kosten                       kosten                      kosten                       onderhoudskosten

                                                                                                  Looptijd 1 jaar             Looptijd 1 jaar               Looptijd 1 jaar                 Looptijd 1 jaar               Looptijd 1 jaar             Looptijd 1 jaar                   Looptijd 1 jaar

                                                                                                                              Projectkosten                                                              Contantewaardeberekening tijdelijk uitgezet                                  Niet gekapitaliseerd


   Deelraming Fietspad Jan Luijkenstraat                                      Ja          €                   80.063      €                        -   €                    80.063                  Tijdelijk uit                 Tijdelijk uit              Tijdelijk uit     €                 - [€/jaar]
   Deelraming Parkeerterrein Basisschool                                     Nee           €                          -   €                        -    €                        -                  Tijdelijk uit                 Tijdelijk uit              Tijdelijk uit     €                 - [€/jaar]
   Deelraming Brug Graafsche raam                                            Nee           €                          -   €                        -    €                        -                  Tijdelijk uit                 Tijdelijk uit              Tijdelijk uit     €                 - [€/jaar]
   Objectoverstijgende risico's                                               Ja          €                    4.003      €                        -   €                     4.003                  Tijdelijk uit                 Tijdelijk uit              Tijdelijk uit     €                 - [€/jaar]
   Scheefte                                                                               €                         308   €                        -   €                      308                   Tijdelijk uit                 Tijdelijk uit              Tijdelijk uit     €                 - [€/jaar]
   BTW                                                                       Nee           €                          -   €                        -    €                        -                  Tijdelijk uit                 Tijdelijk uit              Tijdelijk uit     €                 - [€/jaar]
  Projectkosten exclusief BTW                                                             €                   84.375      €                        -   €                    84.375      €                       -     €                       -   €                       -    €                 - [€/jaar]
                                                                                                                                                                               Ok                             Ok                            Ok                          Ok

                                                                                                                                                                                     Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstige situatie) over 1 jaar                  €                 - [€/jaar]

                                                                                                                                                                                         Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (huidige situatie) over 1 jaar                  €                 - [€/jaar]
                                                                                                                                                                                                                    Verschil gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten             €                 - [€/jaar]

  Handige checks binnen investeringskosten (excl. BTW):
    Verhouding voorziene kosten t.o.v. investeringskosten                                                       87%                           10%      Verhouding nader te detailleren bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW)
    Verhouding risicoreservering t.o.v. investeringskosten                                                      13%                           20%      Verhouding indirecte bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW)
    Investeringskosten                                                                                         100%                            8%      Verhouding engineeringskosten t.o.v. bouwkosten
    Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen investeringskosten                              15%                            3%      Verhouding overige bijkomende kosten t.o.v. bouwkosten
    Verhouding scheefte t.o.v. deterministische investeringskosten                                             0,4%                           1,70     Opslagfactor investeringskosten t.o.v. benoemde bouwkosten
    Gemiddeld percentage BTW in de raming van de investeringskosten                                           0,00%
    Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de investeringskosten?                             Ja                               1 Looptijd in jaren van de investeringskosten: vanaf 1 t/m 1

  Handige checks binnen levensduurkosten (excl. BTW):
    Verhouding voorziene kosten t.o.v. levensduurkosten                                                           0%                             0% Verhouding nader te detailleren levensduur- t.o.v. benoemde levensduurkosten (excl. BTW)
    Verhouding risicoreservering t.o.v. levensduurkosten                                                          0%                             0% Verhouding indirecte levensduur- t.o.v. benoemde levensduurkosten (excl. BTW)
    Levensduurkosten                                                                                              0%
    Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen levensduurkosten                                  0%                      0,00% Percentage gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. investeringskosten, in toekomstige situatie
    Verhouding scheefte t.o.v. deterministische investeringskosten                                              n.v.t.                    0,00% Percentage gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. investeringskosten, in huidige situatie
    Gemiddeld percentage BTW in de raming van de levensduurkosten                                                    -
    Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de levensduurkosten?                                Ja                              1 Looptijd in jaren van de levensduurkosten: vanaf 1 t/m 1

  Handige checks binnen projectkosten (excl. BTW):
    Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de projectkosten?                                     Ja                            1 Looptijd in jaren van de projectkosten (lifecycle): vanaf 1 t/m 1




Printdatum: 9-8-2017 12:39                                                                                                                      Pagina 2 van 8                                                                                                      Bestand: 20170808_2017-CUY025-SR-01_prob_fietspad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                                                                          Kragten BV - Afdeling calculatie                                                                                                              Tabblad: Samenvatting SSK


  Project: Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost      - Projectnr: CUY025 - Opdr.gever: Gemeente Grave                                                                                                                           Prijspeil raming:                     01-01-17
  Versie raming: Versie 1 - Status: Definitief -    Opgesteld door: De heer R. Corstjens                                                                                                                                        Datum raming:                        08-08-17

  Samenvatting SSK                                                                                                                                                                                                                                 Versie 3.05a (30 april 2014)
                                                                                                   Kostengroepen                                                                                      Voorziene kosten       Risicoreservering                          Totaal
                                                                                                                        Directe kosten           Directe kosten               Indirecte kosten
                                                                                                Kostencategorieën
                                                                                                                             Benoemd         Nader te detailleren

  Investeringskosten (indeling naar categorie):

     Bouwkosten Deelraming Fietspad Jan Luijkenstraat                                                               €         49.530     €                4.953     €                    11.159   €            65.642    €              6.564      €                  72.206
     Bouwkosten Deelraming Parkeerterrein Basisschool (= niet meegenomen)                                           €              -     €                    -     €                         -   €                 -    €                  -      €                       -
     Bouwkosten Deelraming Brug Graafsche raam (= niet meegenomen)                                                  €              -     €                    -     €                         -   €                 -    €                  -      €                       -
    Bouwkosten                                                                                                      €         49.530     €                4.953     €                    11.159   €            65.642    €              6.564      €                  72.206

    Vastgoedkosten                                                                                                  €                -   €                      -   €                         -   €                  -   €                    -    €                         -

     Engineeringskosten Deelraming Fietspad Jan Luijkenstraat                                                       €           5.580    €                      -   €                         -   €             5.580    €                 279     €                    5.859
     Engineeringskosten Deelraming Parkeerterrein Basisschool (= niet meegenomen)                                   €               -    €                      -   €                         -   €                 -    €                   -     €                        -
     Engineeringskosten Deelraming Brug Graafsche raam (= niet meegenomen)                                          €               -    €                      -   €                         -   €                 -    €                   -     €                        -
    Engineeringskosten                                                                                              €           5.580    €                      -   €                         -   €             5.580    €                 279     €                    5.859

     Overige bijkomende kosten Deelraming Fietspad Jan Luijkenstraat                                                €          1.904     €                    -     €                         -   €             1.904    €                 95      €                   1.999
     Overige bijkomende kosten Deelraming Parkeerterrein Basisschool (= niet meegenomen)                            €              -     €                    -     €                         -   €                 -    €                  -      €                       -
     Overige bijkomende kosten Deelraming Brug Graafsche raam (= niet meegenomen)                                   €              -     €                    -     €                         -   €                 -    €                  -      €                       -
    Overige bijkomende kosten                                                                                       €          1.904     €                    -     €                         -   €             1.904    €                 95      €                   1.999
  Subtotaal investeringskosten                                                                                      €         57.013     €                4.953     €                    11.159   €            73.125    €              6.938      €                  80.063
    Objectoverstijgende risico's                                                                                                                                                                                         €              4.003      €                   4.003
  Investeringskosten deterministisch                                                                                €         57.013     €                4.953     €                    11.159   €            73.125    €             10.942      €                  84.067
    Scheefte                                                                                                                                                                                                             €                308      €                     308
  Investeringskosten exclusief BTW                                                                                                                                                                €            73.125    €             11.250      €                  84.375
    BTW (= niet meegenomen)                                                                                                                                                                       €                 -    €                  -      €                       -
  Investeringskosten exclusief BTW                                                                                                                                                                €            73.125    €             11.250      €                  84.375


                             Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen                                                                                    €            75.568           en                 €                   93.350
                                                                                              Variatiecoëfficiënt                                                                                                              10%

  Levensduurkosten:


  Subtotaal levensduurkosten                                                                                        €                -   €                      -   €                         -   €                  -   €                    -    €                         -
   Objectoverstijgende risico's                                                                                                                                                                                          €                    -    €                         -
  Levensduurkosten deterministisch                                                                                  €                -   €                      -   €                         -   €                  -   €                    -    €                         -
   Scheefte                                                                                                                                                                                                              €                    -    €                         -
  Levensduurkosten exclusief BTW                                                                                                                                                                  €                  -   €                    -    €                         -
   BTW (= niet meegenomen)                                                                                                                                                                        €                  -   €                    -    €                         -
  Levensduurkosten exclusief BTW                                                                                                                                                                  €                  -   €                    -    €                         -

                             Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten exclusief BTW tussen                                                                                      €                  -         en                  €                         -
                                                                                            Variatiecoëfficiënt                                                                                                              #GETAL!


 Projectkosten exclusief BTW                                                                                                                                                                      €            73.125    €             11.250      €                84.375


             Budgetvaststelling investeringskosten:
              Investeringskosten exclusief BTW                                                                                                                                                    €            73.125    €             11.250      €                  84.375
              Organisatiegebonden kosten                                                                                                                      0% €                       84.375   €                 -                              €                       -
              Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier)                                                                                                                                                          €                  -      €                       -
              Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier)                                                                                                                                                €                  -      €                       -
             Aan te houden risicoreservering en totaal budget investeringskosten                                                                                                                  €            73.125    €             11.250      €                  84.375

             Budgetvaststelling levensduurkosten:
              Levensduurkosten exclusief BTW                                                                                                                                                      €                  -   €                    -    €                         -
              Organisatiegebonden kosten                                                                                                                      0% €                            -   €                  -                             €                         -
              Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier)                                                                                                                                                          €                    -    €                         -
              Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier)                                                                                                                                                €                    -    €                         -
             Aan te houden risicoreservering en totaal budget levensduurkosten                                                                                                                    €                  -   €                    -    €                         -




Printdatum: 9-8-2017 12:39                                                                                                                                              Pagina 3 van 8                                                                                            Bestand: 20170808_2017-CUY025-SR-01_prob_fietspad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                                          Kragten BV - Afdeling calculatie                                                                                                              Tabblad: Prob. resultaten


  Project: Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost - Projectnr: CUY025 - Opdr.gever: Gemeente Grave                                                                                                                               Prijspeil raming:                            01-01-17
  Versie raming: Versie 1 - Status: Definitief - Opgesteld door: De heer R. Corstjens                                                                                                                                          Datum raming:                               08-08-17

         Probabilistische resultaten                                                                                                                                                                                                                     Versie 3.05a (30 april 2014)




       Probabilistische berekeningsmethode

            Simulatiedatum                                                                                             8 augustus 2017
            Simulatieaantal                                                                                                     10.000
            Afhankelijkheid                                                                                                 Afhankelijk
            Verdeling                                                                                                         Driehoek
            Over- en onderschrijdingswaarde                                                                                         5%

       Probabilistische resultaten investeringskosten

           Deterministische investeringskosten exclusief BTW = modus (T_waarde)                                    €           84.067
           Scheefte investeringskosten exclusief BTW                                                               €              308
          Probabilistische investeringskosten exclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde)                               €           84.375
          Variatiecoëfficiënt investeringskosten                                                                                  10%
           Standaardafwijking investeringskosten                                                                   €            8.234
           Scheefheid                                                                                                            0,14
           Minimum waarde                                                                                          €           59.722
           Maximum waarde                                                                                          €          110.737

            P5 (investeringskosten met 95% kans op overschrijding)                                                 €           71.309
            P15 (investeringskosten met 85% kans op overschrijding)                                                €           75.568
            P50 (investeringskosten met 50% kans op overschrijding) = mediaan                                      €           84.166
            P85 (investeringskosten met 15% kans op overschrijding)                                                €           93.350
            P95 (investeringskosten met 5% kans op overschrijding)                                                 €           98.505

           Aanbrengen fietspad, (object: Fietspad Jan Luijkenstraat, oorzaak: prijs)                                            56,3%
           Aanbrengen fietspad, (object: Fietspad Jan Luijkenstraat, oorzaak: hoeveelheid)                                      38,4%
           Aansluiting Van Steenhuijslaan, (object: Fietspad Jan Luijkenstraat, oorzaak: prijs)                                  2,4%
           Aansluiting Van Elsstraat, (object: Fietspad Jan Luijkenstraat, oorzaak: prijs)                                       2,3%
           Verplaatsen hekwerk, (object: Fietspad Jan Luijkenstraat, oorzaak: hoeveelheid)                                       0,1%
           Verplaatsen hekwerk, (object: Fietspad Jan Luijkenstraat, oorzaak: prijs)                                             0,1%
           Verwijderen begroeiing, (object: Fietspad Jan Luijkenstraat, oorzaak: prijs)                                          0,1%
           Herstraten t.p.v. aansluiting op bestaande situatie, (obj.: Fietspad Jan Luijkenstr., oorzaak: prijs)                 0,0%
           Overig                                                                                                                0,3%
           Totaal                                                                                                              100,0%
          Risicobijdragen investeringskosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen)                                     Afbeelding 1. Kansdichtheidsfunctie en kansverdelingsfunctie van de investeringskosten




Printdatum: 9-8-2017 12:39                                                                                                           Pagina 4 van 8                                                                                           Bestand: 20170808_2017-CUY025-SR-01_prob_fietspad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                                         Kragten BV - Afdeling calculatie                                                                                     Tabblad: Objectoverstijgende risico's


                    Project: Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost - Projectnr: CUY025 - Opdr.gever: Gemeente Grave                                       Prijspeil raming:             01-01-17
                    Versie raming: Versie 1 - Status: Definitief - Opgesteld door: De heer R. Corstjens                                                  Datum raming:                08-08-17

                     Objectoverstijgende risico's                                                                                                                   Versie 3.05a (30 april 2014)
     WAAR             Deelraming aan                                                                                                                                                   Totaal      BTW     Spreidingen hvd %          Spreidingen prijzen %
                                                                                                                                                                                                            Hvd         Hvd            Prijs        Prijs
      Code          Omschrijving post                                                                               Hoeveelheid     Eenheid                       Prijs                             %
                                                                                                                                                                                                           L (%)       U (%)           L (%)        U (%)
                    Objectoverstijgende risicio's investeringskosten:                                                       Kans    Eenheid                     Gevolg                  Totaal

 NBOORINV              Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%)                                      5,00%        %        €              80.063       €            4.003     0,00%   0%           0%
                                                                                                                           5,00% t.o.v. subtotaal investeringskosten
 OORINV            Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten                                                                                                   €            4.003     0,00%   Leeg       Leeg             Leeg         Leeg
                   Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd                                                                                   €                -




Printdatum: 9-8-2017 12:39                                                                                                          Pagina 5 van 8                                                                             Bestand: 20170808_2017-CUY025-SR-01_prob_fietspad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                                           Kragten BV - Afdeling calculatie                                                                                           Tabblad: Fietspad Jan Luijkenstraat


                    Project: Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost - Projectnr: CUY025 - Opdr.gever: Gemeente Grave                                      Prijspeil raming:                 01-01-17
                    Versie raming: Versie 1 - Status: Definitief - Opgesteld door: De heer R. Corstjens                                                 Datum raming:                    08-08-17

                     Deelraming Fietspad Jan Luijkenstraat                                                                                                          Versie 3.05a (30 april 2014)
     WAAR             Deelraming aan                                                                                                                                                     Totaal        Spreidingen hvd %    Spreidingen prijzen %
                                                                                                                                                                                                        Hvd         Hvd      Prijs         Prijs
      Code          Omschrijving post                                                                           Hoeveelheid        Eenheid                        Prijs
                                                                                                                                                                                                       L (%)       U (%)     L (%)         U (%)

                    Investeringskosten:                                                                             Hoeveelheid      Eenheid                        Prijs

1                            Fietspad Jan Luijkenstraat                                                                                                                     €                     -     0%          0%        0%            0%
                             Gerekend met:
                             - breedte 3,50 m
                             - lengte 225 m

100010                       Aanbrengen fietspad                                                                       225,00          m       €                 165,00     €            37.125         10%        10%        10%          15%
                             Gerekend met:
                             - asfaltverharding;
                                dikte 90 mm, breedte 3,50 m
                             - rode deklaag
                             - fundering van menggranulaat;
                                dikte 250 mm, breedte 4,00 m
                             - markering van thermoplast 0,30-2,70
                             - inclusief grondwerk
100020                       Aansluiting Van Elsstraat                                                                   1,00        EUR       €            5.000,00        €              5.000        0%          0%        25%          15%
                             Gerekend met:
                             - aansluiten op bestaande elementenverharding

100030                       Aansluiting Van Steenhuijslaan                                                              1,00        EUR       €            5.000,00        €              5.000        0%          0%        25%          15%
                             Gerekend met:
                             - aansluiten op bestaande elementenverharding

100040                       Verwijderen begroeiing.                                                                     2,25         are      €                 100,00     €                225        10%        10%        15%          10%
                             Gerekend met:
                             - hoogte begroeiing ca. 0,50 m
                             - vrijgekomen materialen afvoeren naar erkende verwerker
                             - inclusief stort- en acceptatiekosten

100050                       Verplaatsen hekwerk                                                                        40,00          m       €                  24,00     €                960        20%        20%        15%          15%
                             Gerekend met:
                             - t.p.v. speeltuin
                             - hoogte ca. 1,25 m
                             - inclusief grondwerk

100060                       Rooien bomen.                                                                               1,00          st      €                 220,00     €                220        10%        10%        15%          10%
                             Gerekend met:
                             - stamdiameter ca. 0,20 m, meerstammig
                             - rooien tot een diepte van ten minste 1,0 m
                             - vrijgekomen materialen afvoeren
                             - inclusief. stort- en acceptatiekosten
100070                       Verplaatsen speeltoestellen                                                                 1,00        EUR       €            1.000,00        €              1.000        0%          0%        25%          10%
                             Gerekend met:
                             - verplaatsen diverse speeltoestellen
                               naar locatie elders in speeltuin
                             - inclusief grondwerk

 00-BDBK               Benoemde directe bouwkosten                                                                                                                          €            49.530
 00-NTDBK              Nader te detailleren bouwkosten (%)                                                             10,00%         %        €                 49.530     €             4.953         0%          0%
 00-DBK              Directe bouwkosten                                                                                                                                     €            54.483
 00-IBKEK99                Eenmalige kosten (%)                                                                          2,00%        %        €                 54.483     €             1.090         0%          0%
 00-IBKABK             Algemene bouwplaatskosten (%)                                                                     2,00%        %        €                 54.483     €             1.090         0%          0%
 00-IBKUK              Uitvoeringskosten (%)                                                                             6,00%        %        €                 54.483     €             3.269         0%          0%
 00-IBKAK1             Algemene kosten (%)                                                                               5,00%        %        €                 59.931     €             2.997         0%          0%
 00-IBKW1              Winst (%)                                                                                         2,00%        %        €                 62.928     €             1.259         0%          0%
 00-IBKR1              Risico (%)                                                                                        2,00%        %        €                 62.928     €             1.259         0%          0%
 00-IBKB1              Bijdrage RAW (%)                                                                                  0,15%        %        €                 65.642     €                98
 00-IBKB2              Bijdrage FCO (%)                                                                                  0,15%        %        €                 65.642     €                98
 00-IBK              Indirecte bouwkosten                                                                               20,48% t.o.v. directe bouwkosten                    €            11.159
 00-VBK             Voorziene bouwkosten                                                                                                                                    €            65.642
 00-NBORBK           Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%)                                                          10,00%         %        €                 65.642     €             6.564         0%          0%
 00-RBK             Risico's bouwkosten                                                                                 10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten                  €             6.564
 00-BK             Bouwkosten Deelraming Fietspad Jan Luijkenstraat                                                                                                         €            72.206

 00-BDVK               Benoemde directe vastgoedkosten                                                                                                                      €                     -
 00-DVK              Directe vastgoedkosten                                                                                                                                 €                     -
 00-IVK              Indirecte vastgoedkosten                                                                                     t.o.v. directe vastgoedkosten             €                     -
 00-VVK             Voorziene vastgoedkosten                                                                                                                                €                     -
 00-RVK             Risico's vastgoedkosten                                                                                       t.o.v. voorziene vastgoedkosten           €                     -
 00-VK             Vastgoedkosten Deelraming Fietspad Jan Luijkenstraat                                                                                                     €                     -

 00-DEK010               Ontwerpkosten aannemer na gunning (%)                                                           2,00%        %        €                 65.642     €              1.313        0%          0%
 00-DEK015               Managementkosten aannemer na gunning (%)                                                        1,00%        %        €                 65.642     €                656        0%          0%
 00-DEK025               Engineeringskosten opdrachtgever na gunning (%)                                                 1,00%        %        €                 65.642     €                656        0%          0%
 00-DEK030               Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%)                                       2,50%        %        €                 65.642     €              1.641        0%          0%
 00-DEK035               Engineeringskosten opdrachtgever voor gunning (%)                                               2,00%        %        €                 65.642     €              1.313        0%          0%
 00-BDEK               Benoemde directe engineeringskosten                                                                                                                  €              5.580
 00-DEK              Directe engineeringskosten                                                                                                                             €              5.580
 00-VEK             Voorziene engineeringskosten                                                                                                                            €              5.580
 00-NBOREK           Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)                                                    5,00%        %        €                  5.580     €                279        0%          0%
 00-REK             Risico's engineeringskosten                                                                          5,00% t.o.v. voorz. engineeringskosten             €                279
 00-EK             Engineeringskosten Deelraming Fietspad Jan Luijkenstraat                                                                                                 €              5.859

 00-DOBK010              Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%)                       1,00%        %        €                 65.642     €                656        0%          0%
 00-DOBK015              Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%)                     0,40%        %        €                 65.642     €                263        0%          0%
 00-DOBK020              Kosten kabels & leidingen niet via contract (%)                                                 1,00%        %        €                 65.642     €                656        0%          0%
 00-DOBK025              Communicatiekosten niet via contract (%)                                                        0,50%        %        €                 65.642     €                328        0%          0%
 00-BDOBK              Benoemde directe overige bijkomende kosten                                                                                                           €              1.904
 00-DOBK             Directe overige bijkomende kosten                                                                                                                      €              1.904
 00-VOBK            Voorziene overige bijkomende kosten                                                                                                                     €              1.904
 00-NBOROBK          Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)                                             5,00%        %        €                  1.904     €                 95        0%          0%
 00-ROBK            Risico's overige bijkomende kosten                                                                   5,00% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten           €                 95
 00-OBK            Overige bijkomende kosten Deelraming Fietspad Jan Luijkenstraat                                                                                          €              1.999

 00-INV            Investeringskosten Deelraming Fietspad Jan Luijkenstraat                                                                                                 €            80.063       Ingevuld   Ingevuld   Ingevuld     Ingevuld
                   Investeringskosten Deelraming Fietspad Jan Luijkenstraat (contante waarde)                                                                               €                 -

                   Levensduurkosten:                                                                           Aantal keren        Eenheid             Kosten per keer          Totaal levensduur

 00-BDLEV               Benoemde directe levensduurkosten                                                                                                                   €                     -
 00-DLEV              Directe levensduurkosten                                                                                                                              €                     -
 00-ILEV              Indirecte levensduurkosten                                                                                  t.o.v. directe levensduurkosten           €                     -
 00-VLEV            Voorziene levensduurkosten                                                                                                                              €                     -
 00-RLEV            Risico's levensduurkosten                                                                                     t.o.v. voorziene levensduurkosten         €                     -
 00-LEV            Levensduurkosten Deelraming Fietspad Jan Luijkenstraat                                                                                                   €                     -    Leeg       Leeg       Leeg          Leeg
                   Levensduurkosten Deelraming Fietspad Jan Luijkenstraat (contante waarde)                                                                                 €                     -

 00-LCC            Investerings- & levensduurkosten Deelraming Fietspad Jan Luijkenstraat                                                                                   €            80.063
                   Investerings- & levensduurkosten Deelraming Fietspad Jan Luijkenstraat (contante waarde)                                                                 €                 -




Printdatum: 9-8-2017 12:39                                                                                                            Pagina 6 van 8                                                                                   Bestand: 20170808_2017-CUY025-SR-01_prob_fietspad
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                             Kragten BV - Afdeling calculatie                                                                        Tabblad: Colofon

  Project: Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost - Projectnr: CUY025 - Opdr.gever: Gemeente Grave                                                                                     Prijspeil raming: 01-01-17
  Versie raming: Versie 1 - Status: Definitief - Opgesteld door: De heer R. Corstjens                                                                                                Datum raming: 08-08-17

   Colofon                                                                                                                                                                         Versie 3.05a (30 april 2014)




  Project:
   Project                                    Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost
   Omschrijving / specificatie                 Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost; fietsverbindingen
   Projectfase                                 Initiatief fase
   Opdrachtgever                               Gemeente Grave
   Projectmanager                              De heer P. Hamaekers
   Manager projectbeheersing                   De heer P. Hamaekers
   Technisch manager                           Naam technisch manager

  Raming:
   Type raming                                 SSK-raming
   Datum opstelling raming                     08-08-17
   Opsteller raming                            De heer R. Corstjens
   Mede opstellers raming                      De heer J. Witte
   Versie raming                               Versie 1
   Status raming                               Definitief
   Prijspeil raming                            01-01-17
   Valuta                                      Euro

  Archivering:
   Project-/dossier-/SAP-nummer                CUY025
   Documentnummer raming                       2017-CUY025-SR-01
   Nummer kostenrapportage                     2017-CUY025-SR-01 ramingsrapportage
   Bestandsnaam raming                         20170808_2017-CUY025-SR-01_prob_brug.xlsm
   Locatie (map) opgeslagen raming             P:\prj100\CUY\025\UitwOpdr\1_Werk\Meerwerk\Aanvullende opdracht fietsverbindingen\SSK-raming\Werkbestanden SSK raming

  Toetsing:
   Raming intern getoetst door                 De heren P. Hamaekers, J. Witte en S. Rademakers
   Datum interne toetsing                      08-08-17
   Raming extern getoetst door                 Naam externe toetser
   Datum externe toetsing                      Datum

  Parafering:
   Paraaf opsteller raming                     Paraaf
   Paraaf interne toetser                      Paraaf
   Paraaf externe toetser                      Paraaf
   Paraaf projectleider                        Paraaf
   Paraaf manager projectbeheersing            Paraaf
   Paraaf projectmanager                       Paraaf




Printdatum: 9-8-2017 12:40                                                                              Pagina 1 van 8                                                 Bestand: 20170808_2017-CUY025-SR-01_prob_brug
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                                                Kragten BV - Afdeling calculatie                                                                                                                             Tabblad: Samenvatting LCC


  Project: Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost - Projectnr: CUY025 - Opdr.gever: Gemeente Grave                                                                                                                                                                                    Prijspeil raming: 01-01-17
  Versie raming: Versie 1 - Status: Definitief - Opgesteld door: De heer R. Corstjens                                                                                                                                                                                               Datum raming: 08-08-17
   Samenvatting LCC en deelramingen                                                                                                                                                                                                                                                 Versie 3.05a (30 april 2014)




  Deelramingen                                                            Geactiveerd             Investerings-              Levensduur-                        Project-                    Investerings-                 Levensduur-                   Project-                     Gemiddeld jaarlijkse

                                                                                                     kosten                     kosten                          kosten                         kosten                       kosten                      kosten                        onderhoudskosten

                                                                                                  Looptijd 1 jaar            Looptijd 1 jaar               Looptijd 1 jaar                 Looptijd 1 jaar               Looptijd 1 jaar             Looptijd 1 jaar                    Looptijd 1 jaar

                                                                                                                             Projectkosten                                                              Contantewaardeberekening tijdelijk uitgezet                                   Niet gekapitaliseerd


   Deelraming Fietspad Jan Luijkenstraat                                     Nee           €                         -   €                        -    €                        -                  Tijdelijk uit                 Tijdelijk uit              Tijdelijk uit      €                 - [€/jaar]
   Deelraming Parkeerterrein Basisschool                                     Nee           €                         -   €                        -    €                        -                  Tijdelijk uit                 Tijdelijk uit              Tijdelijk uit      €                 - [€/jaar]
   Deelraming Brug Graafsche raam                                             Ja          €                   509.194    €                        -   €                  509.194                   Tijdelijk uit                 Tijdelijk uit              Tijdelijk uit      €                 - [€/jaar]
   Objectoverstijgende risico's                                               Ja          €                    25.460    €                        -   €                    25.460                  Tijdelijk uit                 Tijdelijk uit              Tijdelijk uit      €                 - [€/jaar]
   Scheefte                                                                               €                    18.212    €                        -   €                    18.212                  Tijdelijk uit                 Tijdelijk uit              Tijdelijk uit      €                 - [€/jaar]
   BTW                                                                       Nee           €                         -   €                        -    €                        -                  Tijdelijk uit                 Tijdelijk uit              Tijdelijk uit      €                 - [€/jaar]
  Projectkosten exclusief BTW                                                             €                   552.866    €                        -   €                  552.866       €                       -     €                       -   €                        -    €                 - [€/jaar]
                                                                                                                                                                              Ok                             Ok                            Ok                          Ok

                                                                                                                                                                                    Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstige situatie) over 1 jaar                   €                 - [€/jaar]

                                                                                                                                                                                        Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (huidige situatie) over 1 jaar                   €                 - [€/jaar]
                                                                                                                                                                                                                   Verschil gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten              €                 - [€/jaar]

  Handige checks binnen investeringskosten (excl. BTW):
    Verhouding voorziene kosten t.o.v. investeringskosten                                                        84%                         10%      Verhouding nader te detailleren bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW)
    Verhouding risicoreservering t.o.v. investeringskosten                                                       16%                         20%      Verhouding indirecte bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW)
    Investeringskosten                                                                                          100%                          8%      Verhouding engineeringskosten t.o.v. bouwkosten
    Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen investeringskosten                               19%                          3%      Verhouding overige bijkomende kosten t.o.v. bouwkosten
    Verhouding scheefte t.o.v. deterministische investeringskosten                                              3,4%                         1,76     Opslagfactor investeringskosten t.o.v. benoemde bouwkosten
    Gemiddeld percentage BTW in de raming van de investeringskosten                                            0,00%
    Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de investeringskosten?                              Ja                             1 Looptijd in jaren van de investeringskosten: vanaf 1 t/m 1

  Handige checks binnen levensduurkosten (excl. BTW):
    Verhouding voorziene kosten t.o.v. levensduurkosten                                                           0%                            0% Verhouding nader te detailleren levensduur- t.o.v. benoemde levensduurkosten (excl. BTW)
    Verhouding risicoreservering t.o.v. levensduurkosten                                                          0%                            0% Verhouding indirecte levensduur- t.o.v. benoemde levensduurkosten (excl. BTW)
    Levensduurkosten                                                                                              0%
    Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen levensduurkosten                                  0%                     0,00% Percentage gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. investeringskosten, in toekomstige situatie
    Verhouding scheefte t.o.v. deterministische investeringskosten                                              n.v.t.                   0,00% Percentage gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. investeringskosten, in huidige situatie
    Gemiddeld percentage BTW in de raming van de levensduurkosten                                                    -
    Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de levensduurkosten?                                Ja                             1 Looptijd in jaren van de levensduurkosten: vanaf 1 t/m 1

  Handige checks binnen projectkosten (excl. BTW):
    Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de projectkosten?                                    Ja                            1 Looptijd in jaren van de projectkosten (lifecycle): vanaf 1 t/m 1




Printdatum: 9-8-2017 12:40                                                                                                                     Pagina 2 van 8                                                                                                          Bestand: 20170808_2017-CUY025-SR-01_prob_brug
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                                                               Kragten BV - Afdeling calculatie                                                                                                                 Tabblad: Samenvatting SSK


  Project: Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost - Projectnr: CUY025 - Opdr.gever: Gemeente Grave                                                                                                                            Prijspeil raming:                     01-01-17
  Versie raming: Versie 1 - Status: Definitief - Opgesteld door: De heer R. Corstjens                                                                                                                                       Datum raming:                        08-08-17

  Samenvatting SSK                                                                                                                                                                                                                             Versie 3.05a (30 april 2014)
                                                                                                  Kostengroepen                                                                                   Voorziene kosten       Risicoreservering                          Totaal
                                                                                                                      Directe kosten           Directe kosten            Indirecte kosten
                                                                                              Kostencategorieën
                                                                                                                           Benoemd         Nader te detailleren
  Investeringskosten (indeling naar categorie):

     Bouwkosten Deelraming Fietspad Jan Luijkenstraat (= niet meegenomen)                                         €              -     €                    -     €                       -   €                 -    €                  -      €                       -
     Bouwkosten Deelraming Parkeerterrein Basisschool (= niet meegenomen)                                         €              -     €                    -     €                       -   €                 -    €                  -      €                       -
     Bouwkosten Deelraming Brug Graafsche raam                                                                    €        315.005     €               31.501     €                  70.969   €           417.475    €             41.747      €                 459.222
    Bouwkosten                                                                                                    €        315.005     €               31.501     €                  70.969   €           417.475    €             41.747      €                 459.222

    Vastgoedkosten                                                                                                €                -   €                      -   €                       -   €                  -   €                    -    €                         -

     Engineeringskosten Deelraming Fietspad Jan Luijkenstraat (= niet meegenomen)                                 €              -     €                      -   €                       -   €                 -    €                   -     €                       -
     Engineeringskosten Deelraming Parkeerterrein Basisschool (= niet meegenomen)                                 €              -     €                      -   €                       -   €                 -    €                   -     €                       -
     Engineeringskosten Deelraming Brug Graafsche raam                                                            €         35.485     €                      -   €                       -   €            35.485    €               1.774     €                  37.260
    Engineeringskosten                                                                                            €         35.485     €                      -   €                       -   €            35.485    €               1.774     €                  37.260

    Overige bijkomende kosten                                                                                     €         12.107     €                    -     €                       -   €            12.107    €                605      €                  12.712
  Subtotaal investeringskosten                                                                                    €        362.597     €               31.501     €                  70.969   €           465.067    €             44.127      €                 509.194
    Objectoverstijgende risico's                                                                                                                                                                                     €             25.460      €                  25.460
  Investeringskosten deterministisch                                                                              €        362.597     €               31.501     €                  70.969   €           465.067    €             69.587      €                 534.654
    Scheefte                                                                                                                                                                                                         €             18.212      €                  18.212
  Investeringskosten exclusief BTW                                                                                                                                                            €           465.067    €             87.799      €                 552.866
    BTW (= niet meegenomen)                                                                                                                                                                   €                 -    €                  -      €                       -
  Investeringskosten exclusief BTW                                                                                                                                                            €           465.067    €             87.799      €                 552.866

                           Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen                                                                                  €           485.253           en                 €                  622.356
                                                                                            Variatiecoëfficiënt                                                                                                            11%

  Levensduurkosten:

  Subtotaal levensduurkosten                                                                                      €                -   €                      -   €                       -   €                  -   €                    -    €                         -
   Objectoverstijgende risico's                                                                                                                                                                                      €                    -    €                         -
  Levensduurkosten deterministisch                                                                                €                -   €                      -   €                       -   €                  -   €                    -    €                         -
   Scheefte                                                                                                                                                                                                          €                    -    €                         -
  Levensduurkosten exclusief BTW                                                                                                                                                              €                  -   €                    -    €                         -
   BTW (= niet meegenomen)                                                                                                                                                                    €                  -   €                    -    €                         -
  Levensduurkosten exclusief BTW                                                                                                                                                              €                  -   €                    -    €                         -

                             Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten exclusief BTW tussen                                                                                  €                  -         en                  €                         -
                                                                                            Variatiecoëfficiënt                                                                                                          #GETAL!


 Projectkosten exclusief BTW                                                                                                                                                                  €           465.067    €             87.799      €               552.866


              Budgetvaststelling investeringskosten:
               Investeringskosten exclusief BTW                                                                                                                                               €           465.067    €             87.799      €                 552.866
               Organisatiegebonden kosten                                                                                                                   0% €                552.866       €                 -                              €                       -
               Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier)                                                                                                                                                     €                  -      €                       -
               Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier)                                                                                                                                           €                  -      €                       -
              Aan te houden risicoreservering en totaal budget investeringskosten                                                                                                             €           465.067    €             87.799      €                 552.866

              Budgetvaststelling levensduurkosten:
               Levensduurkosten exclusief BTW                                                                                                                                                 €                  -   €                    -    €                         -
               Organisatiegebonden kosten                                                                                                                   0% €                          -   €                  -                             €                         -
               Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier)                                                                                                                                                     €                    -    €                         -
               Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier)                                                                                                                                           €                    -    €                         -
              Aan te houden risicoreservering en totaal budget levensduurkosten                                                                                                               €                  -   €                    -    €                         -




Printdatum: 9-8-2017 12:40                                                                                                                                 Pagina 3 van 8                                                                                                     Bestand: 20170808_2017-CUY025-SR-01_prob_brug
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                                      Kragten BV - Afdeling calculatie                                                                                                               Tabblad: Prob. resultaten


  Project: Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost - Projectnr: CUY025 - Opdr.gever: Gemeente Grave                                                                                                                           Prijspeil raming:                             01-01-17
  Versie raming: Versie 1 - Status: Definitief - Opgesteld door: De heer R. Corstjens                                                                                                                                      Datum raming:                                08-08-17

         Probabilistische resultaten                                                                                                                                                                                                                  Versie 3.05a (30 april 2014)




       Probabilistische berekeningsmethode

            Simulatiedatum                                                                                         8 augustus 2017
            Simulatieaantal                                                                                                 10.000
            Afhankelijkheid                                                                                             Afhankelijk
            Verdeling                                                                                                     Driehoek
            Over- en onderschrijdingswaarde                                                                                     5%

       Probabilistische resultaten investeringskosten

           Deterministische investeringskosten exclusief BTW = modus (T_waarde)                                €          534.654
           Scheefte investeringskosten exclusief BTW                                                           €           18.212
          Probabilistische investeringskosten exclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde)                           €          552.866
          Variatiecoëfficiënt investeringskosten                                                                              11%
           Standaardafwijking investeringskosten                                                               €           61.683
           Scheefheid                                                                                                        0,17
           Minimum waarde                                                                                      €          410.414
           Maximum waarde                                                                                      €          714.215

            P5 (investeringskosten met 95% kans op overschrijding)                                             €          453.519
            P15 (investeringskosten met 85% kans op overschrijding)                                            €          485.253
            P50 (investeringskosten met 50% kans op overschrijding) = mediaan                                  €          549.654
            P85 (investeringskosten met 15% kans op overschrijding)                                            €          622.356
            P95 (investeringskosten met 5% kans op overschrijding)                                             €          660.074

           Aanbrengen houten fiets-/ voetgangersbrug, (object: Brug Graafsche raam, oorzaak: prijs)                         99,5%
           Aanbrengen fietspad t.p.v. hellingbaan, (object: Brug Graafsche raam, oorzaak: prijs)                             0,1%
           Aanbrengen trottoir, (object: Brug Graafsche raam, oorzaak: prijs)                                                0,1%
           Rooien bomen, (object: Brug Graafsche raam, oorzaak: prijs)                                                       0,1%
           Aanbrengen wadi, (object: Brug Graafsche raam, oorzaak: hoeveelheid)                                              0,1%
           Aanbrengen voetpad t.p.v. hellingbaan, (object: Brug Graafsche raam, oorzaak: prijs)                              0,0%
           Opbreken betontegels, (object: Brug Graafsche raam, oorzaak: prijs)                                               0,0%
           Aanbrengen fietspad, (object: Brug Graafsche raam, oorzaak: prijs)                                                0,0%
           Overig                                                                                                            0,1%
           Totaal                                                                                                          100,0%
          Risicobijdragen investeringskosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen)                                 Afbeelding 1. Kansdichtheidsfunctie en kansverdelingsfunctie van de investeringskosten




Printdatum: 9-8-2017 12:40                                                                                                       Pagina 4 van 8                                                                                               Bestand: 20170808_2017-CUY025-SR-01_prob_brug
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                                         Kragten BV - Afdeling calculatie                                                                                  Tabblad: Objectoverstijgende risico's


                    Project: Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost - Projectnr: CUY025 - Opdr.gever: Gemeente Grave                                       Prijspeil raming:             01-01-17
                    Versie raming: Versie 1 - Status: Definitief - Opgesteld door: De heer R. Corstjens                                                  Datum raming:                08-08-17

                     Objectoverstijgende risico's                                                                                                                   Versie 3.05a (30 april 2014)
     WAAR             Deelraming aan                                                                                                                                                   Totaal      BTW     Spreidingen hvd %       Spreidingen prijzen %
                                                                                                                                                                                                            Hvd         Hvd         Prijs        Prijs
      Code          Omschrijving post                                                                               Hoeveelheid     Eenheid                       Prijs                             %
                                                                                                                                                                                                           L (%)       U (%)        L (%)        U (%)
                    Objectoverstijgende risicio's investeringskosten:                                                       Kans    Eenheid                     Gevolg                  Totaal

 NBOORINV              Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%)                                      5,00%        %        €              509.194      €          25.460      0,00%   0%           0%
                                                                                                                           5,00% t.o.v. subtotaal investeringskosten
 OORINV            Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten                                                                                                   €          25.460      0,00%   Leeg       Leeg          Leeg         Leeg
                   Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd                                                                                   €               -




Printdatum: 9-8-2017 12:40                                                                                                          Pagina 5 van 8                                                                             Bestand: 20170808_2017-CUY025-SR-01_prob_brug
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                                           Kragten BV - Afdeling calculatie                                                                                             Tabblad: Brug Graafsche raam


                    Project: Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost - Projectnr: CUY025 - Opdr.gever: Gemeente Grave                                      Prijspeil raming:                 01-01-17
                    Versie raming: Versie 1 - Status: Definitief - Opgesteld door: De heer R. Corstjens                                                 Datum raming:                    08-08-17

                     Deelraming Brug Graafsche raam                                                                                                                 Versie 3.05a (30 april 2014)
     WAAR             Deelraming aan                                                                                                                                                     Totaal        Spreidingen hvd %    Spreidingen prijzen %
                                                                                                                                                                                                        Hvd         Hvd      Prijs        Prijs
      Code          Omschrijving post                                                                           Hoeveelheid        Eenheid                        Prijs
                                                                                                                                                                                                       L (%)       U (%)     L (%)        U (%)

                    Investeringskosten:                                                                             Hoeveelheid      Eenheid                        Prijs

2                            Brug Graafsche raam                                                                                                                            €                     -     0%          0%        0%           0%
                             Gerekend met:
                             - inclusief hellingbanen en aansluiting op parkeerplaats aan noordzijde

200010                       Aanbrengen houten fiets-/ voetgangersbrug                                                   1,00        EUR       €         285.000,00         €           285.000         0%          0%        15%         25%
                             Gerekend met:
                             - houten brugdek
                             - breedte 6,50 m
                             - lengte 34 m
                             - 2 middenpijlers
                             - 2 landhoofden
200020                       Rooien bomen.                                                                               7,00          st      €                  75,00     €                525        30%        30%        10%         15%
                             Gerekend met:
                             - stamdiameter ca. 0,3 m tot 0,5 m
                             - rooien tot een diepte van ten minste 1,0 m
                             - vrijgekomen materialen afvoeren
                             - inclusief. stort- en acceptatiekosten
200030                       Ophoging t.b.v. hellingbaan brug                                                          310,00         m3       €                  13,50     €              4.185        20%        20%        15%         10%
                             Gerekend met:
                             - lengte 33 m per hellingbaan
                             - breedte 7,5 m
                             - hoogteverschil 1,0 m
                             - inclusief profileren en verdichten
200040                       Aanbrengen wadi                                                                           165,00         m3       €                  45,00     €              7.425        20%        20%        15%         10%
                             Gerekend met:
                             - compensatie maatregel
                             - oppervlakte ca. 165 m²
                             - gemiddeld 1 m³/m²
                             - vrijgekomen grond afvoeren naar erkende verwerker
                             - inclusief stort- en acceptatiekosten
                             - uitgaande van bodemkwaliteitsklasse "industrie"
200050                       Aanbrengen fietspad                                                                        20,00          m       €                 165,00     €              3.300        10%        10%        10%         15%
                             Gerekend met:
                             - asfaltverharding;
                                dikte 90 mm, breedte 3,50 m
                             - rode deklaag
                             - fundering van menggranulaat;
                                dikte 250 mm, breedte 4,00 m
                             - markering van thermoplast 0,30-2,70
                             - inclusief grondwerk
200060                       Aanbrengen voetpad                                                                         20,00          m       €                  85,00     €              1.700        10%        10%        15%         10%
                             Gerekend met:
                             - betontegels 300x300x60 mm;
                                breedte 1,80 m
                             - opsluitband 100x200 mm
                             - fundering van zand voor zandbed;
                                dikte 200 mm, breedte 2,00 m
                             - inclusief grondwerk
200070                       Aanbrengen fietspad t.p.v. hellingbaan                                                     66,00          m       €                 120,00     €              7.920        10%        10%        10%         15%
                             Gerekend met:
                             - asfaltverharding;
                                dikte 90 mm, breedte 3,50 m
                             - rode deklaag
                             - fundering van menggranulaat;
                                dikte 250 mm, breedte 4,00 m
                             - markering van thermoplast 0,30-2,70
200080                       Aanbrengen voetpad t.p.v. hellingbaan                                                      66,00          m       €                  75,00     €              4.950        10%        10%        15%         10%
                             Gerekend met:
                             - betontegels 300x300x60 mm;
                                breedte 1,80 m
                             - opsluitband 100x200 mm
                             - fundering van zand voor zandbed;
                                dikte 200 mm, breedte 2,00 m
 00-BDBK               Benoemde directe bouwkosten                                                                                                                          €           315.005
 00-NTDBK              Nader te detailleren bouwkosten (%)                                                             10,00%         %        €             315.005        €            31.501         0%          0%
 00-DBK              Directe bouwkosten                                                                                                                                     €           346.506
 00-IBKEK99                Eenmalige kosten (%)                                                                          2,00%        %        €             346.506        €             6.930         0%          0%
 00-IBKABK             Algemene bouwplaatskosten (%)                                                                     2,00%        %        €             346.506        €             6.930         0%          0%
 00-IBKUK              Uitvoeringskosten (%)                                                                             6,00%        %        €             346.506        €            20.790         0%          0%
 00-IBKAK1             Algemene kosten (%)                                                                               5,00%        %        €             381.156        €            19.058         0%          0%
 00-IBKW1              Winst (%)                                                                                         2,00%        %        €             400.214        €             8.004         0%          0%
 00-IBKR1              Risico (%)                                                                                        2,00%        %        €             400.214        €             8.004         0%          0%
 00-IBKB1              Bijdrage RAW (%)                                                                                  0,15%        %        €             417.475        €               626
 00-IBKB2              Bijdrage FCO (%)                                                                                  0,15%        %        €             417.475        €               626
 00-IBK              Indirecte bouwkosten                                                                               20,48% t.o.v. directe bouwkosten                    €            70.969
 00-VBK             Voorziene bouwkosten                                                                                                                                    €           417.475
 00-NBORBK           Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%)                                                          10,00%         %        €             417.475        €            41.747         0%          0%
 00-RBK             Risico's bouwkosten                                                                                 10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten                  €            41.747
 00-BK             Bouwkosten Deelraming Brug Graafsche raam                                                                                                                €           459.222

 00-BDVK               Benoemde directe vastgoedkosten                                                                                                                      €                     -
 00-DVK              Directe vastgoedkosten                                                                                                                                 €                     -
 00-IVK              Indirecte vastgoedkosten                                                                                     t.o.v. directe vastgoedkosten             €                     -
 00-VVK             Voorziene vastgoedkosten                                                                                                                                €                     -
 00-RVK             Risico's vastgoedkosten                                                                                       t.o.v. voorziene vastgoedkosten           €                     -
 00-VK             Vastgoedkosten Deelraming Brug Graafsche raam                                                                                                            €                     -

 00-DEK010               Ontwerpkosten aannemer na gunning (%)                                                           2,00%        %        €             417.475        €             8.349         0%          0%
 00-DEK015               Managementkosten aannemer na gunning (%)                                                        1,00%        %        €             417.475        €             4.175         0%          0%
 00-DEK025               Engineeringskosten opdrachtgever na gunning (%)                                                 1,00%        %        €             417.475        €             4.175         0%          0%
 00-DEK030               Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%)                                       2,50%        %        €             417.475        €            10.437         0%          0%
 00-DEK035               Engineeringskosten opdrachtgever voor gunning (%)                                               2,00%        %        €             417.475        €             8.349         0%          0%
 00-BDEK               Benoemde directe engineeringskosten                                                                                                                  €            35.485
 00-DEK              Directe engineeringskosten                                                                                                                             €            35.485
 00-VEK             Voorziene engineeringskosten                                                                                                                            €            35.485
 00-NBOREK           Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)                                                    5,00%        %        €                 35.485     €             1.774         0%          0%
 00-REK             Risico's engineeringskosten                                                                          5,00% t.o.v. voorz. engineeringskosten             €             1.774
 00-EK             Engineeringskosten Deelraming Brug Graafsche raam                                                                                                        €            37.260

 00-DOBK010              Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%)                       1,00%        %        €             417.475        €             4.175         0%          0%
 00-DOBK015              Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%)                     0,40%        %        €             417.475        €             1.670         0%          0%
 00-DOBK020              Kosten kabels & leidingen niet via contract (%)                                                 1,00%        %        €             417.475        €             4.175         0%          0%
 00-DOBK025              Communicatiekosten niet via contract (%)                                                        0,50%        %        €             417.475        €             2.087         0%          0%
 00-BDOBK              Benoemde directe overige bijkomende kosten                                                                                                           €            12.107
 00-DOBK             Directe overige bijkomende kosten                                                                                                                      €            12.107
 00-VOBK            Voorziene overige bijkomende kosten                                                                                                                     €            12.107
 00-NBOROBK          Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)                                             5,00%        %        €                 12.107     €               605         0%          0%
 00-ROBK            Risico's overige bijkomende kosten                                                                   5,00% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten           €               605
 00-OBK            Overige bijkomende kosten Deelraming Brug Graafsche raam                                                                                                 €            12.712

 00-INV            Investeringskosten Deelraming Brug Graafsche raam                                                                                                        €           509.194       Ingevuld   Ingevuld   Ingevuld    Ingevuld
                   Investeringskosten Deelraming Brug Graafsche raam (contante waarde)                                                                                      €                 -

                   Levensduurkosten:                                                                           Aantal keren        Eenheid             Kosten per keer          Totaal levensduur

 00-BDLEV               Benoemde directe levensduurkosten                                                                                                                   €                     -
 00-DLEV              Directe levensduurkosten                                                                                                                              €                     -
 00-ILEV              Indirecte levensduurkosten                                                                                  t.o.v. directe levensduurkosten           €                     -
 00-VLEV            Voorziene levensduurkosten                                                                                                                              €                     -
 00-RLEV            Risico's levensduurkosten                                                                                     t.o.v. voorziene levensduurkosten         €                     -
 00-LEV            Levensduurkosten Deelraming Brug Graafsche raam                                                                                                          €                     -    Leeg       Leeg       Leeg         Leeg
                   Levensduurkosten Deelraming Brug Graafsche raam (contante waarde)                                                                                        €                     -

 00-LCC            Investerings- & levensduurkosten Deelraming Brug Graafsche raam                                                                                          €           509.194
                   Investerings- & levensduurkosten Deelraming Brug Graafsche raam (contante waarde)                                                                        €                 -




Printdatum: 9-8-2017 12:40                                                                                                            Pagina 7 van 8                                                                                    Bestand: 20170808_2017-CUY025-SR-01_prob_brug
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                             Kragten BV - Afdeling calculatie                                                                                 Tabblad: Colofon

  Project: Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost - Projectnr: CUY025 - Opdr.gever: Gemeente Grave                                                                                              Prijspeil raming: 01-01-17
  Versie raming: Versie 1 - Status: Definitief - Opgesteld door: De heer R. Corstjens                                                                                                         Datum raming: 08-08-17

   Colofon                                                                                                                                                                                  Versie 3.05a (30 april 2014)




  Project:
   Project                                    Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost
   Omschrijving / specificatie                 Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost; fietsverbindingen
   Projectfase                                 Initiatief fase
   Opdrachtgever                               Gemeente Grave
   Projectmanager                              De heer P. Hamaekers
   Manager projectbeheersing                   De heer P. Hamaekers
   Technisch manager                           Naam technisch manager

  Raming:
   Type raming                                 SSK-raming
   Datum opstelling raming                     08-08-17
   Opsteller raming                            De heer R. Corstjens
   Mede opstellers raming                      De heer J. Witte
   Versie raming                               Versie 1
   Status raming                               Definitief
   Prijspeil raming                            01-01-17
   Valuta                                      Euro

  Archivering:
   Project-/dossier-/SAP-nummer                CUY025
   Documentnummer raming                       2017-CUY025-SR-01
   Nummer kostenrapportage                     2017-CUY025-SR-01 ramingsrapportage
   Bestandsnaam raming                         20170808_2017-CUY025-SR-01_prob_parkeerterrein.xlsm
   Locatie (map) opgeslagen raming             P:\prj100\CUY\025\UitwOpdr\1_Werk\Meerwerk\Aanvullende opdracht fietsverbindingen\SSK-raming\Werkbestanden SSK raming

  Toetsing:
   Raming intern getoetst door                 De heren P. Hamaekers, J. Witte en S. Rademakers
   Datum interne toetsing                      08-08-17
   Raming extern getoetst door                 Naam externe toetser
   Datum externe toetsing                      Datum

  Parafering:
   Paraaf opsteller raming                     Paraaf
   Paraaf interne toetser                      Paraaf
   Paraaf externe toetser                      Paraaf
   Paraaf projectleider                        Paraaf
   Paraaf manager projectbeheersing            Paraaf
   Paraaf projectmanager                       Paraaf




Printdatum: 9-8-2017 12:30                                                                              Pagina 1 van 8                                                 Bestand: 20170808_2017-CUY025-SR-01_prob_parkeerterrein
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                                                Kragten BV - Afdeling calculatie                                                                                                                          Tabblad: Samenvatting LCC


  Project: Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost - Projectnr: CUY025 - Opdr.gever: Gemeente Grave                                                                                                                                                                                 Prijspeil raming: 01-01-17
  Versie raming: Versie 1 - Status: Definitief - Opgesteld door: De heer R. Corstjens                                                                                                                                                                                            Datum raming: 08-08-17
   Samenvatting LCC en deelramingen                                                                                                                                                                                                                                              Versie 3.05a (30 april 2014)




  Deelramingen                                                            Geactiveerd             Investerings-              Levensduur-                        Project-                    Investerings-                 Levensduur-                   Project-                  Gemiddeld jaarlijkse

                                                                                                     kosten                     kosten                          kosten                         kosten                       kosten                      kosten                     onderhoudskosten

                                                                                                  Looptijd 1 jaar            Looptijd 1 jaar               Looptijd 1 jaar                 Looptijd 1 jaar               Looptijd 1 jaar             Looptijd 1 jaar                 Looptijd 1 jaar

                                                                                                                             Projectkosten                                                              Contantewaardeberekening tijdelijk uitgezet                                Niet gekapitaliseerd


   Deelraming Fietspad Jan Luijkenstraat                                     Nee           €                         -   €                        -    €                        -                  Tijdelijk uit                 Tijdelijk uit              Tijdelijk uit   €                 - [€/jaar]
   Deelraming Parkeerterrein Basisschool                                      Ja          €                   163.784    €                        -   €                  163.784                   Tijdelijk uit                 Tijdelijk uit              Tijdelijk uit   €                 - [€/jaar]
   Deelraming Brug Graafsche raam                                            Nee           €                         -   €                        -    €                        -                  Tijdelijk uit                 Tijdelijk uit              Tijdelijk uit   €                 - [€/jaar]
   Objectoverstijgende risico's                                               Ja          €                     8.189    €                        -   €                    8.189                   Tijdelijk uit                 Tijdelijk uit              Tijdelijk uit   €                 - [€/jaar]
   Scheefte                                                                                €                   (1.603) €                          -    €                   (1.603)                 Tijdelijk uit                 Tijdelijk uit              Tijdelijk uit   €                 - [€/jaar]
   BTW                                                                       Nee           €                         -   €                        -    €                        -                  Tijdelijk uit                 Tijdelijk uit              Tijdelijk uit   €                 - [€/jaar]
  Projectkosten exclusief BTW                                                             €                   170.370    €                        -   €                  170.370       €                       -     €                       -   €                      -   €                 - [€/jaar]
                                                                                                                                                                              Ok                             Ok                            Ok                          Ok

                                                                                                                                                                                    Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstige situatie) over 1 jaar                €                 - [€/jaar]

                                                                                                                                                                                        Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (huidige situatie) over 1 jaar                €                 - [€/jaar]
                                                                                                                                                                                                                   Verschil gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten           €                 - [€/jaar]

  Handige checks binnen investeringskosten (excl. BTW):
    Verhouding voorziene kosten t.o.v. investeringskosten                                                        88%                         10%      Verhouding nader te detailleren bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW)
    Verhouding risicoreservering t.o.v. investeringskosten                                                       12%                         20%      Verhouding indirecte bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW)
    Investeringskosten                                                                                          100%                          8%      Verhouding engineeringskosten t.o.v. bouwkosten
    Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen investeringskosten                               14%                          3%      Verhouding overige bijkomende kosten t.o.v. bouwkosten
    Verhouding scheefte t.o.v. deterministische investeringskosten                                             -0,9%                         1,68     Opslagfactor investeringskosten t.o.v. benoemde bouwkosten
    Gemiddeld percentage BTW in de raming van de investeringskosten                                            0,00%
    Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de investeringskosten?                              Ja                             1 Looptijd in jaren van de investeringskosten: vanaf 1 t/m 1

  Handige checks binnen levensduurkosten (excl. BTW):
    Verhouding voorziene kosten t.o.v. levensduurkosten                                                           0%                            0% Verhouding nader te detailleren levensduur- t.o.v. benoemde levensduurkosten (excl. BTW)
    Verhouding risicoreservering t.o.v. levensduurkosten                                                          0%                            0% Verhouding indirecte levensduur- t.o.v. benoemde levensduurkosten (excl. BTW)
    Levensduurkosten                                                                                              0%
    Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen levensduurkosten                                  0%                     0,00% Percentage gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. investeringskosten, in toekomstige situatie
    Verhouding scheefte t.o.v. deterministische investeringskosten                                              n.v.t.                   0,00% Percentage gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. investeringskosten, in huidige situatie
    Gemiddeld percentage BTW in de raming van de levensduurkosten                                                    -
    Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de levensduurkosten?                                Ja                             1 Looptijd in jaren van de levensduurkosten: vanaf 1 t/m 1

  Handige checks binnen projectkosten (excl. BTW):
    Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de projectkosten?                                    Ja                            1 Looptijd in jaren van de projectkosten (lifecycle): vanaf 1 t/m 1




Printdatum: 9-8-2017 12:30                                                                                                                     Pagina 2 van 8                                                                                              Bestand: 20170808_2017-CUY025-SR-01_prob_parkeerterrein
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                                                                          Kragten BV - Afdeling calculatie                                                                                                                   Tabblad: Samenvatting SSK


  Project: Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost      - Projectnr: CUY025 - Opdr.gever: Gemeente Grave                                                                                                                           Prijspeil raming:                     01-01-17
  Versie raming: Versie 1 - Status: Definitief -    Opgesteld door: De heer R. Corstjens                                                                                                                                        Datum raming:                        08-08-17

  Samenvatting SSK                                                                                                                                                                                                                                 Versie 3.05a (30 april 2014)
                                                                                                   Kostengroepen                                                                                      Voorziene kosten       Risicoreservering                          Totaal
                                                                                                                        Directe kosten           Directe kosten               Indirecte kosten
                                                                                                Kostencategorieën
                                                                                                                             Benoemd         Nader te detailleren

  Investeringskosten (indeling naar categorie):

     Bouwkosten Deelraming Fietspad Jan Luijkenstraat (= niet meegenomen)                                           €              -     €                    -     €                         -   €                -     €                  -      €                       -
     Bouwkosten Deelraming Parkeerterrein Basisschool                                                               €        101.323     €               10.132     €                    22.828   €          134.282     €             13.428      €                 147.711
     Bouwkosten Deelraming Brug Graafsche raam (= niet meegenomen)                                                  €              -     €                    -     €                         -   €                -     €                  -      €                       -
    Bouwkosten                                                                                                      €        101.323     €               10.132     €                    22.828   €          134.282     €             13.428      €                 147.711

    Vastgoedkosten                                                                                                  €                -   €                      -   €                         -   €                  -   €                    -    €                         -

     Engineeringskosten Deelraming Fietspad Jan Luijkenstraat (= niet meegenomen)                                   €              -     €                      -   €                         -   €                 -    €                   -     €                       -
     Engineeringskosten Deelraming Parkeerterrein Basisschool                                                       €         11.414     €                      -   €                         -   €            11.414    €                 571     €                  11.985
     Engineeringskosten Deelraming Brug Graafsche raam (= niet meegenomen)                                          €              -     €                      -   €                         -   €                 -    €                   -     €                       -
    Engineeringskosten                                                                                              €         11.414     €                      -   €                         -   €            11.414    €                 571     €                  11.985

     Overige bijkomende kosten Deelraming Fietspad Jan Luijkenstraat (= niet meegenomen)                            €              -     €                    -     €                         -   €                -     €                  -      €                       -
     Overige bijkomende kosten Deelraming Parkeerterrein Basisschool                                                €          3.894     €                    -     €                         -   €            3.894     €                195      €                   4.089
     Overige bijkomende kosten Deelraming Brug Graafsche raam (= niet meegenomen)                                   €              -     €                    -     €                         -   €                -     €                  -      €                       -
    Overige bijkomende kosten                                                                                       €          3.894     €                    -     €                         -   €            3.894     €                195      €                   4.089
  Subtotaal investeringskosten                                                                                      €        116.631     €               10.132     €                    22.828   €          149.590     €             14.194      €                 163.784
    Objectoverstijgende risico's                                                                                                                                                                                         €              8.189      €                   8.189
  Investeringskosten deterministisch                                                                                €        116.631     €               10.132     €                    22.828   €          149.590     €             22.383      €                 171.973
    Scheefte                                                                                                                                                                                                             €             (1.603)     €                  (1.603)
  Investeringskosten exclusief BTW                                                                                                                                                                €          149.590     €             20.780      €                 170.370
    BTW (= niet meegenomen)                                                                                                                                                                       €                -     €                  -      €                       -
  Investeringskosten exclusief BTW                                                                                                                                                                €          149.590     €             20.780      €                 170.370


                             Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten exclusief BTW tussen                                                                                    €           152.819           en                 €                  187.919
                                                                                              Variatiecoëfficiënt                                                                                                              10%

  Levensduurkosten:


  Subtotaal levensduurkosten                                                                                        €                -   €                      -   €                         -   €                  -   €                    -    €                         -
   Objectoverstijgende risico's                                                                                                                                                                                          €                    -    €                         -
  Levensduurkosten deterministisch                                                                                  €                -   €                      -   €                         -   €                  -   €                    -    €                         -
   Scheefte                                                                                                                                                                                                              €                    -    €                         -
  Levensduurkosten exclusief BTW                                                                                                                                                                  €                  -   €                    -    €                         -
   BTW (= niet meegenomen)                                                                                                                                                                        €                  -   €                    -    €                         -
  Levensduurkosten exclusief BTW                                                                                                                                                                  €                  -   €                    -    €                         -

                             Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten exclusief BTW tussen                                                                                      €                  -         en                  €                         -
                                                                                            Variatiecoëfficiënt                                                                                                              #GETAL!


 Projectkosten exclusief BTW                                                                                                                                                                      €          149.590     €             20.780      €               170.370


             Budgetvaststelling investeringskosten:
              Investeringskosten exclusief BTW                                                                                                                                                    €          149.590     €             20.780      €                 170.370
              Organisatiegebonden kosten                                                                                                                      0% €                   170.370      €                -                               €                       -
              Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier)                                                                                                                                                          €                  -      €                       -
              Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier)                                                                                                                                                €                  -      €                       -
             Aan te houden risicoreservering en totaal budget investeringskosten                                                                                                                  €          149.590     €             20.780      €                 170.370

             Budgetvaststelling levensduurkosten:
              Levensduurkosten exclusief BTW                                                                                                                                                      €                  -   €                    -    €                         -
              Organisatiegebonden kosten                                                                                                                      0% €                            -   €                  -                             €                         -
              Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier)                                                                                                                                                          €                    -    €                         -
              Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier)                                                                                                                                                €                    -    €                         -
             Aan te houden risicoreservering en totaal budget levensduurkosten                                                                                                                    €                  -   €                    -    €                         -




Printdatum: 9-8-2017 12:30                                                                                                                                              Pagina 3 van 8                                                                                            Bestand: 20170808_2017-CUY025-SR-01_prob_parkeerterrein
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                                      Kragten BV - Afdeling calculatie                                                                                                                Tabblad: Prob. resultaten


  Project: Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost - Projectnr: CUY025 - Opdr.gever: Gemeente Grave                                                                                                                           Prijspeil raming:                              01-01-17
  Versie raming: Versie 1 - Status: Definitief - Opgesteld door: De heer R. Corstjens                                                                                                                                      Datum raming:                                 08-08-17

         Probabilistische resultaten                                                                                                                                                                                                                   Versie 3.05a (30 april 2014)




       Probabilistische berekeningsmethode

            Simulatiedatum                                                                                         8 augustus 2017
            Simulatieaantal                                                                                                 10.000
            Afhankelijkheid                                                                                             Afhankelijk
            Verdeling                                                                                                     Driehoek
            Over- en onderschrijdingswaarde                                                                                     5%

       Probabilistische resultaten investeringskosten

           Deterministische investeringskosten exclusief BTW = modus (T_waarde)                                €          171.973
           Scheefte investeringskosten exclusief BTW                                                           €            1.603-
          Probabilistische investeringskosten exclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde)                           €          170.370
          Variatiecoëfficiënt investeringskosten                                                                              10%
           Standaardafwijking investeringskosten                                                               €           16.459
           Scheefheid                                                                                                        0,09
           Minimum waarde                                                                                      €          123.475
           Maximum waarde                                                                                      €          227.417

            P5 (investeringskosten met 95% kans op overschrijding)                                             €          143.692
            P15 (investeringskosten met 85% kans op overschrijding)                                            €          152.819
            P50 (investeringskosten met 50% kans op overschrijding) = mediaan                                  €          170.299
            P85 (investeringskosten met 15% kans op overschrijding)                                            €          187.919
            P95 (investeringskosten met 5% kans op overschrijding)                                             €          197.972

           Aanbrengen rijbaan en parkeervakken, (object: Parkeerterrein Basisschool, oorzaak: prijs)                        35,0%
           Aanbrengen rijbaan en parkeervakken, (object: P-terrein Basisschool, oorzaak: hoeveelheid)                       22,3%
           Aanbrengen fietspad, (object: Parkeerterrein Basisschool, oorzaak: prijs)                                        13,9%
           Aanbrengen fietspad, (object: Parkeerterrein Basisschool, oorzaak: hoeveelheid)                                   7,7%
           Aanbrengen trottoir, (object: Parkeerterrein Basisschool, oorzaak: prijs)                                         5,7%
           Grond ontgraven uit cunet parkeervakken, (object: Parkeerterrein Basisschool, oorzaak: prijs)                     5,3%
           Grond ontgraven uit cunet parkeervakken (object: P-terrein Basisschool, oorzaak: hoeveelheid)                     3,6%
           Aanbrengen trottoir, (object: Parkeerterrein Basisschool, oorzaak: hoeveelheid)                                   3,0%
           Overig                                                                                                            3,4%
           Totaal                                                                                                          100,0%
          Risicobijdragen investeringskosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen)                                 Afbeelding 1. Kansdichtheidsfunctie en kansverdelingsfunctie van de investeringskosten




Printdatum: 9-8-2017 12:30                                                                                                       Pagina 4 van 8                                                                                       Bestand: 20170808_2017-CUY025-SR-01_prob_parkeerterrein
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                                         Kragten BV - Afdeling calculatie                                                                                    Tabblad: Objectoverstijgende risico's


                    Project: Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost - Projectnr: CUY025 - Opdr.gever: Gemeente Grave                                       Prijspeil raming:             01-01-17
                    Versie raming: Versie 1 - Status: Definitief - Opgesteld door: De heer R. Corstjens                                                  Datum raming:                08-08-17

                     Objectoverstijgende risico's                                                                                                                   Versie 3.05a (30 april 2014)
     WAAR             Deelraming aan                                                                                                                                                   Totaal      BTW     Spreidingen hvd %         Spreidingen prijzen %
                                                                                                                                                                                                            Hvd         Hvd           Prijs        Prijs
      Code          Omschrijving post                                                                               Hoeveelheid     Eenheid                       Prijs                             %
                                                                                                                                                                                                           L (%)       U (%)          L (%)        U (%)
                    Objectoverstijgende risicio's investeringskosten:                                                       Kans    Eenheid                     Gevolg                  Totaal

 NBOORINV              Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%)                                      5,00%        %        €              163.784      €            8.189     0,00%   0%           0%
                                                                                                                           5,00% t.o.v. subtotaal investeringskosten
 OORINV            Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten                                                                                                   €            8.189     0,00%   Leeg       Leeg            Leeg         Leeg
                   Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd                                                                                   €                -




Printdatum: 9-8-2017 12:30                                                                                                          Pagina 5 van 8                                                                       Bestand: 20170808_2017-CUY025-SR-01_prob_parkeerterrein
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>CROW SSK-Rekenmodel                                                                                                          Kragten BV - Afdeling calculatie                                                                                       Tabblad: Parkeerterrein Basisschool


                    Project: Aanvullend onderzoek BMV Grave-Oost - Projectnr: CUY025 - Opdr.gever: Gemeente Grave                                      Prijspeil raming:              01-01-17
                    Versie raming: Versie 1 - Status: Definitief - Opgesteld door: De heer R. Corstjens                                                 Datum raming:                 08-08-17

                     Deelraming Parkeerterrein Basisschool                                                                                                          Versie 3.05a (30 april 2014)
     WAAR             Deelraming aan                                                                                                                                                   Totaal        Spreidingen hvd %    Spreidingen prijzen %
                                                                                                                                                                                                      Hvd         Hvd      Prijs        Prijs
      Code          Omschrijving post                                                                           Hoeveelheid        Eenheid                        Prijs
                                                                                                                                                                                                     L (%)       U (%)     L (%)        U (%)

                    Investeringskosten:                                                                             Hoeveelheid      Eenheid                        Prijs

3                            Parkeerterrein basisschool                                                                                                                     €                   -     0%          0%        0%           0%
                             Gerekend met:
                             - uitbreiden bestaand parkeerterrein
                             - aanbrengen fietspad en trottoir langs bestaande perceelsgrens

300010                       Verwijderen begroeiing                                                                      0,95         are      €                100,00      €               95        10%        10%        15%         10%
                             Gerekend met:
                             - hoogte begroeiing ca. 0,50 m
                             - vrijgekomen materialen afvoeren naar erkende verwerker
                             - inclusief stort- en acceptatiekosten

300020                       Opbreken betonstraatstenen                                                                635,00         m2       €                   2,50     €            1.588        10%        10%        10%         10%
                             Gerekend met:
                             - t.p.v. rijbaan en parkeerstrook
                             - betonstraatstenen keiformaat
                             - voor hergebruik geschikte betonstraatstenen
                               hergebruiken (ca. 570 m²)
                             - overige materialen afvoeren
                             - inclusief stort- en acceptatiekosten
300030                       Opbreken betontegels                                                                      250,00         m2       €                   2,50     €              625        10%        10%        10%         10%
                             Gerekend met:
                             - t.p.v. trottoir
                             - betontegels 300x300x60 mm
                             - vrijgekomen materialen afvoeren
                             - inclusief stort- en acceptatiekosten
300210                       Grond ontgraven uit cunet parkeervakken                                                   425,00         m3       €                  35,00     €          14.875         10%        10%        10%         15%
                             Gerekend met:
                             - gemiddelde diepte 0,38 m
                             - vrijgekomen grond afvoeren naar erkende verwerker
                             - inclusief stort- en acceptatiekosten
                             - uitgaande van bodemkwaliteitsklasse "industrie"
300220                       Grond ontgraven uit cunet trottoir                                                         75,00         m3       €                  36,00     €            2.700        10%        10%        10%         15%
                             Gerekend met:
                             - diepte van 0,08 tot 0,21 m
                             - vrijgekomen grond afvoeren naar erkende verwerker
                             - inclusief stort- en acceptatiekosten
                             - uitgaande van bodemkwaliteitsklasse "industrie"
300230                       Grond ontgraven uit cunet fietspad                                                        225,00         m3       €                  35,00     €            7.875        10%        10%        10%         15%
                             Gerekend met:
                             - gemiddelde diepte 0,34 m
                             - vrijgekomen grond afvoeren naar erkende verwerker
                             - inclusief stort- en acceptatiekosten
                             - uitgaande van bodemkwaliteitsklasse "industrie"
300310                       Op hoogte stellen putrand                                                                   2,00          st      €                170,00      €              340        10%        10%        15%         10%
                             Gerekend met:
                             - op hoogte stellen bestaande putrand
                             - 3 stellagen

300410                       Aanbrengen rijbaan en parkeervakken                                                      1.385,00        m2       €                  26,00     €          36.010         10%        10%        15%         10%
                             Gerekend met:
                             - betonstraatstenen keiformaat vrijgekomen volgens bp 300010 (ca. 570 m²)
                                en/of te leveren
                             - inclusief straatlaag
                             - inclusief intrillen
                             - fundering van menggranulaat dikte 250 mm
300420                       Aanbrengen trottoir                                                                       535,00         m2       €                  26,00     €          13.910         10%        10%        15%         10%
                             Gerekend met:
                             - betontegels 300x300x60 mm
                             - inclusief straatlaag
                             - inclusief intrillen
                             - zand voor zandbed dikte 200 mm
                             - inclusief verdichten
300430                       Aanbrengen fietspad                                                                       660,00         m2       €                  33,00     €          21.780         10%        10%        15%         10%
                             Gerekend met:
                             - asfaltverharding;
                                dikte 90 mm, breedte 3,50 m
                             - rode deklaag
                             - fundering van menggranulaat;
                                dikte 250 mm, breedte 4,00 m
                             - markering van thermoplast 0,30-2,70
300440                       Herstraten t.p.v. aansluiting op bestaande situatie                                        85,00         m2       €                  16,50     €            1.403        10%        10%        20%         10%
                             Gerekend met:
                             - betonstraatstenen keiformaat
                             - inclusief straatlaag
                             - inclusief intrillen

300510                       Inzaaien groenstrook.                                                                       3,50         are      €                  35,00     €              123        10%        10%        10%         15%
                             Gerekend met:
                             - t.b.v. gazon
                             - horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3
                             - zaadmengsel t.b.v. gazon
                             - hoeveelheid: 0,8 kg/100 m²
 00-BDBK               Benoemde directe bouwkosten                                                                                                                          €         101.323
 00-NTDBK              Nader te detailleren bouwkosten (%)                                                             10,00%         %        €             101.323        €          10.132         0%          0%
 00-DBK              Directe bouwkosten                                                                                                                                     €         111.455
 00-IBKEK99                Eenmalige kosten (%)                                                                          2,00%        %        €             111.455        €           2.229         0%          0%
 00-IBKABK             Algemene bouwplaatskosten (%)                                                                     2,00%        %        €             111.455        €           2.229         0%          0%
 00-IBKUK              Uitvoeringskosten (%)                                                                             6,00%        %        €             111.455        €           6.687         0%          0%
 00-IBKAK1             Algemene kosten (%)                                                                               5,00%        %        €             122.600        €           6.130         0%          0%
 00-IBKW1              Winst (%)                                                                                         2,00%        %        €             128.730        €           2.575         0%          0%
 00-IBKR1              Risico (%)                                                                                        2,00%        %        €             128.730        €           2.575         0%          0%
 00-IBKB1              Bijdrage RAW (%)                                                                                  0,15%        %        €             134.282        €             201
 00-IBKB2              Bijdrage FCO (%)                                                                                  0,15%        %        €             134.282        €             201
 00-IBK              Indirecte bouwkosten                                                                               20,48% t.o.v. directe bouwkosten                    €          22.828
 00-VBK             Voorziene bouwkosten                                                                                                                                    €         134.282
 00-NBORBK           Niet benoemd objectrisico bouwkosten (%)                                                          10,00%         %        €             134.282        €          13.428         0%          0%
 00-RBK             Risico's bouwkosten                                                                                 10,00% t.o.v. voorziene bouwkosten                  €          13.428
 00-BK             Bouwkosten Deelraming Parkeerterrein Basisschool                                                                                                         €         147.711

 00-BDVK               Benoemde directe vastgoedkosten                                                                                                                      €                   -
 00-DVK              Directe vastgoedkosten                                                                                                                                 €                   -
 00-IVK              Indirecte vastgoedkosten                                                                                     t.o.v. directe vastgoedkosten             €                   -
 00-VVK             Voorziene vastgoedkosten                                                                                                                                €                   -
 00-RVK             Risico's vastgoedkosten                                                                                       t.o.v. voorziene vastgoedkosten           €                   -
 00-VK             Vastgoedkosten Deelraming Parkeerterrein Basisschool                                                                                                     €                   -

 00-DEK010               Ontwerpkosten aannemer na gunning (%)                                                           2,00%        %        €             134.282        €           2.686         0%          0%
 00-DEK015               Managementkosten aannemer na gunning (%)                                                        1,00%        %        €             134.282        €           1.343         0%          0%
 00-DEK025               Engineeringskosten opdrachtgever na gunning (%)                                                 1,00%        %        €             134.282        €           1.343         0%          0%
 00-DEK030               Onderzoek- & ontwerpkosten opdrachtgever voor gunning (%)                                       2,50%        %        €             134.282        €           3.357         0%          0%
 00-DEK035               Engineeringskosten opdrachtgever voor gunning (%)                                               2,00%        %        €             134.282        €           2.686         0%          0%
 00-BDEK               Benoemde directe engineeringskosten                                                                                                                  €          11.414
 00-VEK             Voorziene engineeringskosten                                                                                                                            €          11.414
 00-NBOREK           Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)                                                    5,00%        %        €                11.414      €             571         0%          0%
 00-REK             Risico's engineeringskosten                                                                          5,00% t.o.v. voorz. engineeringskosten             €             571
 00-EK             Engineeringskosten Deelraming Parkeerterrein Basisschool                                                                                                 €          11.985

 00-DOBK010              Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%)                       1,00%        %        €             134.282        €            1.343        0%          0%
 00-DOBK015              Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%)                     0,40%        %        €             134.282        €              537        0%          0%
 00-DOBK020              Kosten kabels & leidingen niet via contract (%)                                                 1,00%        %        €             134.282        €            1.343        0%          0%
 00-DOBK025              Communicatiekosten niet via contract (%)                                                        0,50%        %        €             134.282        €              671        0%          0%
 00-BDOBK              Benoemde directe overige bijkomende kosten                                                                                                           €            3.894
 00-VOBK            Voorziene overige bijkomende kosten                                                                                                                     €            3.894
 00-NBOROBK          Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)                                             5,00%        %        €                  3.894     €              195        0%          0%
 00-ROBK            Risico's overige bijkomende kosten                                                                   5,00% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten           €              195
 00-OBK            Overige bijkomende kosten Deelraming Parkeerterrein Basisschool                                                                                          €            4.089

 00-INV            Investeringskosten Deelraming Parkeerterrein Basisschool                                                                                                 €         163.784       Ingevuld   Ingevuld   Ingevuld    Ingevuld
                   Investeringskosten Deelraming Parkeerterrein Basisschool (contante waarde)                                                                               €               -




Printdatum: 9-8-2017 12:30                                                                                                            Pagina 8 van 8                                                                         Bestand: 20170808_2017-CUY025-SR-01_prob_parkeerterrein
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>