<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>UAV-GC 2005</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 1 ─ ALGEMEEN ....................................................................................................4
  § 1 Begripsbepalingen.............................................................................................................. 4
  § 2 Vertegenwoordiging van partijen .......................................................................................... 5
HOOFDSTUK 2 ─ ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN...............................................6
  § 3 Verplichtingen van de Opdrachtgever ................................................................................... 6
  § 4 Verplichtingen van de Opdrachtnemer .................................................................................. 7
  § 5 Contractoverneming ........................................................................................................... 9
  § 6 Zelfstandige hulppersonen .................................................................................................. 9
HOOFDSTUK 4 ─ PLANNING EN COÖRDINATIE .......................................................................10
  § 7 Planning.......................................................................................................................... 10
  § 8 Verband met andere werken.............................................................................................. 10
HOOFDSTUK 5 ─ VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN, BESCHIKKINGEN EN TOESTEMMINGEN;
WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN...............................................................................................11
  § 9 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen: verplichtingen van de
  Opdrachtgever ...................................................................................................................... 11
  § 10 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen: verplichtingen van de
  Opdrachtnemer ..................................................................................................................... 12
  § 11 Wettelijke voorschriften en beschikkingen ......................................................................... 13
  § 12 Veiligheid en gezondheid ................................................................................................ 14
HOOFDSTUK 6 ─ BODEMASPECTEN .......................................................................................15
  § 13 Bodemaspecten ............................................................................................................. 15
  § 14 Wijzigingen opgedragen door de Opdrachtgever ................................................................ 16
  § 15 Wijzigingen op initiatief van de Opdrachtnemer .................................................................. 18
  § 16 Schorsing, ontbinding en opzegging ................................................................................. 19
  § 17 Werkterrein.................................................................................................................... 20
  § 18 Reclame........................................................................................................................ 20
  § 19 Kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsplan .............................................................................. 21
  § 20 Toetsing van Ontwerpwerkzaamheden ............................................................................. 21
  § 21 Toetsing van Uitvoeringswerkzaamheden en Onderhoudswerkzaamheden ........................... 22
  § 22 Acceptatieprocedure ─ Uitgangspunten ............................................................................ 23
  § 23 Acceptatieprocedure ─ Procedureverloop.......................................................................... 24
  § 24 Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk .............................................................. 26
  § 25 Herkeuring en aanvaarding na weigering van het Werk....................................................... 27
  § 26 Vervroegde ingebruikneming van het Werk door de Opdrachtgever...................................... 27
  § 27 Onderhoudstermijn ......................................................................................................... 28
  § 28 Aansprakelijkheid voor gebreken na de feitelijke datum van oplevering ................................. 28
HOOFDSTUK 11 ─ MEERJARIG ONDERHOUD..........................................................................29
  § 29 Meerjarig Onderhoud ...................................................................................................... 29
  § 30 Aanvaarding van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud ................................................... 30
  § 31 Herkeuring en aanvaarding na weigering van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud............ 31
  § 32 Aansprakelijkheid voor tekortkomingen in het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud na afloop van
  de Meerjarige Onderhoudsperiode........................................................................................... 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 12 ─ BETALING, STELPOSTEN, OMZETBELASTING, BOETEBEDING, BONUS,
VERPANDING, CESSIE.............................................................................................................31
  § 33 Betaling......................................................................................................................... 31
  § 34 Stelposten ..................................................................................................................... 32
  § 35 Omzetbelasting .............................................................................................................. 33
  § 36 Boetebeding en bonus .................................................................................................... 33
  § 37 Verpanding en cessie ..................................................................................................... 34
HOOFDSTUK 13 ─ ZEKERHEIDSTELLING, VERZEKERING .......................................................34
  § 38 Zekerheidstelling ............................................................................................................ 34
  § 39 Verzekering ................................................................................................................... 35
HOOFDSTUK 14 ─ INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.....................................................36
  § 40 Intellectuele eigendomsrechten ........................................................................................ 36
HOOFDSTUK 15 ─ SCHADE AAN HET WERK ...........................................................................37
  § 41 Schade aan het Werk ..................................................................................................... 37
HOOFDSTUK 16 ─ IN GEBREKE BLIJVEN, ONVERMOGEN OF OVERLIJDEN VAN EEN DER
PARTIJEN................................................................................................................................38
  § 42 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de Opdrachtgever ..................................... 38
  § 43 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de Opdrachtnemer.................................... 39
HOOFDSTUK 17 ─ KOSTENVERGOEDING, TERMIJNSVERLENGING, PROCEDURE
AFWIKKELING GEVOLGEN WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER..................................41
  § 44 Kostenvergoeding en/of termijnsverlenging........................................................................ 41
  § 45 Procedure afwikkeling gevolgen Wijzigingen door de Opdrachtgever .................................... 42
HOOFDSTUK 18 ─ VASTLEGGEN VAN DE TOESTAND; BESLECHTING VAN GESCHILLEN .......44
  § 46 Vastleggen van de toestand............................................................................................. 44
  § 47 Beslechting van geschillen............................................................................................... 45
  § 48 Toepasselijk recht .......................................................................................................... 45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 1 ─ ALGEMEEN
§ 1 Begripsbepalingen
Aan de volgende in de Overeenkomst met een hoofdletter gebezigde woorden wordt door partijen de
bijbehorende betekenis toegekend:
       (a) Aanbieding: contractdocument waarmee de Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven het
            Werk en, eventueel, het Meerjarig Onderhoud te willen realiseren conform het bepaalde in
            de Overeenkomst tegen betaling van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs.
       (b) Acceptatie: schriftelijke aan de Opdrachtnemer gerichte mededeling waarin de
            Opdrachtgever verklaart geen bezwaar te hebben tegen door de Opdrachtnemer ter
            Acceptatie voorgelegde Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden,
            resultaten van Werkzaamheden of Wijzigingen in de zin van § 15 lid 3.
       (c) Basisovereenkomst:       de    door    partijen ingevulde   en    ondertekende    Model
            Basisovereenkomst.
       (d) Documenten: alle informatie door of namens de Opdrachtnemer geproduceerd in het
            kader van de Werkzaamheden, ongeacht de aard van de informatiedrager waarop of
            waarin deze informatie is vastgelegd.
       (e) Meerjarig Onderhoud: het in de Basisovereenkomst genoemde Meerjarig Onderhoud van
            het Werk dat de Opdrachtnemer op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door
            middel van Onderhoudswerkzaamheden dient te realiseren.
       (f)  Meerjarige Onderhoudsperiode: de in de Basisovereenkomst genoemde periode waarin de
            Opdrachtnemer het Meerjarig Onderhoud moet realiseren.
       (g) Onderhoudsdocumenten: door of namens de Opdrachtnemer in het kader van de
            Onderhoudswerkzaamheden geproduceerde Documenten.
       (h) Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering van goederen,
            die de Opdrachtnemer, naast en in aanvulling op de Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaam-
            heden moet verrichten om het Meerjarig Onderhoud te realiseren.
       (i)  Ontwerpdocumenten: door of namens de Opdrachtnemer in het kader van de Ontwerp-
            werkzaamheden geproduceerde Documenten.
       (j)  Ontwerpwerkzaamheden: de als zodanig in de Basisovereenkomst aangemerkte
            Werkzaamheden die de Opdrachtnemer moet verrichten.
       (k) Opdrachtgever: in de Basisovereenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon die de
            Opdrachtnemer opdraagt het Werk en, indien overeengekomen, het Meerjarig Onderhoud te
            realiseren.
       (l)  Opdrachtnemer: in de Basisovereenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon aan wie
            de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, het Meerjarig Onderhoud is
            opgedragen.
       (m) Overeenkomst: de tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer tot stand gekomen
            overeenkomst van aanneming van werk.
       (n) UAV-GC 2005: Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen
            2005.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>       (o) Uitvoeringsdocumenten: door of namens de Opdrachtnemer in het kader van de
            Uitvoeringswerkzaamheden geproduceerde Documenten.
       (p) Uitvoeringswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de levering van goederen,
            die de Opdrachtnemer naast en in aanvulling op de Ontwerpwerkzaamheden moet
            verrichten om het Werk te realiseren.
       (q) Vraagspecificatie: het als zodanig in de Basisovereenkomst aangemerkte contractdocu-
            ment dat door of namens de Opdrachtgever is vervaardigd, op basis waarvan de
            Opdrachtnemer zijn Aanbieding heeft opgesteld en ingediend.
       (r)  Werk: het in de Basisovereenkomst omschreven werk dat de Opdrachtnemer op basis van
            de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerk-
            zaamheden dient te realiseren.
       (s) Werkzaamheden: het geheel van Ontwerp-, Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden,
            dat de Opdrachtnemer moet verrichten om te bewerkstelligen dat het Werk op de in de
            Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering en, indien overeengekomen,
            gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode, aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende
            eisen beantwoordt.
       (t)  Wijziging: elke wijziging als genoemd in § 14 lid 1, § 15 lid 1, § 15 lid 2, en § 15 lid 3.
§ 2 Vertegenwoordiging van partijen
1      De Opdrachtgever is gerechtigd een of meer vertegenwoordigers aan te wijzen om als zijn
       gemachtigde op te treden in zaken het Werk en het Meerjarig Onderhoud betreffende, dan wel
       de als zodanig aangewezen persoon of personen door anderen te vervangen.
2      De Opdrachtgever is gerechtigd een of meer personen aan te wijzen om de gemachtigde van
       de Opdrachtgever bij te staan dan wel als zodanig aangewezen personen door anderen te
       vervangen.
3      De Opdrachtgever stelt de Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in kennis van elke aanwijzing als
       bedoeld in de leden 1 en 2, indien deze niet reeds in de Vraagspecificatie is gedaan, en van elke
       wijziging of intrekking van een dergelijke aanwijzing.
4      De gemachtigde van de Opdrachtgever vertegenwoordigt de Opdrachtgever voorzover de
       bevoegdheid daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk aan de Opdrachtnemer is meegedeeld.
5      Het in lid 4 bepaalde laat onverlet dat de gemachtigde van de Opdrachtgever in spoedeisende
       gevallen bevoegd is de Opdrachtgever ook overigens te vertegenwoordigen.
6      Personen die zijn aangewezen om de gemachtigde van de Opdrachtgever bij te staan, binden de
       Opdrachtgever in zoverre het tegendeel niet uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf aan de
       Opdrachtnemer is meegedeeld. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van deze personen strekt
       niet verder dan de bevoegdheid van de gemachtigde van de Opdrachtgever uit hoofde van lid 4.
7      De Opdrachtnemer is verplicht om bij door de Opdrachtgever te accepteren volmacht een
       vertegenwoordiger aan te wijzen om als zijn gemachtigde op te treden in zaken het Werk en
       het Meerjarig Onderhoud betreffende. De acceptatieprocedure omschreven in § 23 is van
       toepassing.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>8      De Opdrachtnemer is verplicht om bij door de Opdrachtgever te accepteren volmacht een
       persoon aan te wijzen die bij afwezigheid of bij tussentijdse vervanging van de gemachtigde
       van de Opdrachtnemer als diens vervanger zal optreden. De acceptatieprocedure omschreven
       in § 23 is van toepassing.
HOOFDSTUK 2 ─ ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
§ 3 Verplichtingen van de Opdrachtgever
1      De Opdrachtgever zorgt er voor dat de Opdrachtnemer tijdig beschikt over:
       (a) alle informatie waarover de Opdrachtgever beschikt, voorzover het ter beschikking stellen
             daarvan noodzakelijk is om de Opdrachtnemer in staat te stellen het Werk en het Meerjarig
             Onderhoud conform de Overeenkomst te realiseren;
       (b) het in de Vraagspecificatie omschreven terrein en/of het water waarop, waarin en/of
             waaronder het Werk en het Meerjarig Onderhoud moet worden gerealiseerd;
       (c) alle goederen waarvan in de Basisovereenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat deze door of
             namens de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer ter beschikking zullen worden gesteld.
2      De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van alleinformatie die door hem aan de
       Opdrachtnemer ter beschikking is gesteld, alsmede voor de goederen die krachtens lid 1 sub c
       aan de Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.
3      De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de Vraagspecificatie, na de
       totstandkoming van de Overeenkomst eventueel aangevuld en gewijzigd krachtens een
       Wijziging in de zin van § 14 lid 1.
4      De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem krachtens § 14 lid 1
       opgedragen Wijzigingen.
5      Indien in de Vraagspecificatie de levering van goederen aan de Opdrachtnemer is
       voorgeschreven, is de Opdrachtgever er voor verantwoordelijk, wanneer die goederen als
       gevolg van eisen in de Vraagspecificatie functioneel ongeschikt zijn.
6      Goederen als bedoeld in lid 5, zijn functioneel ongeschikt als ze naar hun aard niet geschikt
       zijn voor het doel waarvoor ze blijkens de Overeenkomst bestemd zijn.
7      Indien de Opdrachtgever in de Vraagspecificatie de levering van goederen aan de
       Opdrachtnemer voorschrijft en de Opdrachtnemer geen redelijke keuzemogelijkheid heeft met
       betrekking tot de leverancier daarvan, wordt ook de leverancier geacht te zijn voorgeschreven.
       De verantwoordelijkheid voor deze goederen wordt in dat geval beoordeeld aan de hand van
       het bepaalde in § 6 leden 3 tot en met 6, tenzij de Opdrachtgever verantwoordelijk is uit hoofde
       van lid 5.
8      Het in de leden 1 tot en met 7 bepaalde laat de waarschuwingsplicht van de Opdrachtnemer uit
       hoofde van § 4 lid 7 onverlet.
9      De Opdrachtgever zal aan de Opdrachtnemer voldoen hetgeen hem volgens de Overeenkomst
       toekomt. Het ingevolge de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer toekomende bedrag is het
       saldo, gevormd door de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs, verhoogd dan wel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>       verlaagd met hetgeen overigens aan of door de Opdrachtnemer ter zake van de Overeenkomst
       verschuldigd is.
§ 4 Verplichtingen van de Opdrachtnemer
1      De Opdrachtnemer is verplicht de Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden zodanig te
       verrichten dat het Werk op de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering
       voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. Voldoet het Werk niet aan die eisen,
       dan is er sprake van een gebrek.
2      Indien in de Basisovereenkomst is bepaald dat de Opdrachtnemer het Meerjarig Onderhoud
       zal realiseren, is hij in aanvulling op lid 1 verplicht de Onderhoudswerkzaamheden zodanig te
       verrichten dat het Werk gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode voldoet aan de uit de
       Overeenkomst voortvloeiende eisen.
3      De in de leden 1 en 2 bedoelde eisen omvatten eisen die voortvloeien uit het normale gebruik
       waarvoor het Werk bestemd is, alsmede eisen die voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat
       van het Werk zal worden gemaakt, doch uitsluitend voorzover de eisen die het bijzonder
       gebruik stelt in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.
4      De Opdrachtnemer is verplicht het Werk en het Meerjarig Onderhoud te realiseren naar de
       bepalingen van de Overeenkomst zonder aanspraak te kunnen doen gelden op verrekening,
       kostenvergoeding of schadevergoeding anders dan in de gevallen waarin dat voorgeschreven
       of kennelijk bedoeld is.
5      De Opdrachtnemer is verplicht al datgene te doen wat naar de aard van de Overeenkomst door
       de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.
6      De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat noch de Opdrachtgever
       noch derden nodeloos hinder hebben, en dat schade aan persoon, goed of milieu zoveel
       mogelijk wordt beperkt.
7      De Opdrachtnemer is verplicht de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk te waarschuwen indien:
       (a) de Vraagspecificatie, of
       (b) de bij de Vraagspecificatie gevoegdeannexen, of
       (c) de Basisovereenkomst, of
       (d) informatie die de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer ter beschikking stelt, of
       (e) het terrein en/of het water dat de Opdrachtgever krachtens § 3 lid 1 sub b aan de
             Opdrachtnemer ter beschikking stelt, of
       (f)   de goederen die de Opdrachtgever krachtens § 3 lid 1 sub c aan de Opdrachtnemer ter
             beschikking stelt, of
       (g) een maatregel die de Opdrachtgever krachtens § 43 lid 1 en 2 neemt, of
       (h) een Wijziging die de Opdrachtgever krachtens § 14 lid 1 aan de Opdrachtnemer opdraagt,
             klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen
             van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten
             van Werkzaamheden daarop zou voortbouwen.
8      Indien de Opdrachtnemer zijn verplichting uit hoofde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>   van lid 7 verzuimt na te komen, is hij aansprakelijk
   voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim.
9  Behoudens het bepaalde in § 28 is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor elk gebrek in het
   Werk dat niet krachtens de wet, de Overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen
   aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend.
10 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan met het Werk in verband staande werken
   van de Opdrachtgever en aan andere eigendommen van de Opdrachtgever, voorzover deze
   door de Werkzaamheden is toegebracht en te wijten is aan de schuld van de Opdrachtnemer,
   diens gemachtigden of hulppersonen, of aan een oorzaak die krachtens de wet of de in het
   verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
11 De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding
   van schade, voorzover deze door de Werkzaamheden is toegebracht en te wijten is aan de
   schuld van de Opdrachtnemer, diens gemachtigden of hulppersonen, of aan een oorzaak die
   krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
12 De Opdrachtnemer is verplicht om met betrekking tot onderdelen van het Werk en, indien
   overeengekomen, met betrekking tot onderdelen van het Meerjarig Onderhoud, alle
   aanspraken uit hoofde van garanties die hem door zelfstandige hulppersonen worden verstrekt,
   aan de Opdrachtgever over te dragen.
13 De Opdrachtnemer is verplicht ter zake van de Overeenkomst in Nederland domicilie te kiezen,
   voorzover hij niet reeds in Nederland is gevestigd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 3 ─ CONTRACTOVERNEMING EN ZELFSTANDIGE HULPPERSONEN
§ 5 Contractoverneming
Behoudens het bepaalde in § 37 mag de Opdrachtnemer zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst noch geheel noch ten dele aan een ander overdragen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Opdrachtgever.
§ 6 Zelfstandige hulppersonen
1       De Opdrachtnemer is bevoegd onderdelen van de Werkzaamheden door zelfstandige
        hulppersonen te laten verrichten. Niettemin blijft hij voor die onderdelen ten volle
        verantwoordelijk jegens de Opdrachtgever.
2       Indien en voorzover in het acceptatieplan is vastgelegd dat de Opdrachtnemer voor een of
        meer onderdelen van de Werkzaamheden een zelfstandige hulppersoon eerst mag
        inschakelen nadat deze door de Opdrachtgever is geaccepteerd, volgen partijen de in § 23
        vastgelegde acceptatieprocedure. Het in de tweede zin van lid 1 bepaalde blijft echter
        onverkort van toepassing.
3       In de Vraagspecificatie kan de Opdrachtgever voorschrijven dat de Opdrachtnemer voor het
        verrichten van een bepaald deel van de Werkzaamheden een met naam genoemde
        zelfstandige hulppersoon moet contracteren. In dat geval worden de contractvoorwaarden van
        deze hulppersoon geacht in het acceptatieplan te zijn vastgelegd als een door de
        Opdrachtgever te accepteren Document. Alvorens de Opdrachtnemer deze hulppersoon
        contracteert, volgen partijen ten aanzien van deze contractvoorwaarden de in § 23 vastgelegde
        acceptatieprocedure.
4       De Opdrachtnemer is niet verplicht een door de Opdrachtgever in de Vraagspecificatie
        voorgeschreven zelfstandige hulppersoon te contracteren, indien de Opdrachtgever de
        contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet wenst te accepteren.
5       De Opdrachtnemer is ten aanzien van de Werkzaamheden van een in de Vraagspecificatie
        voorgeschreven zelfstandige hulppersoon jegens de Opdrachtgever tot niet meer gehouden
        dan datgene waartoe de hulppersoon jegens de Opdrachtnemer gehouden is krachtens zijn
        contractvoorwaarden, zoals deze door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Indien de
        hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert en de Opdrachtnemer het redelijkerwijs
        nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding van de hulppersoon te verkrijgen,
        heeft de Opdrachtnemer recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met
        inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a. Daartegenover cedeert de Opdrachtnemer
        aan de Opdrachtgever op diens verzoek zijn vordering op de voorgeschreven zelfstandige
        hulppersoon tot aan het door de Opdrachtgever aan hem vergoede bedrag.
6       Indien de Opdrachtnemer een in de Vraagspecificatie voorgeschreven zelfstandige
        hulppersoon heeft gecontracteerd, zonder dat de contractvoorwaarden van de laatstgenoemde
        door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd, kan de Opdrachtnemer deze voorwaarden niet aan
        de Opdrachtgever tegenwerpen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>7       Indien onderdelen van Werkzaamheden door een zelfstandige hulppersoon worden verricht,
        licht de Opdrachtnemer die hulppersoon volledig en schriftelijk in over de bepalingen van de
        Vraagspecificatie en de Documenten, voorzover deze voor het verrichten van deze onderdelen
        van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn.
HOOFDSTUK 4 ─ PLANNING EN COÖRDINATIE
 § 7 Planning
1       De Opdrachtnemer is verplicht bij de uitvoering van de Overeenkomst de in de bij de
        Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning en de overeengekomen mijlpaaldata
        in acht te nemen.
2       Indien en voorzover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt de Opdrachtnemer een
        detailplanning ter Acceptatie aan de Opdrachtgever voor, die gebaseerd is op de planning. De
        detailplanning dient een in het acceptatieplan vastgelegde periode te bestrijken. Het bepaalde
        in § 23 is van toepassing.
3       De Opdrachtnemer actualiseert de detailplanning zo dikwijls als dat in het acceptatieplan is
        vastgelegd. Het bepaalde in lid 2 is van toepassing.
§ 8 Verband met andere werken
1       Indien tijdens de nakoming van de Overeenkomst in opdracht van de Opdrachtgever
        werkzaamheden door nevenopdrachtnemers worden verricht, die van invloed kunnen zijn op
        het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud, vermeldt de Opdrachtgever in een bij de
        Vraagspecificatie gevoegdeannex de aard van deze werkzaamheden, het voorziene tijdstip
        waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan.
2       Bij het verrichten van de Werkzaamheden houdt de Opdrachtnemer rekening met de in lid 1
        bedoelde werkzaamheden van nevenopdrachtnemers.
3       De Opdrachtnemer is verplicht toe te laten dat nevenopdrachtnemers de in lid 1 bedoelde
        werkzaamheden verrichten op de in dat lid bedoelde tijdstippen. Hij is verplicht toe te laten dat
        nevenopdrachtnemers daarbij gebruik maken van resultaten van Werkzaamheden.
        De Opdrachtnemer wordt geacht in zijn Aanbieding rekening te hebben gehouden met het feit dat
        de in lid 1 bedoelde werkzaamheden door nevenopdrachtnemers worden uitgevoerd. Hij kan
        daarnaast echter recht doen gelden op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met
        inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 5 ─ VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN, BESCHIKKINGEN EN
TOESTEMMINGEN; WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN
 § 9 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen: verplichtingen van de Opdrachtgever
1      De Opdrachtgever zorgt er voor dat op de in een bij de Vraagspecificatie gevoegdeannex
       genoemde tijdstippen de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die
       vermeld staan in die annex, beschikbaar zijn. De Opdrachtnemer is verplicht, voorzover dat in
       zijn vermogen ligt, de Opdrachtgever de medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor het
       verkrijgen van die vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen.
2      Voorzover de in lid 1 bedoelde annex geen melding maakt van vergunningen, ontheffingen,
       beschikkingen of toestemmingen wordt de Opdrachtgever geacht zich niet te hebben verplicht
       daarvoor te zorgen.
3      Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting uit hoofde van lid 1,
       kan de Opdrachtnemer met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde de hem
       krachtens de wet toekomende rechtsvorderingen instellen, behoudens het bepaalde in de
       leden 4 tot en met 8.
4      Indien het tekortschieten van de Opdrachtgever als bedoeld in lid 3 de Opdrachtnemer recht
       geeft op schadevergoeding, dient de omvang daarvan te worden berekend volgens het
       bepaalde in § 16 lid 10 sub b en sub c.
5      Indien een vergunning, ontheffing, beschikking of toestemming als bedoeld in lid 1 niet of niet
       tijdig is verleend, kan de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn schriftelijk meedelen dat
       hij:
       (a) een Wijziging van de Overeenkomst opdraagt met inachtneming van het bepaalde in § 14,
             dan wel
       (b) de Overeenkomst opzegt krachtens het bepaalde in § 16 lid 8.
6      Indien de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn geen mededeling als bedoeld in lid 5
       doet, kan de Opdrachtnemer een nadere termijn stellen waarbinnen de Opdrachtgever dat
       alsnog kan doen. Indien de Opdrachtgever ook dan de mededeling niet doet, is de
       Opdrachtnemer gerechtigd om per aangetekende brief de Overeenkomst te ontbinden, tenzij:
       (a) het niet of niet tijdig verlenen het gevolg is van een tekortkoming van de Opdrachtnemer,
             dan wel
       (b) het (tijdig) verlenen niet essentieel is te achten voor de realisatie van het Werk en/of het
             Meerjarig Onderhoud, dan wel
       (c) de ingediende bezwaren tegen het verlenen eenvoudig zijn te ondervangen.
7      Opzegging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever krachtens lid 5 sub b en ontbinding
       van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer krachtens lid 6 geven de Opdrachtnemer recht
       op een vergoeding, te berekenen volgens het bepaalde in § 16 lid 10 sub a en sub c. Het in lid
       5 en 6 alsmede het in dit lid bepaalde laat het bepaalde in lid 4 ten aanzien van het recht van
       de Opdrachtnemer op schadevergoeding onverlet.
8      Het bepaalde in de leden 4 tot en met 7 laat onverlet dat wanneer het niet of niet tijdig verlenen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>      van een vergunning, ontheffing, beschikking of toestemming als bedoeld in lid 1 het gevolg is
      van een tekortkoming van de Opdrachtnemer, de Opdrachtgever met inachtneming van het
      daaromtrent in de wet bepaalde de hem krachtens de wet toekomende rechtsvorderingen kan
      instellen. De Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd om per aangetekende brief de
      Overeenkomst te ontbinden, tenzij een van de gevallen als bedoeld in lid 6 sub b of sub c zich
      voordoet. Indien de hiervoor bedoelde tekortkoming van de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
      recht geeft op schadevergoeding, beloopt deze schadevergoeding ten hoogste 5 % van de in
      de Basisovereenkomst vastgelegde prijs, exclusief BTW.
9     Het in de leden 3 tot en met 8 bepaalde is van overeenkomstige toepassing, indien een tijdig
      verleende vergunning, ontheffing, beschikking of toestemming in de zin van lid 1 alsnog wordt
      vernietigd, ingetrokken, geschorst of van strengere voorwaarden wordt voorzien.
§  10   Vergunningen,     ontheffingen,    beschikkingen   en    toestemmingen:    verplichtingen van  de
Opdrachtnemer
1     De Opdrachtnemer spant zich in om met bekwame spoed en met inachtneming van het tijdstip
      dat is vastgelegd in de Basisovereenkomst de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en
      toestemmingen te verkrijgen die niet vermeld staan in de in § 9 lid 1 bedoelde annex,
      voorzover zij nodig zijn voor de opzet en het gebruik van het Werk en voor de realisatie van het
      Meerjarig Onderhoud. De Opdrachtgever is verplicht, voorzover dat in zijn vermogen ligt, de
      Opdrachtnemer de medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor het verkrijgen van die
      vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen.
2     De Opdrachtnemer zorgt voor de tijdige verkrijging van de vergunningen, ontheffingen,
      beschikkingen en toestemmingen die hij nodig heeft of wenst en die niet behoren tot die welke
      zijn bedoeld in lid 1 en die niet vermeld staan in de in § 9 lid 1 bedoelde annex.
3     Voor het antwoord op de vraag welke vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en
      toestemmingen nodig zijn voor het gebruik van het Werk, zijn de in § 4 lid 3 bedoelde eisen
      maatgevend.
4     Indien op het in de Basisovereenkomst vastgelegde tijdstip niet alle vergunningen,
      ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen als bedoeld in lid 1 zijn verleend en dit het
      gevolg is van:
      (a) het niet voldoen van de Ontwerpwerkzaamheden aan de voor het Werk relevante
            bouwtechnische- en milieutechnische overheidsvoorschriften, vooropgesteld dat dit aan de
            Opdrachtnemer kan worden toegerekend, dan wel
      (b)    onvoldoende inspanning van de Opdrachtnemer tot het verkrijgen van de in het eerste lid
             bedoelde vergunningen, schiet de Opdrachtnemer te kort in de nakoming van zijn
             verplichting uit hoofde van lid 1. In dat geval kan de Opdrachtgever met inachtneming van
             het daaromtrent in de wet bepaalde de hem krachtens de wet toekomende
             rechtsvorderingen instellen, behoudens het bepaalde in lid 5.
5     Ingeval van een tekortschieten van de Opdrachtnemer als bedoeld in het vorige lid, is de
      Opdrachtgever gerechtigd om per aangetekende brief de Overeenkomst te ontbinden, tenzij
      een van de gevallen als bedoeld in lid 7 sub b of sub c zich voordoet. Indien het tekortschieten
      van de Opdrachtnemer de Opdrachtgever recht geeft op schadevergoeding, beloopt deze
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>      schadevergoeding ten hoogste 5 % van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs,
      exclusief BTW.
6     Indien op het in de Basisovereenkomst vastgelegde tijdstip niet alle vergunningen,
      ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, als bedoeld in lid 1, zijn verleend, kan de
      Opdrachtgever binnen een redelijke termijn schriftelijk meedelen dat hij:
      (a) een Wijziging van de Overeenkomst opdraagt met inachtneming van het bepaalde in § 14,
             dan wel
      (b) de Overeenkomst opzegt krachtens het bepaalde in § 16 lid 8.
7     Indien de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn geen mededeling als bedoeld in lid 6
      doet, kan de Opdrachtnemer een nadere termijn stellen waarbinnen de Opdrachtgever dat
      alsnog kan doen. Indien de Opdrachtgever ook dan de mededeling niet doet, is de
      Opdrachtnemer gerechtigd om per aangetekende brief de Overeenkomst te ontbinden, tenzij:
      (a) het niet of niet tijdig verlenen het gevolg is van een tekortkoming van de Opdrachtnemer,
             dan wel
      (b) het (tijdig) verlenen niet essentieel is te achten voor de realisatie van het Werk en/of het
             Meerjarig Onderhoud, dan wel
      (c) de ingediende bezwaren tegen het verlenen eenvoudig zijn te ondervangen.
8     Opzegging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever krachtens lid 6 sub b en ontbinding
      van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer krachtens lid 7 geeft de Opdrachtnemer recht
      op een vergoeding, te berekenen volgens het bepaalde in § 16 lid 10 sub a en sub c. Het in dit
      lid bepaalde laat onverlet dat wanneer het niet of niet tijdig verlenen van een vergunning,
      ontheffing, beschikking of toestemming als bedoeld in lid 1 het gevolg is van een tekortkoming
      van de Opdrachtgever die de Opdrachtnemer recht geeft op schadevergoeding, de omvang
      daarvan dient te worden berekend volgens het bepaalde in § 16 lid 10 sub b en sub c.
9     Het in de leden 4 tot en met 8 bepaalde is van overeenkomstige toepassing, indien een tijdig
      verleende vergunning, ontheffing, beschikking of toestemming in de zin van lid 1 alsnog wordt
      vernietigd, ingetrokken, geschorst of van strengere voorwaarden wordt voorzien.
§ 11 Wettelijke voorschriften en beschikkingen
1     De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de Werkzaamheden van belang
      zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voorzover deze op de dag
      waarop hij zijn Aanbieding heeft gedaan in werking zijn getreden. De aan de naleving van deze
      voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
2     De gevolgen van de naleving van voorschriften van bijzondere aard zijn voor rekening van de
      Opdrachtnemer, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat hij deze voorschriften niet
      behoefde te kennen. Alleen in het laatste geval heeft de Opdrachtnemer recht op
      kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1
      sub a.
3     De     gevolgen   van    de naleving   van   wettelijke voorschriften  en  beschikkingen   van
      overheidswege, die na de dag waarop de Opdrachtnemer zijn Aanbieding heeft gedaan in
      werking treden, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>       aangenomen dat de Opdrachtnemer die gevolgen had kunnen voorzien op die dag. Alleen
       wanneer de Opdrachtnemer die gevolgen niet reeds had kunnen voorzien op die dag, heeft hij
       recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in §
       44 lid 1 sub a. Het in dit lid bepaalde is eveneens van toepassing op uitspraken van de gewone
       rechter en op arbitrale uitspraken die na de in dit lid genoemde dag worden gedaan. Indien
       echter in de Basisovereenkomst bepalingen zijn opgenomen betreffende de verrekening van
       wijzigingen van lonen en sociale lasten of van prijzen, huren en vrachten, komen de gevolgen
       daarvan slechts voor rekening van de Opdrachtgever, indien en voorzover zulks uit die
       bepalingen voortvloeit.
4      De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding
       van schade en tot betaling van boetes verband houdende met het niet naleven door de
       Opdrachtnemer van wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voorzover
       de Opdrachtnemer daartoe krachtens deze paragraaf verplicht is.
§ 12 Veiligheid en gezondheid
1      De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor orde, veiligheid en gezondheid op alle plaatsen
       waar door of namens hem Werkzaamheden worden verricht, in het bijzonder op de in § 3 lid 1
       sub b en § 17 bedoelde terreinen. Die verantwoordelijkheid omvat de veiligheid en gezondheid
       van alle gemachtigden en hulppersonen die hij voor de nakoming van de Overeenkomst
       aanwijst of inschakelt, de veiligheid en gezondheid van derden, alsmede de veiligheid van alle
       goederen die hij voor de nakoming van de Overeenkomst gebruikt.
2      De Opdrachtnemer moet ten tijde van de ondertekening van de Overeenkomst beschikken
       over een veiligheidssysteem dat van toepassing is op de Werkzaamheden. Het
       veiligheidssysteem moet zodanig functioneren dat de Werkzaamheden veilig en beheerst
       worden uitgevoerd.        Het    veiligheidssysteem  dient  te   worden    vastgelegd   in een
       veiligheidshandboek.
3      Indien en voorzover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt de Opdrachtnemer een
       veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan), eventuele V&G-deelplannen alsmede een V&G-
       dossier ter Acceptatie aan de Opdrachtgever voor. Het bepaalde in § 23 is van toepassing.
4      De Opdrachtgever is bevoegd om, uiterlijk op het moment waarop Acceptatie daarvan
       plaatsvindt, in het V&G-plan of, in het voorkomende geval, in de V&G-deelplannen, de
       tijdstippen vast te leggen waarop de Opdrachtnemer een geactualiseerde versie van het V&G-
       plan of de V&G-deelplannen ter Acceptatie voorlegt. Het bepaalde in § 23 is van toepassing.
5      Indien de Opdrachtnemer krachtens het bepaalde in lid 3 het V&G-plan, de V&G-deelplannen
       en het V&G-dossier ter Acceptatie aan de Opdrachtgever voorlegt, voegt hij daarbij
       desgevraagd tevens alle relevante Documenten waarnaar in het V&G-plan, de V&G-
       deelplannen en in het V&G-dossier wordt verwezen, voorzover dat noodzakelijk is om de
       Opdrachtgever in staat te stellen te beoordelen of de genoemde Documenten kunnen worden
       geaccepteerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 6 ─ BODEMASPECTEN
§ 13 Bodemaspecten
1      De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de afstemming van de Werkzaamheden op de
       bodemgesteldheid. Indien als gevolg van de wijze waarop de Werkzaamheden op de
       bodemgesteldheid zijn afgestemd, vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst, schade
       aan of gebreken in het Werk dan wel schade aan andere goederen van de Opdrachtgever of
       van derden ontstaat, is de Opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk, behoudens het bepaalde in
       lid 2.
2      De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer uit hoofde van lid 1 vervalt, als hij aantoont dat hij
       ter voorkoming van vertraging, schade of gebreken alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen
       die, gegeven de aard en de inhoud van de Overeenkomst, de aard van het Werk, de aard van
       het Meerjarig Onderhoud en de overige omstandigheden van het geval, van een zorgvuldig
       Opdrachtnemer verwacht mogen worden.
3      Vooropgesteld dat de Opdrachtnemer het in lid 2 bedoelde bewijs heeft geleverd, is bij schade
       aan het Werk, als gevolg van de wijze waarop de Werkzaamheden zijn afgestemd op de
       bodemgesteldheid, sprake van een buitengewone omstandigheid in de zin van § 41 lid 4.
4      De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verontreiniging die tijdens de uitvoering van de
       Werkzaamheden wordt aangetroffen op, in of onder het in § 3 lid 1 sub b bedoelde terrein of
       water. De Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer opdragen de aangetroffen verontreiniging te
       verwijderen, hetzij in de Vraagspecificatie, hetzij door middel van een Wijziging als bedoeld in §
       14 lid 1.
5      Ongeacht of partijen zijn overeengekomen dat de Opdrachtnemer de aangetroffen
       verontreiniging zal verwijderen, heeft deze recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
       met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a, wanneer de Werkzaamheden als
       gevolg van de aangetroffen verontreiniging worden vertraagd, behoudens het bepaalde in lid 6.
6      Het in lid 5 bedoelde recht van de Opdrachtnemer vervalt, als hij op of vóór het moment van
       totstandkoming van de Overeenkomst op de hoogte was of behoorde te zijn van de
       aanwezigheid van de in lid 4 bedoelde verontreiniging.
7      De Opdrachtnemer is verplicht de vondst van alle zaken die tijdens de Uitvoerings- en
       Onderhoudswerkzaamheden in, op of onder het in § 3 lid 1 sub b bedoelde terrein worden
       gevonden, en die van materiële, historische of wetenschappelijke waarde kunnen zijn,
       onverwijld schriftelijk aan de Opdrachtgever te melden en hem deze voorwerpen zo mogelijk in
       handen te stellen. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of
       termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 7 ─ WIJZIGINGEN, SCHORSING, ONTBINDING, OPZEGGING
§ 14 Wijzigingen opgedragen door de Opdrachtgever
1      De Opdrachtgever is gerechtigd om, uitsluitend schriftelijk, de volgende Wijzigingen aan de
       Opdrachtnemer op te dragen:
       (a) wijzigingen van eisen opgenomen in de Vraagspecificatie,
       (b) wijzigingen in bij de Vraagspecificatie gevoegdeannexen,
       (c) wijzigingen in de Basisovereenkomst,
       (d) wijzigingen van keuzen die de Opdrachtnemer heeft gemaakt tijdens het verrichten van de
             Werkzaamheden voorzover deze daarbij de vrijheid had om concrete invulling te geven aan
             de eisen opgenomen in de Vraagspecificatie,
       (e) wijzigingen in geaccepteerde Documenten,
       (f)   wijzigingen van geaccepteerde gemachtigden of zelfstandige hulppersonen,
       (g) wijzigingen van geaccepteerde Werkzaamheden, en
       (h) wijzigingen van geaccepteerde resultaten van Werkzaamheden.
2      Een Wijziging als bedoeld in lid 1 van een geaccepteerde zelfstandige hulppersoon in een
       andere met naam genoemde zelfstandige hulppersoon, wordt gelijkgesteld met het
       voorschrijven van die andere hulppersoon in de zin van § 6 lid 3. In dat geval is § 6 lid 3 tot en
       met 7 van overeenkomstige toepassing.
3      Elke aanpassing van Documenten, Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden,
       noodzakelijk geworden als gevolg van een aan de Opdrachtgever krachtens de wet, de
       Overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen toe te rekenen omstandigheid, wordt
       geacht een door de Opdrachtgever opgedragen Wijziging in de zin van lid 1 te zijn.
4      De Opdrachtnemer is verplicht een onderzoek in te stellen naar en de Opdrachtgever te
       informeren over de mate waarin een door de Opdrachtgever krachtens lid 1 opgedragen
       Wijziging een afwijking inhoudt van de in dat lid bedoelde eisen, keuzen, Documenten,
       gemachtigden,        zelfstandige    hulppersonen,   Werkzaamheden       en     resultaten    van
       Werkzaamheden. Deze verplichting laat de waarschuwingsplicht van de Opdrachtnemer uit
       hoofde van § 4 lid 7 sub h onverlet.
5      De Opdrachtnemer is verplicht, met inachtneming van het bepaalde in § 45, de opgedragen
       Wijziging uit te voeren, tenzij hetgeen overigens in deze paragraaf en in § 45 is bepaald, zich
       daartegen verzet.
6      De Opdrachtnemer is niet verplicht een door de Opdrachtgever opgedragen Wijziging uit te
       voeren indien:
       (a) de Wijziging niet schriftelijk is opgedragen, of
       (b) de uitvoering van de Wijziging een naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid
             onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden tot gevolg zou hebben, of
       (c) de uitvoering van de Wijziging tot gevolg zou hebben dat de Opdrachtnemer zou worden
             verplicht tot Werkzaamheden die zijn technische kennis en/of capaciteit te boven gaan, of
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>   (d) de uitvoering van de Wijziging voor de Opdrachtnemer naar maatstaven van redelijkheid en
         billijkheid, gelet op de wederzijdse belangen van partijen, onaanvaardbaar zou zijn.
7  Nadat de Opdrachtgever een Wijziging heeft opgedragen, deelt de Opdrachtnemer met
   bekwame spoed schriftelijk mee of hij de Wijziging zal uitvoeren. Indien de Opdrachtnemer
   verzuimt met bekwame spoed deze mededeling te doen, stelt de Opdrachtgever een nadere
   termijn waarbinnen hij dat alsnog kan doen. Indien de Opdrachtnemer ook dan verzuimt deze
   mededeling te doen, is de Opdrachtnemer verplicht de opgedragen Wijziging uit te voeren,
   behoudens het bepaalde in lid 16.
8  Indien de Opdrachtnemer de opgedragen Wijziging weigert uit te voeren, motiveert hij
   schriftelijk de in lid 7 bedoelde mededeling, onder verwijzing naar een of meer van de in lid 6
   genoemde gronden.
9  Indien de Opdrachtgever van mening is dat de Opdrachtnemer ten onrechte weigert de
   Wijziging uit te voeren, deelt hij dat na ontvangst van de mededeling als bedoeld in lid 7 met
   bekwame spoed schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee. In dat geval treden partijen onverwijld
   met elkaar in overleg om uit de ontstane impasse te geraken. Tijdens dat overleg vormen
   partijen zich onder meer een beeld van de financiële gevolgen en de consequenties ten
   aanzien van de planning, die zich zouden voordoen indien de Wijziging zou worden uitgevoerd.
10   Indien de Opdrachtgever verzuimt met bekwame spoed de in lid 9 bedoelde mededeling te
   doen, stelt de Opdrachtnemer een nadere termijn waarbinnen de Opdrachtgever dat alsnog
   kan doen. Indien de Opdrachtgever ook dan verzuimt de bedoelde mededeling te doen, is de
   Opdrachtnemer niet verplicht de opgedragen Wijziging uit te voeren.
11    Indien de Opdrachtnemer naar aanleiding van het in lid 9 bedoelde overleg besluit de
   Wijziging alsnog uit te voeren, is het bepaalde in lid 16 van toepassing.
12   Indien de Opdrachtgever besluit de opgedragen Wijziging in te trekken, hetzij naar aanleiding
   van de in lid 7 bedoelde mededeling van de Opdrachtnemer, hetzij naar aanleiding van het in
   lid 9 bedoelde overleg, is de Opdrachtnemer niet verplicht de opgedragen Wijziging uit te
   voeren.
13    Indien de Opdrachtgever naar aanleiding van het in lid 9 bedoelde overleg besluit de
   opgedragen Wijziging te handhaven, en ook de Opdrachtnemer volhardt in zijn weigering die
   Wijziging uit te voeren, leggen partijen het geschil voor aan de Raad van Deskundigen,
   vooropgesteld dat partijen die bevoegdheid in de Basisovereenkomst hebben gecreëerd,
   teneinde te laten vaststellen of de Opdrachtnemer terecht uitvoering weigert te geven aan de
   opgedragen Wijziging.
14   Indien de Raad van Deskundigen van oordeel is dat de Opdrachtnemer ten onrechte weigert
   uitvoering te geven aan de opgedragen Wijziging, is hij verplicht die Wijziging uit te voeren,
   behoudens het bepaalde in lid 16.
15   Indien de Raad van Deskundigen van oordeel is dat de Opdrachtnemer gelet op een of meer
   van de in lid 6 genoemde gronden redelijkerwijze geen gehoor behoefde te geven aan de
   opdracht tot Wijziging, is de Opdrachtnemer niet verplicht de Wijziging uit te voeren.
16   Indien de Opdrachtnemer krachtens lid 7 of lid 11 meedeelt dat hij de opgedragen Wijziging
   zal uitvoeren, of indien hij tot uitvoering verplicht wordt gelet op het bepaalde in lid 7 of lid 14,
   volgen partijen de in § 45 vastgelegde procedure alvorens de Opdrachtnemer tot uitvoering van
   de Wijziging overgaat. Kunnen partijen in die procedure niet tot overeenstemming komen over
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>       de wijze waarop de financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning, die
       aan de Wijziging verbonden zijn, tussen hen zullen worden verdeeld, dan is de Opdrachtnemer
       niet verplicht de Wijziging uit te voeren.
17       Wordt de in deze paragraaf vastgelegde procedure vertraagd als gevolg van:
       (a) de verzuimen van de Opdrachtgever als bedoeld in lid 10, of
       (b) het overleg als bedoeld in lid 9, vooropgesteld dat de Opdrachtgever na dit overleg de
             Wijziging krachtens lid 12 heeft ingetrokken, of
       (c) de inschakeling van de Raad van Deskundigen, vooropgesteld dat het oordeel van de Raad
             luidt zoals omschreven in lid 15,
dan heeft de Opdrachtnemer recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming van
het bepaalde in § 44 lid 1 sub a.
§ 15 Wijzigingen op initiatief van de Opdrachtnemer
1      Vooropgesteld dat de Werkzaamheden, het Werk en het Meerjarig Onderhoud zullen
       beantwoorden aan de bepalingen van de Overeenkomst, is de Opdrachtnemer gerechtigd tot
       het uitvoeren van:
       (a) wijzigingen van keuzen die de Opdrachtnemer heeft gemaakt tijdens het verrichten van de
             Werkzaamheden, voorzover hij daarbij de vrijheid had om concrete invulling te geven aan de
             eisen opgenomen in de Vraagspecificatie,
       (b) wijzigingen van Documenten,
       (c) wijzigingen van gemachtigden of zelfstandige hulppersonen,
       (d) wijzigingen van Werkzaamheden, en
       (e) wijzigingen van resultaten van Werkzaamheden.
Deze Wijzigingen zijn alleen toegestaan, indien deze keuzen, Documenten, gemachtigden, zelfstandige
hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden nog niet door de Opdrachtgever zijn
getoetst of geaccepteerd in het voorkomende geval dat die toetsing of Acceptatie in het toetsingsplan
Ontwerpwerkzaamheden,           het    keuringsplan     Uitvoeringswerkzaamheden,      het   keuringsplan
Onderhoudswerkzaamheden of het acceptatieplan zijn vastgelegd, of voorzover de Opdrachtgever
daarover anderszins nog niet is geïnformeerd.
2      Indien de Opdrachtgever de in lid 1 genoemde keuzen, Documenten, gemachtigden,
       zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden reeds heeft
       getoetst op basis van het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, het keuringsplan Uitvoerings-
       werkzaamheden of het keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden, of indien hij daarover
       anderszins is geïnformeerd, is de Opdrachtnemer slechts gerechtigd de desbetreffende
       Wijzigingen uit te voeren, onder de voorwaarde dat hij die Wijzigingen ter toetsing aan de
       Opdrachtgever heeft voorgelegd met inachtneming van het bepaalde in § 20, § 21 en dat de
       Werkzaamheden, het Werk en het Meerjarig Onderhoud zullen beantwoorden aan de
       bepalingen van de Overeenkomst.
3      De     Opdrachtnemer      is verplicht,  met   inachtneming   van  de  in  §   23   vastgelegde
       acceptatieprocedure, elk voorstel ter Acceptatie voor te leggen dat een Wijziging beoogt van:
       (a) de eisen opgenomen in de Overeenkomst, of
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>       (b) de gemachtigden, of
       (c) de in lid 1 genoemde en door de Opdrachtgever reeds op basis van het acceptatieplan
             geaccepteerde keuzen, Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen,
             Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden. De Opdrachtgever kan dit voorstel
             weigeren te accepteren indien de voorgestelde Wijziging tot gevolg zou hebben dat de
             Werkzaamheden, het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud niet zullen beantwoorden aan de
             bepalingen van de Overeenkomst.
4      De Opdrachtgever neemt de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voorgelegde Wijzigingen
       als bedoeld in lid 3 sub a in beschouwing, maar kan deze, zonder opgaaf van redenen,
       weigeren te accepteren.
§ 16 Schorsing, ontbinding en opzegging
1      De Opdrachtgever is bevoegd Werkzaamheden te schorsen.
2      Gedurende de schorsing is de Opdrachtnemer verplicht:
       (a) in overleg met de Opdrachtgever passende maatregelen te nemen om schade te voorkomen
             en te beperken die aan het Werk zou kunnen ontstaan;
       (b) na te laten wat schade aan het Werk zou kunnen veroorzaken of wat de latere voortzetting
             van het Werk of het Meerjarig Onderhoud zou kunnen bemoeilijken.
3      Indien de Opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing voorzieningen moet treffen, heeft hij
       recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging met inachtneming van het bepaalde in § 44
       lid 1 sub a.
4      Als de schorsing langer dan één maand duurt, kan de Opdrachtnemer vorderen dat betaling
       van alle verrichte Werkzaamheden plaats heeft, voorzover dat niet reeds heeft plaatsgevonden
       krachtens de termijnstaat.
5      Als de schorsing van alle Werkzaamheden langer duurt dan zes maanden, is de
       Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
6      Het bepaalde in de leden 3 tot en met 5 is niet van toepassing, indien een toerekenbare
       tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst ten grondslag ligt
       aan de schorsing.
7      Wanneer door omstandigheden die voor rekening van de Opdrachtgever komen, alle
       Uitvoeringswerkzaamheden gedurende meer dan twee maanden ononderbroken zijn
       vertraagd, is de Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
8      De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst op te zeggen.
9      Doet een van de gevallen als bedoeld in de leden 5, 7 en 8 zich voor tijdens de realisatie van
       het Werk, dan zal de Opdrachtgever onverwijld na ontbinding of opzegging het Werk
       overnemen. De Opdrachtnemer is tot aan de overneming van het Werk gehouden de in lid 2
       bedoelde verplichtingen na te komen.
10       In de gevallen bedoeld in de leden 5, 7 en 8 heeft de Opdrachtnemer uitsluitend aanspraak
       op:
       (a) vergoeding van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs, exclusief BTW, berekend
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>            naar de stand van de Werkzaamheden op het moment van de ontbinding of opzegging;
       (b) vergoeding van 5% van het resterende deel van de in de Basisovereenkomst vastgelegde
            prijs, exclusief BTW, dat de Opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij volledige
            uitvoering van de Werkzaamheden;
       (c) vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die
            de Opdrachtnemer op het tijdstip van ontbinding of opzegging reeds is aangegaan met het
            oog op de uitvoering van de Overeenkomst.
HOOFDSTUK 8 ─ WERKTERREIN, RECLAME
§ 17 Werkterrein
1      De Opdrachtnemer heeft de kosteloze beschikking over de in de Vraagspecificatie als
       werkterrein aangeduide oppervlakten van grond of water, zolang de uitvoering van de
       Werkzaamheden dit nodig maakt. Gebruik van een ander terrein of water als werkterrein is
       voor rekening van de Opdrachtnemer.
2      De Opdrachtgever wijst aan, na overleg met de Opdrachtnemer, welke gedeelten van het
       werkterrein in gebruik mogen worden genomen als opslagplaatsen en voor het plaatsen van
       keten, loodsen en andere zaken die de Opdrachtnemer voornemens is te gebruiken voor de
       uitvoering van de Overeenkomst.
3      Indien de Overeenkomst uitsluitend de realisatie van een Werk betreft, moet het werkterrein na
       gebruik en uiterlijk op de feitelijke datum van oplevering zoveel mogelijk weer in de
       oorspronkelijke toestand worden opgeleverd.
4      Indien de Overeenkomst de realisatie van het Meerjarig Onderhoud omvat, moet het
       werkterrein zo spoedig mogelijk na de uitvoering van Onderhoudswerkzaamheden zoveel
       mogelijk weer in de oorspronkelijke toestand worden opgeleverd.
§ 18 Reclame
1      De Opdrachtgever heeft het recht om, na overleg met de Opdrachtnemer, op schuttingen en
       afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het Werk of het werkterrein, alsmede elders op het
       werkterrein of aan het Werk reclame of andere kennisgevingen aan te brengen.
2      De Opdrachtnemer is het eveneens toegestaan op een deel van die plaatsen, alsmede op
       Documenten, aanduidingen van zijn naam en bedrijf aan te brengen, alsmede aanduidingen
       van naam en bedrijf van zijn zelfstandige hulppersonen te doen aanbrengen. Indien en
       voorzover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, zijn plaats, uiterlijk en afmetingen hiervan
       aan de acceptatieprocedure van § 23 onderworpen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 9 ─ KWALITEITSBORGING
§ 19 Kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsplan
1       Behoudens hetgeen overigens in de Overeenkomst is bepaald, is de Opdrachtnemer
        verantwoordelijk voor zowel de kwaliteitsbeheersing van alle Werkzaamheden als voor de
        kwaliteit van resultaten van Werkzaamheden en van Documenten.
2       Indien en voorzover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt de Opdrachtnemer een
        kwaliteitsplan alsmede eventuele deelkwaliteitsplannen ter Acceptatie voor aan de
        Opdrachtgever. Het bepaalde in § 23 is van toepassing.
3       De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever desgevraagd alle relevante Documenten
        waarnaar in het kwaliteitsplan en in eventuele deelkwaliteitsplannen wordt verwezen.
§ 20 Toetsing van Ontwerpwerkzaamheden
1       De Opdrachtgever is bevoegd om te toetsen of:
        (a) de kwalificaties van hulppersonen die de Opdrachtnemer wil inschakelen voor de
             Ontwerpwerkzaamheden, en
        (b) de uit Ontwerpwerkzaamheden voortkomende Ontwerpdocumenten,
voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Deze toetsing vindt plaats op basis van het
toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden. De Opdrachtgever is slechts bevoegd tot toetsing van de in deze
paragraaf bedoelde kwalificaties van hulppersonen en Ontwerpdocumenten, voorzover het toetsingsplan
daarin uitdrukkelijk voorziet, behoudens het bepaalde in lid 2.
2       De Opdrachtgever is bevoegd te toetsen of de kwaliteitsborging van de
        Ontwerpwerkzaamheden plaatsvindt overeenkomstig het eventuele kwaliteitsplan, eventuele
        deelkwaliteitsplannen en de overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de
        Overeenkomst aan die kwaliteitsborging kunnen worden gesteld.
3       De Opdrachtgever dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde van deze
        paragraaf de Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren.
4       De Opdrachtgever is niet verplicht gebruik te maken van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde
        van deze paragraaf. Het is aan hem te bepalen of en hoe hij die toetsingsbevoegdheid
        gedurende de Ontwerpwerkzaamheden uitoefent. Niettemin rust op de Opdrachtgever de
        verplichting de Opdrachtnemer schriftelijk en binnen bekwame tijd te informeren, indien hij een
        tekortkoming van de Opdrachtnemer daadwerkelijk heeft opgemerkt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>§ 21 Toetsing van Uitvoeringswerkzaamheden en Onderhoudswerkzaamheden
1       Indien en voorzover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt de Opdrachtnemer een
        keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden en een keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden ter
        Acceptatie voor aan de Opdrachtgever. Het bepaalde in § 23 is van toepassing.
2       Met de resultaten van keuringen waarin de in lid 1 bedoelde keuringsplannen voorzien en die
        hij moet uitvoeren, dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat Uitvoerings- en Onderhouds-
        werkzaamheden en resultaten daarvan voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de
        Overeenkomst.
3       De Opdrachtnemer maakt met bekwame spoed na de uitvoering van een in een keuringsplan
        voorziene keuring, de resultaten daarvan schriftelijk kenbaar aan de Opdrachtgever, tenzij in
        overleg tussen partijen een termijn is overeengekomen. Daarbij dient de Opdrachtnemer te
        vermelden:
        (a) op welk onderdeel van de Uitvoerings- of Onderhoudswerkzaamheden de keuring betrekking
             heeft, onder verwijzing naar het relevante keuringsplan,
        (b) wie de keuring heeft uitgevoerd,
        (c) de datum en het tijdstip waarop de keuring is uitgevoerd, en
        (d) of het resultaat van de uitgevoerde keuring beantwoordt aan de eisen die krachtens de
             Overeenkomst aan de Uitvoerings- of Onderhoudswerkzaamheden zijn gesteld.
4       De Opdrachtgever is bevoegd om, uiterlijk op het moment waarop Acceptatie van een
        keuringsplan plaatsvindt, in dat keuringsplan stop- en bijwoonpunten te vermelden. In dat geval
        geeft de Opdrachtgever voor elk afzonderlijk stoppunt aan:
        (a) de geobjectiveerde criteria waaraan de resultaten van de relevante, in het keuringsplan
             voorziene keuringen moeten voldoen, om voor Acceptatie in aanmerking te komen, en
        (b) de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer zowel mondeling als
             schriftelijk moet mededelen of die resultaten als geaccepteerd worden beschouwd.
5       De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever tevoren schriftelijk in kennis van het tijdstip waarop
        een stop- of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg tussen partijen een termijn is
        overeengekomen.
6       Bij het bereiken van een stoppunt legt de Opdrachtnemer ter Acceptatie aan de Opdrachtgever
        voor:
        (a) de in het keuringsplan genoemde Uitvoerings- of Onderhoudswerkzaamheden en/of de
             resultaten van die Werkzaamheden, ten aanzien waarvan de Opdrachtgever een stoppunt
             heeft vermeld, en
        (b) de resultaten van de in het keuringsplan voorziene keuring van die Werkzaamheden,
             overeenkomstig het bepaalde in lid 3.
Het bepaalde in § 23, leden 4 tot en met 15 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat
daar waar wordt gesproken van ‘acceptatieplan’, gelezen moet worden ‘keuringsplan
Uitvoeringswerkzaamheden’ of ‘keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden’.
7       Bij het bereiken van een bijwoonpunt houdt de Opdrachtnemer voor toetsing door de
        Opdrachtgever beschikbaar:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>        (a) de in het keuringsplan genoemde Uitvoerings- of Onderhoudswerkzaamheden en/of de
             resultaten van die Werkzaamheden, ten aanzien waarvan de Opdrachtgever een
             bijwoonpunt heeft vermeld, en
        (b) de resultaten van de in het keuringsplan voorziene keuringen van die Werkzaamheden,
             overeenkomstig het bepaalde in lid 3.
De Opdrachtnemer is gerechtigd de Uitvoerings- of Onderhoudswerkzaamheden voort te zetten, indien de
Opdrachtgever na het bereiken van een bijwoonpunt de beschikbaar gehouden Werkzaamheden,
resultaten van Werkzaamheden en de resultaten van de in het keuringsplan voorziene keuringen van die
Werkzaamheden niet toetst.
8       De Opdrachtgever is bevoegd te toetsen of de kwaliteitsborging van de Uitvoerings- en
        Onderhoudswerkzaamheden plaatsvindt overeenkomstig het eventuele kwaliteitssysteem van de
        Opdrachtnemer,      het    eventuele kwaliteitsplan,     eventuele deelkwaliteitsplannen,      de
        keuringsplannen en de overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de Overeenkomst
        aan die kwaliteitsborging kunnen worden gesteld.
9       De Opdrachtgever dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde van deze
        paragraaf de Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren.
10        De Opdrachtgever is niet verplicht gebruik te maken van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde
        van deze paragraaf. Het is aan hem te bepalen of en hoe hij die toetsingsbevoegdheid
        gedurende de Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden uitoefent. Niettemin rust op de
        Opdrachtgever de verplichting de Opdrachtnemer schriftelijk en binnen bekwame tijd te
        informeren, indien hij een tekortkoming van de Opdrachtnemer daadwerkelijk heeft opgemerkt.
§ 22 Acceptatieprocedure ─ Uitgangspunten
1       De Opdrachtnemer is verplicht om met inachtneming van het bepaalde in § 23 ter Acceptatie
        aan de Opdrachtgever voor te leggen:
        (a) Documenten;
        (b) zelfstandige hulppersonen die hij voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader
             van de Werkzaamheden;
        (c) Werkzaamheden;
        (d) resultaten van Werkzaamheden;
indien en voorzover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, en
        (e) de in § 15 lid 3 genoemde Wijzigingen waartoe de Opdrachtnemer het initiatief neemt.
2       Indien en voorzover in het acceptatieplan is vastgelegd dat de Opdrachtnemer de in lid 1 sub a
        tot en met sub d bedoelde Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en
        resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie zal voorleggen, is de Opdrachtgever verplicht
        om binnen de in het acceptatieplan vastgelegde termijn schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee
        te delen of de desbetreffende Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden of
        resultaten van Werkzaamheden zijn geaccepteerd. Indien de Opdrachtnemer een Wijziging in
        de zin van § 15 lid 3 ter Acceptatie voorlegt, deelt de Opdrachtgever met bekwame spoed na
        ontvangst aan de Opdrachtnemer mee of de Wijziging is geaccepteerd.
3       Behoudens het in lid 2 bepaalde en het bepaalde in § 23 en § 28, is het aan de Opdrachtgever
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>       om te bepalen of hij de in lid 1 bedoelde Documenten, zelfstandige hulppersonen,
       Werkzaamheden, resultaten van Werkzaamheden of Wijzigingen in de zin van § 15 lid 3
       accepteert. Het is voorts aan hem om te bepalen of en hoe hij voorafgaand aan een Acceptatie
       zijn toetsingsbevoegdheid uitoefent. Niettemin rust op de Opdrachtgever de verplichting de
       Opdrachtnemer schriftelijk en binnen bekwame tijd te informeren, indien hij een tekortkoming
       van de Opdrachtnemer daadwerkelijk heeft opgemerkt.
§ 23 Acceptatieprocedure ─ Procedureverloop
1      De in deze paragraaf omschreven acceptatieprocedure is van toepassing op de Acceptatie van
       de in het acceptatieplan vastgelegde Documenten, zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden
       en resultaten van Werkzaamheden, alsmede op de Acceptatie van de in § 15 lid 3 genoemde
       Wijzigingen waartoe de Opdrachtnemer het initiatief neemt.
2      Een verzoek tot Acceptatie van de Opdrachtnemer dient aan de volgende eisen te voldoen:
       (a) het wordt schriftelijk ingediend, waarbij in het acceptatieplan het aantal te overleggen
             exemplaren is vastgelegd, en
       (b) het wordt ingediend op of vóór het in het acceptatieplan vastgelegde tijdstip, en
       (c) het gaat vergezeld van alle relevante gegevens, die zoveel mogelijk in het acceptatieplan
             moeten zijn vastgelegd.
Wanneer de Opdrachtnemer een Wijziging in de zin van § 15 lid 3 ter Acceptatie voorlegt, doet hij dat met
redenen omkleed.
3      Partijen vergewissen zich er telkens onverwijld van dat een verzoek tot Acceptatie door de
       Opdrachtgever is ontvangen conform de in lid 2 opgesomde eisen.
4      De Opdrachtgever is gerechtigd de Opdrachtnemer schriftelijk om aanvullende informatie te
       vragen op de in lid 2 sub c genoemde gegevens, voorzover deze noodzakelijk zijn om te
       kunnen beoordelen of het verzoek tot Acceptatie kan worden gehonoreerd. De Opdrachtnemer
       geeft zo spoedig mogelijk gehoor aan een dergelijk verzoek.
5      De Opdrachtgever deelt de Opdrachtnemer binnen de in het acceptatieplan vastgelegde termijn
       of, indien het een Wijziging in de zin van § 15 lid 3 betreft, met bekwame spoed, onvoorwaardelijk
       en schriftelijk mee of het verzoek tot Acceptatie is gehonoreerd.
6      Indien de Opdrachtgever verzuimt om met bekwame spoed de in lid 5 genoemde mededeling
       te doen zonder voorafgaand gebruik te hebben gemaakt van de procedure die is vastgelegd in
       lid 7, stelt de Opdrachtnemer schriftelijk een nadere termijn waarbinnen de Opdrachtgever dat
       alsnog kan doen. De Opdrachtnemer verwijst de Opdrachtgever daarbij naar de procedure die
       is vastgelegd in lid 7. Indien de Opdrachtgever ook binnen die nadere termijn verzuimt de
       bedoelde mededeling te doen, wordt het verzoek tot Acceptatie geacht te zijn gehonoreerd
       vanaf het tijdstip vastgelegd in het acceptatieplan of, indien het een Wijziging in de zin van § 15
       lid 3 betreft, vanaf de dag waarop het verzoek tot Acceptatie is ingediend.
7      Indien de in het acceptatieplan vastgelegde termijn onvoldoende blijkt te zijn of, indien het een
       Wijziging in de zin van § 15 lid 3 betreft, de Opdrachtgever geen kans ziet om met bekwame
       spoed vast te stellen of het verzoek tot Acceptatie kan worden gehonoreerd, deelt hij onverwijld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>   schriftelijk en gemotiveerd aan de Opdrachtnemer mee binnen welke termijn hij dat wel zal
   doen.
8  Indien de Opdrachtgever besluit Acceptatie te weigeren, laat hij de in lid 5 genoemde
   mededeling vergezeld gaan van een schriftelijke motivering. Uit deze motivering moet duidelijk
   blijken aan welke van de in het acceptatieplan vastgelegde geobjectiveerde criteria niet is
   voldaan, tenzij de weigering van Acceptatie een door de Opdrachtnemer voorgestelde
   Wijziging in de zin van § 15 lid 3 sub a betreft.
9  Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om nog niet geaccepteerde zelfstandige
   hulppersonen in te schakelen voor Werkzaamheden. Evenmin is het hem toegestaan om
   Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten waaraan nog niet geaccepteerde Documenten,
   Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden ten grondslag liggen. De Opdrachtnemer
   mag geen Wijzigingen als bedoeld in § 15 lid 3 uitvoeren die nog niet door de Opdrachtgever
   zijn geaccepteerd.
10   Behoudens het geval waarin de weigering van Acceptatie een Wijziging in de zin van § 15 lid
   3 sub a betreft en behoudens het bepaalde in lid 11, neemt de Opdrachtnemer onverwijld voor
   eigen rekening de redenen weg die aan de weigering van Acceptatie ten grondslag liggen.
   Vervolgens dient hij met bekwame spoed een nieuw verzoek tot Acceptatie in, conform de
   procedure die is vastgelegd in de leden 1, 2 sub a, 2 sub c, 3, 4, 6 en 8 tot en met 16. De
   Opdrachtgever deelt de Opdrachtnemer met bekwame spoed schriftelijk en onvoorwaardelijk
   mee of het nieuwe verzoek is gehonoreerd. Indien de Opdrachtgever geen kans ziet om met
   bekwame spoed vast te stellen of het verzoek kan worden gehonoreerd, is het bepaalde in lid 7
   van toepassing.
11    Indien de Opdrachtnemer van mening is dat de Opdrachtgever in redelijkheid niet kon
   besluiten Acceptatie te weigeren, deelt hij dat onverwijld na ontvangst van de desbetreffende
   mededeling schriftelijk en met redenen omkleed aan de Opdrachtgever mee. Partijen treden
   dan onverwijld met elkaar in overleg om uit de ontstane impasse te geraken. Indien de
   Opdrachtgever naar aanleiding van dit overleg besluit de weigering van Acceptatie in te
   trekken, is het verzoek tot Acceptatie gehonoreerd met ingang van de dag waarop dat besluit is
   genomen.
12    Indien de Opdrachtgever naar aanleiding van het in lid 11 genoemde overleg besluit de
   weigering van Acceptatie te handhaven, is elk van partijen bevoegd die weigering voor te
   leggen aan de Raad van Deskundigen, vooropgesteld dat partijen die bevoegdheid in de
   Basisovereenkomst hebben gecreëerd, teneinde te laten vaststellen of dat besluit in
   redelijkheid genomen kon worden. Partijen kunnen zich niet tot de Raad van Deskundigen
   wenden, indien de weigering van Acceptatie een Wijziging in de zin van § 15 lid 3 betreft.
13   Indien de Raad van Deskundigen van oordeel is dat de Opdrachtgever in redelijkheid niet kon
   besluiten Acceptatie te weigeren, wordt het verzoek tot Acceptatie geacht te zijn gehonoreerd
   met ingang van de dag waarop dat oordeel aan partijen bekend is gemaakt.
14   Indien de Raad van Deskundigen van oordeel is dat de Opdrachtgever in redelijkheid kon
   besluiten Acceptatie te weigeren, is het bepaalde in lid 10 van toepassing.
15   Indien, gelet op het bepaalde in lid 12, geen van partijen besluit de weigering van Acceptatie
   voor te leggen aan de Raad van Deskundigen, is het bepaalde in lid 10 van toepassing.
16   Wordt de in deze paragraaf vastgelegde procedure vertraagd als gevolg van:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>       (a) de verzuimen van de Opdrachtgever als bedoeld in lid 6, of
       (b) de mededeling van de Opdrachtgever als bedoeld in lid 7, of
       (c) het overleg als bedoeld in lid 11, vooropgesteld dat de Opdrachtgever na dit overleg de
             weigering van Acceptatie heeft ingetrokken, of
       (d) de inschakeling van de Raad van Deskundigen, vooropgesteld dat het oordeel van de Raad
             luidt zoals bedoeld in lid 13,
dan heeft de Opdrachtnemer recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming van
het bepaalde in § 44 lid 1 sub a.
HOOFDSTUK 10 ─ OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN
§ 24 Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk
1      Zodra de Opdrachtnemer van oordeel is dat het Werk gereed is voor aanvaarding, zendt hij
       een schriftelijk verzoek daartoe aan de Opdrachtgever.
2      Indien de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn bevoegdheid het Werk te keuren,
       geschiedt de keuring met bekwame spoed en in de regel binnen 10 dagen na de dag van
       verzending van het in lid 1 bedoelde verzoek. In dat geval worden de dag en het tijdstip van de
       keuring tijdig en met bekwame spoed maar ten minste 3 dagen tevoren schriftelijk aan de
       Opdrachtnemer meegedeeld. De Opdrachtgever kan verlangen dat de Opdrachtnemer of zijn
       gevolmachtigde bij de keuring tegenwoordig is.
3      Indien de Opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de dag van verzending van het in lid 1
       bedoelde verzoek de mededeling als bedoeld in lid 2 heeft gedaan, wordt hij geacht geen
       gebruik te willen maken van zijn bevoegdheid tot keuring van het Werk.
4      Binnen 14 dagen na de dag van verzending van het in lid 1 bedoelde verzoek deelt de
       Opdrachtgever schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee of het Werk al dan niet is aanvaard, in
       het laatste geval met opgaaf van de gebreken die de redenen voor de weigering van het Werk
       zijn. Indien de gebreken naar hun aantal, aard en omvang zo substantieel zijn dat van de
       Opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij een dergelijke opgaaf doet,
       geeft hij slechts een summier overzicht van die gebreken. Wordt het Werk aanvaard, dan wordt
       als de feitelijke datum van oplevering aangemerkt de dag van verzending van het in lid 1
       bedoelde verzoek.
5      Indien de Opdrachtnemer niet binnen 15 dagen na de dag van verzending van het in lid 1
       bedoelde verzoek een van de in lid 4 genoemde schriftelijke mededelingen heeft ontvangen,
       kan hij de Opdrachtgever per aangetekende brief opnieuw verzoeken tot aanvaarding van het
       Werk over te gaan. Een dergelijk verzoek schept geen hernieuwde bevoegdheid van de
       Opdrachtgever het Werk op te nemen in de zin van lid 2.
6      Indien de Opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de dag van verzending van de in lid 5
       genoemde brief aan de Opdrachtnemer schriftelijk heeft meegedeeld of het Werk al dan niet is
       aanvaard, wordt het Werk geacht te zijn aanvaard. In dat geval wordt als de feitelijke datum
       van oplevering aangemerkt de dag waarop het in lid 1 bedoelde verzoek is gedaan.
7      Kleine gebreken die gevoeglijk vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>       hersteld, mogen geen reden tot weigering van het Werk zijn, mits zij een eventuele
       ingebruikneming niet in de weg staan. De Opdrachtnemer is gehouden de in dit lid bedoelde
       gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
8      Indien in de Basisovereenkomst een afzonderlijke termijn is gesteld waarbinnen een onderdeel
       van het Werk gereed dient te zijn voor aanvaarding, wordt voor de toepassing van deze paragraaf
       alsmede van de §§ 4 lid 1, 25 tot en met 28, 36 en 41 dat onderdeel als een afzonderlijk Werk
       aangemerkt.
9      Indien de Opdrachtnemer geen verzoek tot aanvaarding van het Werk als bedoeld in lid 1 heeft
       ingediend, doch de Opdrachtgever niettemin het Werk wenst te aanvaarden, kan aanvaarding op
       verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden. Hiertoe deelt de Opdrachtgeverde Opdrachtnemer
       schriftelijk mee het Werk als aanvaard te beschouwen. De dag van verzending van deze
       mededeling geldt dan als de feitelijke datum van oplevering.
§ 25 Herkeuring en aanvaarding na weigering van het Werk
1      Indien de Opdrachtgever krachtens § 24 lid 4 of lid 6 heeft meegedeeld dat hij het Werk weigert,
       is de Opdrachtnemer gehouden de gebreken die de redenen voor de weigering zijn, onverwijld te
       herstellen.
2      Na herstel van de in lid 1 genoemde gebreken verzoekt de Opdrachtnemer schriftelijk om
       aanvaarding van het Werk. De bepalingen van § 24 zijn in dat geval van overeenkomstige
       toepassing.
§ 26 Vervroegde ingebruikneming van het Werk door de Opdrachtgever
Voordat het Werk voltooid is, kan de Opdrachtgever het Werk of een onderdeel daarvan in gebruik nemen
of doen nemen, mits dat een voldoende voortgang van het Werk niet in gevaar brengt. De Opdrachtgever
gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de Opdrachtnemer heeft meegedeeld en een
keuring van het in gebruik te nemen Werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden. De
Opdrachtnemer heeft in geval van vervroegde ingebruikneming van het Werk of een onderdeel daarvan
recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub
a. Schade die door de ingebruikneming aan het Werk ontstaat, komt niet voor rekening van de
Opdrachtnemer. Door de in deze paragraaf bedoelde ingebruikneming en keuring wordt het Werk dan wel
dat onderdeel niet geacht te zijn aanvaard door de Opdrachtgever.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>§ 27 Onderhoudstermijn
1      Het bepaalde in de leden 2 tot en met 8 is van toepassing, tenzij in de Basisovereenkomst is
       bepaald dat de Opdrachtnemer het Meerjarig Onderhoud zal realiseren.
2      Indien in de Vraagspecificatie een onderhoudstermijn is voorgeschreven, gaat deze terstond in
       na de feitelijke datum van oplevering.
3      De Opdrachtnemer is gehouden gebreken, die in de onderhoudstermijn aan de dag treden, te
       herstellen, met uitzondering van gebreken waarvoor de Opdrachtgever op grond van de
       Overeenkomst verantwoordelijk of aansprakelijk is.
4      Het in lid 3 bedoelde herstel geschiedt voor rekening van de Opdrachtnemer binnen een door de
       Opdrachtgever in billijkheid te stellen termijn.
5      In de onderhoudstermijn optredende schade aan het Werk is voor rekening van de
       Opdrachtgever, met uitzondering van schade, die het gevolg is van door de Opdrachtnemer
       verrichte onvoldoende Werkzaamheden. In het laatste geval is het bepaalde in lid 4 van
       overeenkomstige toepassing.
6      Indien de Opdrachtnemer zich desgevraagd verbindt tot herstel van niet voor zijn rekening
       komende gebreken of schade aan het Werk, volgen partijen de procedure die is vastgelegd in
       § 45.
7      De Opdrachtnemer zendt ten minste 20 dagen vóór het einde van de onderhoudstermijn een
       schriftelijk verzoek tot aanvaarding van het Werk aan de Opdrachtgever.
8      De Opdrachtgever is bevoegd binnen 10 dagen na ontvangst van het in lid 7 genoemde
       verzoek het Werk wederom te keuren om te constateren of de Opdrachtnemer aan zijn
       verplichtingen heeft voldaan, waarbij wordt gehandeld overeenkomstig het bepaalde in § 24.
§ 28 Aansprakelijkheid voor gebreken na de feitelijke datum van oplevering
1      Na de feitelijke datum van oplevering is de Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor
       gebreken in het Werk of in enig onderdeel daarvan, tenzij:
       (a) die gebreken te wijten zijn aan zijn schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of de in het
            verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen,
en bovendien
       (b) de Opdrachtgever voorafgaande aan de oplevering die gebreken niet heeft opgemerkt,
en bovendien
       (c) de Opdrachtgever die gebreken op het tijdstip van de feitelijke datum van oplevering
            redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
2      De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor de Opdrachtnemer krachtens lid 1
       aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van:
       (a) vijf jaren na de in lid 1 bedoelde dag, of
       (b) tien jaren na de in lid 1 bedoelde dag, indien het Werk hetzij geheel of gedeeltelijk dreigt in te
            storten hetzij het Werk ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>            bestemming waarvoor het blijkens de Overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan worden
            verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van buitengewone en zeer kostbare
            voorzieningen.
3     De in totaal op grond van het eerste lid door de Opdrachtnemer te vergoeden schade is
      beperkt tot 10% van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs voorzover die prijs verband
      houdt met de realisatie van het Werk door middel van Ontwerp- en
      Uitvoeringswerkzaamheden. Indien het aldus berekende bedrag lager is dan 1.500.000 EURO,
      bedraagt de aan de Opdrachtgever te vergoeden schade ten hoogste 1.500.000 EURO.
4     Indien in de Vraagspecificatie een onderhoudstermijn is voorgeschreven, treedt voor de
      toepassing van deze paragraaf de dag na het verstrijken van die termijn in de plaats van de in lid
      1 bedoelde dag.
HOOFDSTUK 11 ─ MEERJARIG ONDERHOUD
§ 29 Meerjarig Onderhoud
1     Het in dit hoofdstuk bepaalde is van toepassing, voorzover in de Basisovereenkomst is bepaald
      dat de Opdrachtnemer Meerjarig Onderhoud zal realiseren. In dat geval zijn ook alle overige in
      de Overeenkomst opgenomen bepalingen met betrekking tot het Meerjarig Onderhoud, de
      Onderhoudswerkzaamheden, de Onderhoudsdocumenten, de Meerjarige Onderhoudsperiode
      en het keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden van toepassing.
2     De Opdrachtnemer is verplicht, met inachtneming van de overige bepalingen van de
      Overeenkomst, het Meerjarig Onderhoud zodanig te realiseren dat het Werk gedurende de
      Meerjarige Onderhoudsperiode aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen voldoet.
      Voldoet het Werk gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode niet aan deze eisen, dan zal
      de Opdrachtnemer die tekortkoming onverwijld voor eigen rekening en risico herstellen, tenzij
      die tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. Indien de Opdrachtnemer zich
      desgevraagd verbindt tot herstel van een niet voor zijn rekening komende tekortkoming, volgen
      partijen de procedure die is vastgelegd in § 45.
3     De Opdrachtnemer zal een gebrek in het Werk dat in de Meerjarige Onderhoudsperiode aan
      de dag treedt, indien en voorzover hij op grond van het bepaalde in § 28 lid 1, 2 en 3 daarvoor
      aansprakelijk kan worden gehouden, onverwijld voor eigen rekening en risico herstellen. Indien
      de Opdrachtnemer zich desgevraagd verbindt tot herstel van een niet voor zijn rekening
      komend gebrek, volgen partijen de procedure die is vastgelegd in § 45.
4     Indien de in lid 2, tweede volzin bedoelde toestand van het Werk het gevolg is van in de
      Meerjarige Onderhoudsperiode optredende schade aan het Werk, is het bepaalde in § 41 van
      toepassing.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>§ 30 Aanvaarding van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud
1      De Opdrachtnemer zendt ten minste 20 dagen vóór het einde van de Meerjarige Onderhoudsperi-
       ode een schriftelijk verzoek tot aanvaarding van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud aan de
       Opdrachtgever.
2      De Opdrachtgever is bevoegd binnen 10 dagen na ontvangst van het in lid 1 genoemde
       verzoek het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud te keuren om te constateren of de
       Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Meerjarig
       Onderhoud heeft voldaan. Indien de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn
       bevoegdheid te keuren, geschiedt de keuring met bekwame spoed en in de regel binnen tien
       dagen na de dag van verzending van het in lid 1 bedoelde verzoek. In dat geval worden de dag
       en het tijdstip van de keuring tijdig en met bekwame spoed maar ten minste 3 dagen tevoren
       schriftelijk aan de Opdrachtnemer meegedeeld. De Opdrachtgever kan verlangen dat de
       Opdrachtnemer of zijn gevolmachtigde bij de keuring tegenwoordig is.
3      Indien de Opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de dag van verzending van het in lid 1
       bedoelde verzoek de mededeling als bedoeld in lid 2 heeft gedaan, wordt hij geacht geen
       gebruik te willen maken van zijn bevoegdheid tot keuring van het gerealiseerde Meerjarig
       Onderhoud.
4      Binnen 14 dagen na de dag van verzending van het in lid 1 bedoelde verzoek deelt de
       Opdrachtgever schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee of het gerealiseerde Meerjarig
       Onderhoud al dan niet is aanvaard, in het laatste geval met opgaaf van de tekortkomingen die
       de redenen voor de weigering daarvan zijn. Indien de tekortkomingen naar hun aantal, aard en
       omvang zo substantieel zijn dat van de Opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden verlangd
       dat hij een dergelijke opgaaf doet, geeft hij slechts een summier overzicht van die
       tekortkomingen. Wordt het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud aanvaard, dan wordt die
       aanvaarding geacht te hebben plaatsgevonden op de laatste dag van de Meerjarige
       Onderhoudsperiode.
5      Indien de Opdrachtnemer niet binnen 15 dagen na de dag van verzending van het in lid 1
       bedoelde verzoek een van de in lid 4 genoemde schriftelijke mededelingen heeft ontvangen,
       kan hij de Opdrachtgever per aangetekende brief opnieuw verzoeken tot aanvaarding van het
       gerealiseerde Meerjarig Onderhoud over te gaan. Een dergelijk verzoek schept geen
       hernieuwde bevoegdheid van de Opdrachtgever het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud te
       keuren in de zin van lid 2.
6      Indien de Opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de dag van verzending van de in lid 5
       genoemde brief aan de Opdrachtnemer schriftelijk heeft meegedeeld of het gerealiseerde
       Meerjarige Onderhoud al dan niet is aanvaard, wordt het Meerjarig Onderhoud geacht te zijn
       aanvaard op de laatste dag van de Meerjarige Onderhoudsperiode.
7      Kleine tekortkomingen die aan de Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend en die
       gevoeglijk vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden
       tot weigering van aanvaarding zijn. De Opdrachtnemer is gehouden de in dit lid bedoelde
       tekortkomingen zo spoedig mogelijk te herstellen.
8      Indien de Opdrachtnemer geen verzoek tot aanvaarding van het gerealiseerde Meerjarig
       Onderhoud als bedoeld in lid 1 heeft ingediend, doch de Opdrachtgever dit niettemin wenst te
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>       aanvaarden, kan deze de Opdrachtnemer schriftelijk meedelen het gerealiseerde Meerjarig
       Onderhoud als aanvaard te beschouwen. In dat geval wordt die aanvaarding geacht te hebben
       plaatsgevonden op de laatste dag van de Meerjarige Onderhoudsperiode.
§ 31 Herkeuring en aanvaarding na weigering van het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud
1      Indien de Opdrachtgever krachtens § 30 lid 4 of lid 6 heeft meegedeeld dat hij het gerealiseerde
       Meerjarig Onderhoud weigert, is de Opdrachtnemer gehouden de tekortkomingen die de redenen
       voor de weigering zijn, onverwijld te herstellen.
2      Na het in lid 1 genoemde herstel verzoekt de Opdrachtnemer schriftelijk om aanvaarding van het
       gerealiseerde Meerjarige Onderhoud. De bepalingen van § 30 zijn in dat geval van
       overeenkomstige toepassing.
§ 32 Aansprakelijkheid voor tekortkomingen in het gerealiseerde Meerjarig Onderhoud na afloop van de
Meerjarige Onderhoudsperiode
1      Na afloop van de Meerjarige Onderhoudsperiode is de Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk
       voor tekortkomingen daarin, tenzij:
       (a) die tekortkomingen te wijten zijn aan zijn schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of de in
            het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen,
en bovendien
       (b) de Opdrachtgever die tekortkomingen gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode niet
            heeft opgemerkt,
en bovendien
       (c) de Opdrachtgever die tekortkomingen op het tijdstip van aanvaarding van het gerealiseerde
            Meerjarig Onderhoud redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
2      De rechtsvordering uit hoofde van een tekortkoming waarvoor de Opdrachtnemer krachtens lid
       1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van een jaar na de
       Meerjarige Onderhoudsperiode.
HOOFDSTUK              12      ─      BETALING,            STELPOSTEN,             OMZETBELASTING,
BOETEBEDING, BONUS, VERPANDING, CESSIE
§ 33 Betaling
1      Betaling van de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs geschiedt op basis van een door de
       Opdrachtnemer opgestelde termijnstaat.
2      Indien en voorzover dat in het acceptatieplan is vastgelegd, legt de Opdrachtnemer een op de
       planning gebaseerde termijnstaat ter Acceptatie aan de Opdrachtgever voor. Het bepaalde in §
       23 is van toepassing.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>3      Indien de Opdrachtnemer van mening is dat hij recht heeft op betaling van een in de
       termijnstaat opgenomen bedrag, verzoekt hij de Opdrachtgever om afgifte van een
                           1)
       prestatieverklaring , onder verwijzing naar de termijnstaat.
                                        1)
                                           Een Model prestatieverklaring is als bijlage A opgenomen bij deze UAV-GC 2005.
4      Indien de Opdrachtgever van mening is dat de Opdrachtnemer recht heeft op afgifte van de
       prestatieverklaring, geschiedt dat met bekwame spoed na ontvangst van het in lid 3 genoemde
       verzoek.
5      Indien de Opdrachtgever van mening is dat de Opdrachtnemer geen recht heeft op afgifte van de
       prestatieverklaring, stelt hij de Opdrachtnemer daarvan met bekwame spoed schriftelijk en
       gemotiveerd in kennis na ontvangst van het in lid 3 genoemde verzoek.
6      De Opdrachtnemer zendt de facturen met de bijbehorende prestatieverklaring als bedoeld in lid 4
       naar het in de Basisovereenkomst genoemde adres. De facturen vermelden de gegevens die
       gevraagd worden in de Basisovereenkomst. De Opdrachtgever kan weigeren facturen die niet
       voldoen aan deze eisen, in behandeling te nemen en aan de Opdrachtnemer retourneren.
7      Betaling van facturen die voldoen aan de in lid 6 genoemde eisen, vindt plaats binnen 4 weken na
       ontvangst daarvan op het in lid 6 bedoelde adres.
8      De afgifte van een prestatieverklaring alsmede betaling van facturen kan nimmer tot Acceptatie
       van Documenten, Werkzaamheden, resultaten van Werkzaamheden, het Werk of het gerealiseer-
       de Meerjarig Onderhoud leiden.
9      Indien zich een van de gevallen als bedoeld in § 43 leden 2, 3, 4 of 5 voordoet en de Opdrachtge-
       ver het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud voor rekening van de Opdrachtnemer voltooit of doet
       voltooien, heeft de Opdrachtgever het recht om voor rekening van de Opdrachtnemer
       rechtstreeks aan zelfstandige hulppersonen van de Opdrachtnemer een billijke vergoeding uit te
       keren voor de Werkzaamheden waarvoor deze van de Opdrachtnemer nog geen betaling hebben
       genoten. De Opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan na de Opdrachtnemer of diens wettelijke
       vertegenwoordiger of rechtsopvolger ter zake te hebben gehoord.
§ 34 Stelposten
1      Stelposten zijn in de Basisovereenkomst genoemde bedragen, die in de in de Basisovereenkomst
       vastgelegde prijs zijn begrepen en die bestemd zijn voor het verrichten van Werkzaamheden die
       op de dag van de Overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en door de
       Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Van elke stelpost wordt in de Basisovereenkomst
       vermeld waarop deze betrekking heeft.
2      Indien de som van de uitgaven, die ten laste van een stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt
       te zijn dan het bedrag van die stelpost, zal de afwijking worden verrekend.
3      Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de
       Opdrachtnemer berekende netto prijzen dan wel de door hem gemaakte netto kosten, verhoogd
       met een vergoeding van:
       (a) 10% voor zover deze prijzen of kosten betrekking hebben op door de Opdrachtnemer
             gedane leveringen,
       (b) 10% voor zover deze prijzen of kosten betrekking hebben op door de Opdrachtnemer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>             verrichte werkzaamheden, of
       (c) 5% voor zover deze prijzen of kosten enkel betrekking hebben op betalingen aan derden,
de omzetbelasting daarin niet begrepen.
4      De uitvoering van Werkzaamheden, waarvoor stelposten zijn opgenomen, geschiedt door de
       Opdrachtnemer volgens nadere opdracht van de Opdrachtgever. Alvorens een uitgave ten laste
       van een stelpost te brengen, kan de Opdrachtgever van de Opdrachtnemer overlegging van
       bewijsstukken verlangen.
5      Indien de Opdrachtgever de uitvoering van Werkzaamheden waarvoor stelposten zijn
       opgenomen, heeft opgedragen, kan de Opdrachtnemer de Opdrachtgever om afgifte van een
       prestatieverklaring ter zake van die Werkzaamheden verzoeken, zodra die Werkzaamheden zijn
       voltooid. Het bepaalde in § 33 is van toepassing.
§ 35 Omzetbelasting
1      De over het Werk en het Meerjarig Onderhoud verschuldigde omzetbelasting is niet begrepen in
       de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen of overeen te komen bedragen en
       prijzen, maar het bedrag daarvan wordt wel door de Opdrachtnemer in zijn prijsopgaven
       afzonderlijk vermeld.
2      De Opdrachtgever vergoedt de Opdrachtnemer de over het Werk en het Meerjarig Onderhoud
       verschuldigde omzetbelasting.
3      De Opdrachtnemer ontvangt geen vergoeding van de over het Werk en het Meerjarig Onderhoud
       verschuldigde omzetbelasting, voorzover deze van de Opdrachtgever wordt geheven.
4      De berekening van hetgeen de Opdrachtnemer ingevolge de Overeenkomst toekomt, geschiedt
       met inachtneming van bedragen en prijzen waarin de omzetbelasting niet is begrepen; de
       berekening van de door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te vergoeden omzetbelasting
       geschiedt afzonderlijk.
5      De vergoeding van omzetbelasting aan de Opdrachtnemer geschiedt gelijktijdig met de aan hem
       te verrichten betalingen.
§ 36 Boetebeding en bonus
1      Behoudens het bepaalde in lid 3 kan de Opdrachtgever, bij overschrijding van een in de bij de
       Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning opgenomen mijlpaaldatum of van de
       in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering, de Opdrachtnemer een boete
       opleggen, tenzij de overschrijding niet aan de Opdrachtnemer kan worden toegerekend.
2      De in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering wordt voor de toepassing van
       deze paragraaf geacht een in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen
       planning opgenomen mijlpaaldatum te zijn.
3      Het bedrag van de boete die kan worden opgelegd, is voor elke mijlpaaldatum opgenomen in
       de Basisovereenkomst. Indien in de Basisovereenkomst geen boetebedrag is opgenomen voor
       een bepaalde mijlpaaldatum, is de Opdrachtnemer bij overschrijding daarvan geen boete
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>       verschuldigd.
4      Geen boete wordt opgelegd wegens overschrijding van een mijlpaaldatum, indien en voorzover
       deze overschrijding het gevolg is van overschrijding van een eerdere mijlpaaldatum waarvoor
       reeds een boete is opgelegd, mits de bedoelde data met elkaar in verband staan.
5      Boetes worden verbeurd enkel ten gevolge van het verschijnen van de mijlpaaldatum, zonder dat
       deswege een ingebrekestelling nodig is.
6      Boetes en andere bedragen die de Opdrachtnemer krachtens de Overeenkomst verschuldigd is,
       worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen ingehouden of op
       andere wijze op de Opdrachtnemer verhaald.
7      De Opdrachtgever kan een bonus toekennen voor elke dag dat de feitelijke datum van
       oplevering eerder plaatsvindt dan de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van
       oplevering. Het bedrag van de bonus is opgenomen in de Basisovereenkomst. Is in de
       Basisovereenkomst geen bonusbedrag opgenomen, dan is de Opdrachtgever geen bonus
       verschuldigd, als de feitelijke datum van oplevering eerder plaatsvindt dan de in de
       Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering.
§ 37 Verpanding en cessie
De Opdrachtnemer kan het recht op het saldo, bedoeld in § 3 lid 9 geheel of gedeeltelijk cederen of in
pand geven.
HOOFDSTUK 13 ─ ZEKERHEIDSTELLING, VERZEKERING
§ 38 Zekerheidstelling
1      De Opdrachtnemer is verplicht zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen
       met betrekking tot de realisatie van het Werk en voor de nakoming van zijn verplichtingen met
       betrekking tot de realisatie van het Meerjarig Onderhoud. De zekerheid dient te worden gesteld
                                             1)
       in de vorm van een bankgarantie . De waarde van de zekerheid is in de Basisovereenkomst
       vermeld. Op de bankgarantie is Nederlands recht van toepassing.
                                            1)
                                               Een Model zekerheidstelling is als bijlage B opgenomen bij deze UAV-GC 2005.
2      Indien de Opdrachtgever voornemens is de zekerheid in te roepen, geeft hij de Opdrachtnemer
       daarvan bij aangetekende brief kennis. De Opdrachtgever is gerechtigd de zekerheid in te
       roepen, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw dan wel de Raad van Deskundigen anders
       beslist in een door de Opdrachtnemer binnen 14 dagen na de verzending van de in dit lid
       bedoelde kennisgeving aanhangig te maken geschil.
3      De zekerheid die is gesteld voor de nakoming van de verplichtingen met betrekking tot de
       realisatie van het Werk, blijft van kracht tot en met de feitelijke datum van oplevering, met dien
       verstande dat, indien sprake is van kleine gebreken als bedoeld in § 24 lid 7, de zekerheid van
       kracht blijft tot het tijdstip waarop de Opdrachtnemer deze gebreken heeft hersteld. Indien § 27
       van toepassing is en in de Vraagspecificatie een onderhoudstermijn is voorgeschreven, blijft de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>       zekerheid van kracht tot overeenkomstig § 27 lid 7 is geconstateerd dat de Opdrachtnemer aan
       zijn verplichtingen heeft voldaan.
4      Na de feitelijke datum van oplevering, of indien in de Vraagspecificatie een onderhoudstermijn
       is voorgeschreven, na afloop van die onderhoudstermijn, is de Opdrachtnemer gerechtigd
       vervangende zekerheid te stellen tot een bedrag dat in redelijkheid is gemoeid met herstel van
       de voor zijn rekening komende gebreken. De Opdrachtgever is gehouden de oorspronkelijk
       gestelde zekerheid terug te geven nadat hij met de vervangende zekerheid heeft ingestemd en
       deze heeft ontvangen.
5      De zekerheid die is gesteld voor de nakoming van de verplichtingen met betrekking tot de
       realisatie van het Meerjarig Onderhoud, blijft van kracht tot aan het einde van de Meerjarige
       Onderhoudsperiode, met dien verstande dat, indien sprake is van kleine tekortkomingen als
       bedoeld in § 30 lid 7, de zekerheid van kracht blijft tot het tijdstip waarop de Opdrachtnemer
       deze tekortkomingen heeft hersteld. Na afloop van de Meerjarige Onderhoudsperiode is de
       Opdrachtnemer gerechtigd vervangende zekerheid te stellen tot een bedrag dat in redelijkheid
       is gemoeid met herstel van de voor zijn rekening komende tekortkomingen. De Opdrachtgever
       is gehouden de oorspronkelijk gestelde zekerheid terug te geven nadat hij met de vervangende
       zekerheid heeft ingestemd en deze heeft ontvangen.
6      De Opdrachtgever is niet gerechtigd om van de Opdrachtnemer te bedingen dat deze
       zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen indien is overeengekomen dat de in
       de Basisovereenkomst vastgelegde prijs geheel of ten dele wordt ingehouden. Van een
       zodanige inhouding is ook sprake indien een door de Opdrachtnemer krachtens § 33 lid 3
       verzochte prestatieverklaring niet met bekwame spoed wordt afgegeven of een betaling
       waarop de Opdrachtnemer krachtens een afgegeven prestatieverklaring recht heeft, na verloop
       van 14 dagen sedert de dag waarop zij uiterlijk had moeten geschieden, nog niet heeft
       plaatsgevonden.
7      Indien de Opdrachtgever hetgeen de Opdrachtnemer volgens de Overeenkomst toekomt, niet
       of niet tijdig betaalt, of de Opdrachtnemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de
       Opdrachtgever het hem toekomende niet of niet tijdig zal betalen, is de Opdrachtnemer
       gerechtigd om van de Opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen. Indien de
       Opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de verlangde genoegzame zekerheid, is de
       Opdrachtnemer bevoegd hetzij de Werkzaamheden te schorsen hetzij de Overeenkomst te
       ontbinden. Met betrekking tot de schorsing dan wel de ontbinding is het bepaalde in § 16 van
       overeenkomstige toepassing.
8      Indien de Opdrachtnemer voornemens is de door de Opdrachtgever gestelde zekerheid in te
       roepen, geeft hij de Opdrachtgever daarvan bij aangetekende brief kennis. De Opdrachtnemer
       is gerechtigd de zekerheid in te roepen, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw dan wel de
       Raad van Deskundigen anders beslist in een door de Opdrachtgever binnen 14 dagen na de
       verzending van de in dit lid bedoelde kennisgeving aanhangig te maken geschil.
§ 39 Verzekering
1      Tenzij in de Vraagspecificatie anders is bepaald, dient de Opdrachtnemer verzekeringen aan te
       gaan waarin de Opdrachtgever als medeverzekerde is opgenomen, een en ander voorzover dit
       naar de aard en de omvang van het Werk en van het Meerjarig Onderhoud nodig en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>        gebruikelijk is. Het bestaan en de inhoud van de vorenbedoelde verzekeringen zijn aan de
        acceptatieprocedure van § 23 onderworpen, indien en voorzover dat in het acceptatieplan is
        vastgelegd.
2       Indien de Opdrachtgever verzekeringen in verband met het Werk en/of het Meerjarig
        Onderhoud is aangegaan of zal aangaan, worden de condities daarvan aan de
        Vraagspecificatie gehecht en zorgt de Opdrachtgever ervoor dat de Opdrachtnemer zo spoedig
        mogelijk schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de vorenbedoelde verzekeringen
        ontvangt.
HOOFDSTUK 14 ─ INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
§ 40 Intellectuele eigendomsrechten
1       De Opdrachtnemer of diens rechtverkrijgende(n) heeft het uitsluitend recht tot
        openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van zijn Ontwerpdocumenten een en
        ander met inachtneming van het bepaalde in de Auteurswet 1912 of in de Eenvormige
        Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen.
2       De door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever afgegeven Ontwerpdocumenten worden
        eigendom van de Opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de
        rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele eigendom,nadat de
        Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens de Opdrachtnemer heeft voldaan.
3       Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het Werk zoals dat conform de Ontwerpdocumenten
        is uitgevoerd – al dan niet ingeval van uitbreiding – geheel of in onderdelen daarvan in
        herhaling te realiseren, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtnemer. De
        Opdrachtnemer is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het
        betalen van een vergoeding aan de Opdrachtnemer.
4       Onverminderd het in lid 1 bepaalde heeft de Opdrachtgever het recht het Werk conform de
        Ontwerpdocumenten tot stand te brengen, zonder tussenkomst en goedkeuring van de
        Opdrachtnemer, indien de Overeenkomst is ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming
        van de Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst. In dat geval is de
        Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor gebreken in het Werk voorzover die gebreken zijn terug
        te voeren op de totstandbrenging van het Werk door of namens de Opdrachtgever.
5       De Opdrachtnemer geldt in de zin van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en
        Modellen als de ontwerper van de tekeningen en modellen die hij in het kader van de
        Overeenkomst heeft vervaardigd. De Opdrachtnemer heeft bij uitsluiting het recht deze
        tekeningen en modellen te deponeren bij het in die wet bedoelde Bureau. Het ten aanzien van
        auteursrechten bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de aan zo’n
        depot te ontlenen rechten.
6       Informatie door of namens de ene partij aan de andere partij beschikbaar gesteld, mag door de
        ontvangende partij niet aan derden bekend worden gemaakt, behoudens uitdrukkelijke
        toestemming van de ander. Deze verplichting geldt niet voor informatie van de Opdrachtgever
        waarvan de bekendmaking aan gemachtigden of hulppersonen van de Opdrachtnemer
        noodzakelijk is voor de uitvoering van de Werkzaamheden. De verplichting geldt evenmin voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>       informatie die algemeen bekend of voor het publiek toegankelijk is of die bekend wordt zonder dat
       dit aan de ontvangende partij kan worden toegerekend.
7      De Opdrachtnemer zal geen informatie over het Werk en het Meerjarig Onderhoud aan derden
       verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever.
8      De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer niet belemmeren in het aan derden beschikbaar stellen
       van zijn kennis, tenzij deze kennis bestaat uit bedrijfsgeheimen van de Opdrachtgever of
       onderdeel vormt van een vinding, waarvoor een octrooiaanvraag is geschied met inachtneming
       van het gestelde in de leden 9 tot en met 13.
9      De Opdrachtnemer is verplicht om naar zijn mening voor octrooiverlening vatbare vindingen,
       ontstaan tijdens en door de uitvoering van de Overeenkomst, onverwijld onder de aandacht van
       de Opdrachtgever te brengen.
10       Indien een vinding als bedoeld in lid 9 is ontstaan door uitwisseling van kennis tussen partijen,
       heeft de Opdrachtgever het recht op zijn naam en voor zijn rekening octrooi op die vinding aan te
       vragen. De Opdrachtgever stelt de Opdrachtnemer van zijn besluit daartoe onverwijld schriftelijk
       in kennis. De Opdrachtnemer is desgevraagd verplicht de Opdrachtgever bij de behandeling van
       de aanvraag assistentie te verlenen. In dat geval heeft hij recht op kostenvergoeding en/of
       termijnsverlenging met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a.
11       Indien de Opdrachtgever een octrooi als bedoeld in lid 10 verkrijgt, verleent hij om niet aan de
       Opdrachtnemer een in beginsel niet overdraagbare licentie op die vinding. Bij concrete
       toepassing van de licentie zal de Opdrachtnemer toestemming aan de Opdrachtgever vragen,
       welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien de Opdrachtgever tegenstrijdige
       belangen met zijn bedrijf kan aantonen.
12        Indien de Opdrachtgever van het in lid 10 genoemde recht geen gebruik maakt, heeft de
       Opdrachtnemer het recht op zijn naam en voor zijn rekening octrooi voor die vinding aan te
       vragen, een en ander met inachtneming van het in lid 6 gestelde. De Opdrachtnemer stelt de
       Opdrachtgever van zijn besluit daartoe onverwijld in kennis.
13       Indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in lid 12 verkrijgt, verleent hij om niet aan de
       Opdrachtgever een in beginsel niet overdraagbare licentie deze vinding in de huidige
       bedrijfsvoering van de Opdrachtgever toe te passen.
14       De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die in het kader van de nakoming van de
       Overeenkomst ontstaat als gevolg van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
       De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van
       dergelijke schade.
HOOFDSTUK 15 ─ SCHADE AAN HET WERK
§ 41 Schade aan het Werk
1      Het bepaalde in deze paragraaf is van toepassing indien schade aan het Werk ontstaat voor de
       feitelijke datum van oplevering. Indien in de Basisovereenkomst is bepaald dat de
       Opdrachtnemer het Meerjarig Onderhoud zal realiseren, is het bepaalde in deze paragraaf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>        eveneens van toepassing indien schade aan het Werk ontstaat gedurende de Meerjarige
        Onderhoudsperiode.
2       Onder schade aan het Werk in de zin van deze paragraaf wordt verstaan: schade aan het gehele
        of gedeeltelijke resultaat van de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer.
3       Van het ontstaan van schade aan het Werk geeft de Opdrachtnemer onverwijld nadat hem
        daarvan is gebleken of had kunnen blijken, kennis aan de Opdrachtgever.
4       Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de Overeenkomst of de wet is schade
        aan het Werk voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij deze schade het gevolg is van
        buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan de Opdrachtnemer
        gezien de aard van het Werk of het Meerjarig Onderhoud geen passende maatregelen had
        behoeven te nemen, en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.
5       Na het ontstaan van schade aan het Werk is de Opdrachtnemer verplicht onverwijld de nodige
        maatregelen te treffen tot beperking daarvan.
6       Schade aan het Werk, die is ontstaan ten gevolge van het niet nakomen van de in lid 3 of lid 5
        genoemde verplichting, is voor rekening van de Opdrachtnemer.
7       De Opdrachtnemer zal schade aan het Werk, die voor zijn rekening is, onverwijld herstellen,
        tenzij dat redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd. In dat geval, alsmede indien
        redelijkerwijs van de Opdrachtgever niet kan worden verlangd dat hij het herstel door de
        Opdrachtnemer laat verrichten, kan de Opdrachtgever in plaats daarvan schadevergoeding van
        de Opdrachtnemer vorderen.
8       Indien de Opdrachtgever wenst dat de Opdrachtnemer schade aan het Werk, die niet voor
        rekening van de laatste komt, herstelt, dient hij een Wijziging als bedoeld in § 14 lid 1 op te
        dragen.
HOOFDSTUK 16 ─ IN GEBREKE BLIJVEN, ONVERMOGEN OF OVERLIJDEN VAN
EEN DER PARTIJEN
§ 42 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de Opdrachtgever
1       Indien de Opdrachtgever een prestatieverklaring niet tijdig aan de Opdrachtnemer afgeeft of
        een krachtens een afgegeven prestatieverklaring verschuldigde betaling niet tijdig verricht en
        de vertraging niet het gevolg is van een omstandigheid die aan de Opdrachtnemer kan worden
        toegerekend, heeft laatstgenoemde aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk
        percentage met ingang van de dag, waarop de prestatieverklaring had moeten worden
        afgegeven of de betaling uiterlijk had moeten geschieden. De rentevordering van de
        Opdrachtnemer zal nimmer omvatten rente van rente.
2       Indien een door de Opdrachtnemer krachtens § 33 lid 3 verzochte prestatieverklaring niet met
        bekwame spoed wordt afgegeven of een betaling waarop hij krachtens een afgegeven
        prestatieverklaring recht heeft, na verloop van 14 dagen sedert de dag waarop zij uiterlijk had
        moeten geschieden, nog niet heeft plaatsgevonden, en een nadien door de Opdrachtnemer
        verzonden schriftelijke aanmaning na verloop van veertien dagen evenmin tot afgifte van de
        prestatieverklaring of tot betaling heeft geleid, wordt het in lid 1 bepaalde percentage na het
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>        verstrijken van die 14 dagen met 2 verhoogd en is de Opdrachtnemer bevoegd, mits hij zulks in
        de aanmaning heeft vermeld, hetzij de Werkzaamheden te schorsen tot de Opdrachtgever de
        prestatieverklaring heeft afgegeven of het door hem verschuldigde heeft betaald, hetzij de
        Overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot de schorsing dan wel de ontbinding is het
        bepaalde in § 16 van overeenkomstige toepassing.
3       Het bepaalde in lid 2 over schorsen en ontbinden is niet van toepassing, indien de vordering
        van de Opdrachtnemer betrekking heeft op een bedrag, waarover de Opdrachtgever een
        geschil aanhangig heeft gemaakt.
4       Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, is de Opdrachtnemer
        bevoegd de curator schriftelijk te sommeren om binnen een redelijke termijn te verklaren of hij
        bereid is de Werkzaamheden te doen voortzetten onder zodanige genoegzame
        zekerheidstelling als de Opdrachtnemer blijkens de sommatie verlangt. Indien de curator zich
        daartoe bereid verklaart, is hij verplicht daarbij de verlangde zekerheid te stellen. Indien de
        curator niet bereid is de Werkzaamheden te doen voortzetten of, indien hij wel daartoe bereid
        is maar nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is de Opdrachtnemer gerechtigd de
        Overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot de ontbinding is het bepaalde in § 16 van
        overeenkomstige toepassing.
5       Ingeval de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, is het bepaalde in lid 4 van overeenkom-
        stige toepassing. Ingeval de Opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend of hij met
        rechterlijke machtiging in een psychiatrisch ziekenhuis wordt geplaatst, is het bepaalde in lid 4
        eveneens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de ‘curator’ wordt
        gelezen ‘de opdrachtgever en de bewindvoerder’ onderscheidenlijk ‘de provisionele
        bewindvoerder of de curator’.
6       Ingeval de Opdrachtgever overlijdt, is de Overeenkomst niet uit dien hoofde ontbonden. Het
        bepaalde in lid 4 is dan van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor ‘de curator’
        wordt gelezen ‘de erfgenamen’. Indien de Opdrachtnemer dat verlangt, zijn de erfgenamen
        verplicht één van hen of een derde schriftelijk aan te wijzen om hen in alle opzichten te
        vertegenwoordigen.
§ 43 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de Opdrachtnemer
1       Als de Opdrachtgever vermoedt dat de Opdrachtnemer de op hem rustende verplichtingen niet
        nakomt of niet zal nakomen, is laatstgenoemde verplicht de maatregelen te nemen of te gedogen
        die nodig zijn om vast te stellen of zulks al dan niet het geval is. Als zulks niet het geval is, heeft
        de Opdrachtnemer recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming van het
        bepaalde in § 44 lid 1 sub a.
2       Als de Opdrachtgever constateert dat de Opdrachtnemer de op hem rustende verplichtingen
        niet nakomt of niet zal nakomen en hem deswege in gebreke stelt, zal dat schriftelijk
        geschieden en zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer daarbij een redelijke termijn stellen
        om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Reeds voordat de gestelde termijn is verstreken, is
        de Opdrachtgever in dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de Opdrachtnemer
        zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud
        dienstig oordeelt. Indien de Opdrachtnemer nalatig blijft zijn verplichtingen na te komen, is de
        Opdrachtgever gerechtigd het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud voor rekening van de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>  Opdrachtnemer te voltooien of te doen voltooien, onverminderd het recht van de
  Opdrachtgever op schadevergoeding.
3 Ingeval de Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, is de Opdrachtgever
  bevoegd de curator schriftelijk te sommeren om binnen een redelijke termijn te verklaren of hij
  bereid is de Werkzaamheden voort te zetten onder zodanige genoegzame zekerheidstelling als
  de Opdrachtgever blijkens de sommatie verlangt. In afwachting van de beslissing over de
  voortzetting van de Werkzaamheden is de Opdrachtgever in dringende gevallen gerechtigd
  voor rekening van de Opdrachtnemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het
  Werk en/of het Meerjarig Onderhoud dienstig oordeelt. Indien de curator zich bereid verklaart
  de Werkzaamheden voort te zetten, is hij verplicht daarbij de verlangde zekerheid te stellen.
  Indien de curator niet bereid is de Werkzaamheden voort te zetten of, indien hij wel daartoe
  bereid is maar nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is de Opdrachtgever gerechtigd het
  Werk en/of het Meerjarig Onderhoud voor rekening van de Opdrachtnemer te voltooien of te
  doen voltooien, onverminderd het recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding.
4 Ingeval de Opdrachtnemer onder curatele wordt gesteld, is het bepaalde in lid 3 van overeenkom-
  stige toepassing. Ingeval de Opdrachtnemer surséance van betaling wordt verleend of hij met
  rechterlijke machtiging in een psychiatrisch ziekenhuis wordt geplaatst, is het bepaalde in lid 3
  eveneens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de ‘curator’ wordt
  gelezen ‘de opdrachtnemer en de bewindvoerder’ onderscheidenlijk ‘de provisionele bewindvoer-
  der of de curator’.
5 Ingeval de Opdrachtnemer overlijdt, is de Overeenkomst niet uit dien hoofde ontbonden. Het
  bepaalde in lid 3 is alsdan van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor ‘de
  curator’ wordt gelezen ‘de erfgenamen’. Indien de Opdrachtgever zulks verlangt, zijn de
  erfgenamen verplicht één van hen of een derde schriftelijk aan te wijzen om hen in alle opzichten
  te vertegenwoordigen.
6 De Opdrachtgever zorgt er voor dat de kosten die voor de Opdrachtnemer voortvloeien uit de
  toepassing van de bepalingen in deze paragraaf, binnen redelijke grenzen blijven.
7 Ingeval de Opdrachtgever overeenkomstig de bepalingen in deze paragraaf maatregelen ten
  dienste van het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud neemt dan wel het Werk en/of het
  Meerjarig Onderhoud zelf voltooit of door derden doet voltooien, is hij gerechtigd daarbij van
  alle ter beschikking van de Opdrachtnemer staande zaken gebruik te maken of te doen maken.
8 De Opdrachtgever is verplicht de in lid 7 bedoelde zaken in goede staat te onderhouden of doen
  onderhouden en deze met bekwame spoed weer ter beschikking van de Opdrachtnemer te
  stellen als zij voor de uitvoering van de Werkzaamheden niet meer nodig zijn. Schade, gedurende
  de periode van het gebruik aan deze zaken toegebracht, is voor rekening van de Opdrachtgever,
  tenzij hij bewijst dat de schade niet is te wijten aan zijn schuld of aan een oorzaak die krachtens
  de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>HOOFDSTUK 17 ─ KOSTENVERGOEDING, TERMIJNSVERLENGING, PROCEDURE
AFWIKKELING GEVOLGEN WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER
§ 44 Kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
1      Behoudens       het   bepaalde     in § 45 heeft   de  Opdrachtnemer   uitsluitend recht    op
       kostenvergoeding en/of termijnsverlenging indien:
       (a) deze UAV-GC 2005 daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat kosten en/of
             vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid die niet aan de Opdrachtnemer kan
             worden toegerekend, of
       (b) kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de
             Opdrachtgever krachtens de Overeenkomst verantwoordelijk is en waartegen de
             Opdrachtnemer niet behoefde te waarschuwen gelet op diens in § 4 lid 7 genoemde
             verplichting, of
       (c) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de Opdrachtgever naar
             maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de Overeenkomst
             ongewijzigd in stand blijft.
2      Als de Opdrachtnemer van mening is dat hij recht heeft op kostenvergoeding en/of termijnsver-
       lenging, deelt hij dat de Opdrachtgever met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee.
       Tenzij het bepaalde in lid 3 van toepassing is, gaat deze mededeling vergezeld van de in lid 5
       bedoelde mededeling.
3      Als de Opdrachtnemer van mening is dat hij recht heeft op kostenvergoeding en/of termijnsver-
       lenging omdat zich een omstandigheid als bedoeld in lid 1 sub c heeft voorgedaan, is de
       Opdrachtgever gerechtigd om met bekwame spoed na ontvangst van de in lid 2 bedoelde
       mededeling, de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer te beperken of te vereenvoudigen
       door een Wijziging in de zin van § 14 lid 1 op te dragen. In dat geval volgen partijen de
       procedure die is vastgelegd in § 45.
4      Als de Opdrachtgever de in lid 3 genoemde bevoegdheid niet met bekwame spoed uitoefent, is
       het bepaalde in lid 5 van toepassing. Dergelijk nalaten van de Opdrachtgever impliceert op
       geen enkele wijze erkenning van enige aanspraak van de Opdrachtnemer op
       kostenvergoeding of termijnsverlenging. Het ontneemt hem evenmin de mogelijkheid de in lid 3
       genoemde bevoegdheid alsnog uit te oefenen, op enig moment nadat de Opdrachtnemer de in
       lid 5 genoemde mededeling heeft gedaan, behoudens het bepaalde in lid 10.
5      De Opdrachtnemer deelt de Opdrachtgever met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd
       mee in welke mate hij recht meent te hebben op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging.
       Daarbij vermeldt hij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor
       algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt hij de aanpassing van de in de bij de
       Vraagspecificatie gevoegde annex planning, de overeengekomen mijlpaaldata en de in de
       Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering.
6      De Opdrachtgever deelt met bekwame spoed na ontvangst van de in lid 5 bedoelde
       mededeling schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee of hij de aanspraak van de Opdrachtnemer
       op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging erkent.
7      De Opdrachtgever is gerechtigd om met bekwame spoed na ontvangst van de in lid 5 bedoelde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>       mededeling de Opdrachtnemer schriftelijk te verzoeken om overleg over diens aanspraak op
       kostenvergoeding en/of termijnsverlenging. De Opdrachtnemer is verplicht aan dit verzoek
       gehoor te geven, binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid. Indien partijen ook na dit
       overleg niet tot overeenstemming komen, wordt de aanspraak van de Opdrachtnemer op
       kostenvergoeding en/of termijnsverlenging geacht niet door de Opdrachtgever te zijn erkend.
8      Indien de Opdrachtgever geen verzoek als bedoeld in lid 7 heeft gedaan en indien hij verzuimt
       om met bekwame spoed de in lid 6 bedoelde mededeling te doen, stelt de Opdrachtnemer de
       Opdrachtgever een nadere termijn waarbinnen de laatste dat alsnog kan doen. Als de
       Opdrachtgever ook binnen die nadere termijn verzuimt om hetzij een dergelijke mededeling te
       doen hetzij een verzoek als bedoeld in lid 7 te doen, wordt de aanspraak van de
       Opdrachtnemer op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging geacht door de Opdrachtgever
       te zijn erkend vanaf het moment van verstrijken van de gestelde nadere termijn.
9      Nadat de Opdrachtgever de Opdrachtnemer heeft meegedeeld, al dan niet na het voeren van
       het in lid 7 bedoelde overleg, dat hij diens aanspraak op kostenvergoeding en/of
       termijnsverlenging erkent, worden partijen geacht met ingang van het moment van die
       erkenning te zijn overeengekomen dat:
       (a) de Opdrachtgever verplicht is tot betaling aan de Opdrachtnemer van de kosten vermeld in
             de krachtens lid 5 van deze paragraaf gedane mededeling, eventueel aangepast door
             partijen tijdens het in lid 7 bedoelde overleg, en
       (b) de in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex planning, de overeengekomen mijlpaaldata
             en de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering zijn aangepast conform
             de inhoud van de krachtens lid 5 van deze paragraaf gedane mededeling, eventueel
             aangepast door partijen tijdens het in lid 7 bedoelde overleg.
10       Indien de aanspraak van de Opdrachtnemer op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging
       niet door de Opdrachtgever wordt erkend, al dan niet na het voeren van het in lid 7 bedoelde
       overleg doet hij die mededeling vergezeld gaan van een schriftelijke motivering. Vanaf dat
       moment is de Opdrachtgever niet meer bevoegd tot uitoefening van zijn in lid 3 genoemde
       bevoegdheid. Het in de laatste volzin bedoelde geldt ook vanaf het moment waarop de
       aanspraak van de Opdrachtnemer geacht wordt niet door de Opdrachtgever te zijn erkend.
§ 45 Procedure afwikkeling gevolgen Wijzigingen door de Opdrachtgever
1      Indien de Opdrachtnemer meedeelt dat hij een door de Opdrachtgever opgedragen Wijziging zal
       uitvoeren, of indien hij daartoe verplicht wordt gelet op het bepaalde in § 14 lid 7 of lid 14, volgen
       partijen de in deze paragraaf vastgelegde procedure.
2      Zodra hij de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat hij de Wijziging zal uitvoeren, of zodra hij
       daartoe verplicht wordt gelet op het bepaalde in § 14 lid 7 of lid 14, stuurt de Opdrachtnemer
       met bekwame spoed schriftelijk een prijsaanbieding naar de Opdrachtgever. In deze
       prijsaanbieding vermeldt de Opdrachtnemer:
       (a) het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor
             algemene kosten, winst en risico, verband houdende met de uitvoering van de Wijziging,
             verminderd met het bedrag waarmee de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs kan
             worden verlaagd als gevolg van de uitvoering van de Wijziging, en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>  (b) de aanpassing van de in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex planning, de
        overeengekomen mijlpaaldata en de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van
        oplevering, gebaseerd op een berekening van de tijd die nodig is voor de uitvoering van de
        Wijziging, en
  (c) de aanpassing van de termijnstaat.
3 De Opdrachtnemer heeft recht op een redelijke vergoeding van de aan de in lid 2 bedoelde
  prijsaanbieding verbonden kosten, ongeacht de vraag of partijen het eens worden over die
  prijsaanbieding.
4 De Opdrachtgever deelt na ontvangst van de in lid 2 bedoelde prijsaanbieding met bekwame
  spoed schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee of hij deze aanvaardt.
5 De Opdrachtgever kan na ontvangst van de in lid 2 bedoelde prijsaanbieding de
  Opdrachtnemer schriftelijk uitnodigen voor overleg over de ingediende prijsaanbieding. De
  Opdrachtnemer is verplicht aan dit verzoek gehoor te geven, binnen de grenzen van de
  redelijkheid en de billijkheid.
6 Indien de Opdrachtgever verzuimt om met bekwame spoed de in lid 4 genoemde mededeling
  te doen zonder voorafgaand gebruik te hebben gemaakt van de procedure die is vastgelegd in
  lid 7, stelt de Opdrachtnemer een nadere termijn waarbinnen de Opdrachtgever dat alsnog kan
  doen. De Opdrachtnemer verwijst de Opdrachtgever daarbij naar de procedure die is
  vastgelegd in lid 7. Indien de Opdrachtgever ook dan verzuimt de bedoelde mededeling te
  doen, wordt de prijsaanbieding geacht te zijn aanvaard door de Opdrachtgever vanaf het
  moment van het verstrijken van de gestelde nadere termijn. In dat geval is het bepaalde in lid 8
  van toepassing.
7 Indien de Opdrachtgever geen kans ziet om met bekwame spoed vast te stellen of hij de
  prijsaanbieding wil aanvaarden, deelt hij onverwijld schriftelijk en gemotiveerd aan de
  Opdrachtnemer mee binnen welke termijn hij wel tot dat besluit zal komen.
8 Indien de Opdrachtgever, eventueel na het voeren van overleg als bedoeld in lid 5, besluit de
  prijsaanbieding te aanvaarden, deelt hij dat schriftelijk aan de Opdrachtnemer mee. Vanaf dat
  moment worden partijen geacht te zijn overeengekomen dat:
  (a) de in de Basisovereenkomst vastgelegde prijs is verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met
        het saldo vermeld in de krachtens lid 2 gedane prijsaanbieding, eventueel aangepast door
        partijen tijdens het in lid 5 bedoelde overleg, en
  (b) de in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex planning, de overeengekomen mijlpaaldata
        en de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering zijn aangepast conform
        de inhoud van die prijsaanbieding, eventueel aangepast door partijen tijdens het in lid 5
        bedoelde overleg, en
  (c) de termijnstaat is aangepast conform de inhoud van die prijsaanbieding, eventueel
        aangepast door partijen tijdens het in lid 5 bedoelde overleg.
9 Indien de Opdrachtgever, eventueel na het voeren van overleg als bedoeld in lid 5, besluit de
  prijsaanbieding niet te aanvaarden, laat hij de in lid 4 genoemde mededeling vergezeld gaan
  van een schriftelijke motivering. In dat geval is hij bevoegd de prijsaanbieding en de eventuele
  nadere afspraken gemaakt tijdens het overleg als bedoeld in lid 5, voor te leggen aan de Raad
  van Deskundigen, vooropgesteld dat partijen die bevoegdheid in de Basisovereenkomst
  hebben gecreëerd, teneinde vast te laten stellen of de prijsaanbieding als redelijk kan worden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>       aangemerkt.
10         Kan naar het oordeel van de Raad van Deskundigen de prijsaanbieding van de
       Opdrachtnemer, eventueel aangevuld met de nadere afspraken die partijen hebben gemaakt
       tijdens het overleg als bedoeld in lid 5, als redelijk worden aangemerkt, dan is het aan de
       Opdrachtgever om te besluiten of hij de prijsaanbieding alsnog aanvaardt. Indien de
       Opdrachtgever besluit de prijsaanbieding niet te aanvaarden, is het bepaalde in § 14 lid 16,
       tweede volzin, van toepassing. Indien de Opdrachtgever besluit de prijsaanbieding wel te
       aanvaarden, is het bepaalde in lid 8 van toepassing.
11         Kan naar het oordeel van de Raad van Deskundigen de prijsaanbieding van de
       Opdrachtnemer, eventueel aangevuld met de nadere afspraken die partijen hebben gemaakt
       tijdens het overleg als bedoeld in lid 5, niet als redelijk worden aangemerkt, dan moet de
       Opdrachtnemer binnen bekwame tijd een nieuwe prijsaanbieding indienen. De Opdrachtgever
       kan in dat geval desgewenst de Raad van Deskundigen verzoeken te bepalen dat de
       Opdrachtnemer de Wijziging dient uit te voeren vooruitlopend op het indienen van een nieuwe
       prijsaanbieding. Indien de Raad van Deskundigen dat verzoek honoreert, is de Opdrachtnemer
       verplicht de opgedragen Wijziging uit te voeren. In dat geval is het bepaalde in lid 8 niet van
       toepassing.
12       Indien de Opdrachtgever, gelet op het bepaalde in lid 9, besluit de prijsaanbieding niet voor te
       leggen aan de Raad van Deskundigen, is het bepaalde in § 14 lid 16, tweede volzin, van
       toepassing.
13       Wordt de in deze paragraaf vastgelegde procedure vertraagd als gevolg van:
       (a) de verzuimen van de Opdrachtgever als bedoeld in lid 6, of
       (b) de mededeling van de Opdrachtgever als bedoeld in lid 7, of
       (c) de inschakeling door de Opdrachtgever van de Raad van Deskundigen, vooropgesteld dat
             het oordeel van de Raad luidt zoals bedoeld in lid 10,
dan heeft de Opdrachtnemer recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming van
het bepaalde in § 44 lid 1 sub a.
HOOFDSTUK 18 ─ VASTLEGGEN VAN DE TOESTAND; BESLECHTING VAN
GESCHILLEN
§ 46 Vastleggen van de toestand
1      Indien een van partijen tijdens de loop van het Werk of de Meerjarige Onderhoudsperiode de
       toestand waarin enig onderdeel van het Werk of het Meerjarig Onderhoud op zeker tijdstip
       verkeert, of enig ander feit of feitenverloop betreffende de Werkzaamheden wenst vast te leggen,
       kan die partij schriftelijk vorderen dat die toestand gemeenschappelijk wordt opgenomen of dat
       feit of feitenverloop gemeenschappelijk wordt geconstateerd en in een op te maken en door beide
       partijen te ondertekenen proces-verbaal wordt beschreven.
2      Indien de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer aan de in het eerste lid bedoelde vordering niet
       voldoet, kan de wederpartij de toestand in een proces-verbaal doen vastleggen overeenkomstig
       de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, onverlet de bevoegdheid van de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>       wederpartij zelf de verlangde opnemingen en constateringen in aanwezigheid van getuigen te
       verrichten en vast te leggen in een met de getuigen te ondertekenen proces-verbaal. De
       waardering van het aan dit proces-verbaal toe te kennen bewijs is aan het scheidsgerecht van
       genoemde Raad overgelaten, behoudens het bepaalde in § 47 lid 5.
3      Het proces-verbaal bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt in tweevoud opgemaakt; één
       exemplaar is bestemd voor de Opdrachtgever en één voor de Opdrachtnemer.
§ 47 Beslechting van geschillen
1      Voor de beslechting van de in deze paragraaf bedoelde geschillen doen partijen uitdrukkelijk
       afstand van hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen.
2      Behoudens het bepaalde in lid 5 worden alle geschillen – daaronder begrepen die welke slechts
       door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de Overeenkomst
       of van daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, beslecht door
       arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor
       de Bouw, zoals deze drie maanden voor de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen,
       luiden.
3      De Opdrachtnemer die een geschil over de eindafrekening aan de in lid 2 genoemde Raad ter
       beslechting voorlegt nadat de Opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening
       schriftelijk ter kennis van de Opdrachtnemer heeft gebracht, dient daarvoor een termijn van
       maximaal zes maanden in acht te nemen. Na deze termijn die ingaat op het moment dat de
       Opdrachtgever per aangetekende brief daarop de aandacht heeft gevestigd, is de Opdrachtnemer
       niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt. Deze
       conditie vervalt als de vordering voortvloeit uit een omstandigheid die eerst na het verloop van de
       termijn van zes maanden is gebleken.
4      Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van de in lid 2
       genoemde Raad geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht het
       geschil, voorzover het dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw overeenkomstig deze
       paragraaf te doen beslechten. De vordering is niet ontvankelijk, indien zij bij de in lid 2 genoemde
       Raad wordt aanhangig gemaakt later dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van
       de rechterlijke uitspraak. Degene die als scheidsman of secretaris aan de nietig verklaarde
       beslissing heeft meegewerkt, is uitgesloten van de nieuwe behandeling.
5      Indien partijen in de Basisovereenkomst hebben bepaald dat zij de in lid 2 bedoelde geschillen
       zullen voorleggen aan de Raad van Deskundigen, zullen die geschillen, in afwijking van lid 2,
       worden beslecht door de Raad van Deskundigen, met inachtneming van de geschillenregeling
       die is vastgelegd in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.
§ 48 Toepasselijk recht
Op de Overeenkomst is van toepassing het Nederlandse recht.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>