<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Planning Zandsestraat Bemmel.
Datum 1 maart 2021

Fase 1 voorbereiding planprocedure

       Activiteit                                                           Wie      Gereed
 1     Uitvoeren onderzoeken in plangebied                                  Jansen   2021
 2     Nadere uitwerking stedenbouwkundige visie in stedenbouwkundig plan   Beiden   2021
 3     Participatie                                                         Jansen   2021
 4     Goedkeuring stedenbouwkundig plan                                    Gem      2021
 5     Opstellen ontwerp bestemmingsplan                                    Jansen   2021
 6     Toetsen ontwerp bestemmingsplan en onderzoeken                       Gem      2021
 7     Uitvoeren planschaderisico-analyse                                   Jansen   2021
 8     Beoordelen planschaderisico-analyse                                  Gem      2021




Fase 2 Planologische procedure

        Activiteit                                                          Wie      Gereed
 1      Opstellen inrichtingsplan                                           Jansen   2022
 2      Opstellen koop- en realisatieovereenkomst                           Gem      2022
 3      Opstellen planschadeverhaalsovereenkomst                            Gem      2022
 4      Sluiten overeenkomsten                                              Beiden   2022
 5      Besluitvorming overeenkomsten en start planprocedure                Gem      2022
 6      Opstellen publicatie ontwerp bestemmingsplan                        Gem      2022
 7      Start inzage ontwerp bestemmingsplan                                Gem      2022
 8      Afloop inzage termijn                                               Gem      2022
 9      Behandeling Nota van Zienswijzen                                    Gem      2022
 10     Opstellen raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan                Gem      2022
 11     Behandeling raadsvoorstel en Nota van zienswijzen in B&W            Gem      2022
 12     Behandeling bestemmingsplan in politieke avond                      Gem      2022
 13     Vaststelling bestemmingsplan gemeenteraad                           Gem      2022
 14     Start inzage vastgesteld bestemmingsplan                            Gem      2022
 15     Inwerkingtreding bestemmingsplan                                    Gem      2022




                                                                                              1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Fase 3 Realisatie plan

      Activiteit                              Wie      Gereed
1     Start bouwrijp maken fase 1             Jansen   2023
2     Opstellen omgevingsvergunningaanvraag   Jansen   2023
3     Indienen omgevingsvergunningaanvraag    Jansen   2023
4     Verlenen omgevingsvergunningaanvraag    Jansen   2023
5     Omgevingsvergunning onherroepelijk      Jansen   2023
6     Start bouw fase 1                       Jansen   2023
7     Bouw gereed fase 1                      Jansen   2024
8     Woonrijp maken fase 1                   Jansen   2024
9     Oplevering fase 1                       Jansen   2024
10    Start bouw fase 2                       Jansen   2024
11    Bouw gereed fase 2                      Jansen   2025
12    Woonrijp maken fase 2                   Jansen   2025
13    Oplevering fase 2                       Beiden   2025




                                                                2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>