<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel

Portefeuillehouder(s)          Rekenkamer Moerdijk
Datum commissiebehandeling     14 november 2024
Datum raadsbehandeling         4 december 2024
Zaaknummer

Onderwerp      nota van bevindingen quick scan sturing infrastructurele projecten Gemeente Moerdijk



Voorgesteld besluit
1. De nota van bevindingen naar aanleiding van de quick scan naar de sturing van
   infrastructurele projecten gemeente Moerdijk vast te stellen;
2. De volgende aanbevelingen uit de nota over te nemen:
   1. Formuleer een gemeentelijke definitie voor grote infrastructurele projecten en maak
       specifieke afspraken over het samenspel tussen college en raad bij dit soort pro-
       jecten,
   2. Verzoek het college om bij raadsvoorstellen voor grote infrastructurele projecten te
       werken met verschillende varianten/scenario’s,
   3. Versterk de informatiepositie van de raad zodanig dat de raad te allen tijde een (his-
       torisch) overzicht en actuele informatie heeft over de stand van zaken van elk groot
       infrastructureel project,
   4. Maak meer gebruik van raadsinstrumenten om te sturen op grote infrastructurele
       projecten,
   5. Evalueer grote infrastructurele projecten gezamenlijk na afronding en eventueel ook
       tussentijds.
3. Het college de opdracht te geven om in de jaarstukken te rapporteren over de opvolging
   van de aanbevelingen van dit rekenkameronderzoek tot het moment de aanbevelingen
   volledig zijn geïmplementeerd.


Publiekssamenvatting
Dit is de eerste rapportage van de Rekenkamer Moerdijk. In de raad zijn al geruime tijd
vragen over de sturing, beheersing en verantwoording van grote infrastructurele projecten.
Deze projecten hebben een aanzienlijke maatschappelijke impact en brengen financiële
risico’s met zich mee voor de gemeente. Daarom heeft de Rekenkamer in het voorjaar van
2024 besloten een beknopt onderzoek uit te voeren in de vorm van een ‘quick scan’. Dit
onderzoek richt zich op de sturing, beheersing en verantwoording van deze ruimtelijke
projecten door het college en de raad.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inleiding
Het eerste onderzoek van de Rekenkamer is een quick scan naar de sturing,beheersing en
verantwoording van grote infrastructurele projecten. Het onderzoek is nadrukkelijk gericht
op leren. Het gaat erom inzicht te verkrijgen in de opzet en werking in de praktijk, en het
bieden van handelingsperspectief om de sturing van de gemeente en het samenspel tussen
college en raad rond grote infrastructurele projecten te kunnen verbeteren. De
aanbevelingen van het rekenkameronderzoek zijn gericht aan de raad, maar kunnen
betrekking hebben op raad, college en ambtelijke organisatie.

Beoogd effect
Doel van het onderzoek van de rekenkamer is om de raad beter in positie te brengen bij
grote infrastructurele projecten. Hier ligt een taak voor zowel het college als de raad zelf.

Kanttekeningen en risico’s
Het vaststellen van de aanbevelingen op zich is niet voldoende om de raad ook
daadwerkelijk in positie te brengen. Het is nodig dat raad en college afspraken maken hoe
uitvoering te geven aan de aanbevelingen.

Middelen
N.v.t.

Vervolg
De aanbevelingen vragen om acties van het college, raad en organisatie.

Bijlagen
Bijlage 1:     Aanbiedingsbrief onderzoek Rekenkamer Moerdijk
Bijlage 2:     Bestuurlijke nota quick scan sturing grote infrastructurele projecten
               Gemeente Moerdijk met de bestuurlijke reactie als aparte bijlage
Bijlage 3:     Nota van bevindingen rekenkameronderzoek grote infrastructurele projecten
Bijlage 4:     Infographic rekenkameronderzoek


Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen met de griffier via e-
mail griffie@moerdiik.nl.


Zevenbergen, 10 oktober 2024;




H.M. Vonk-Schenkel,
Griffier
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 4 december 2024


De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien de nota van bevindingen van de quick scan naar de sturing van infrastructurele
projecten gemeente Moerdijk opgeleverd door de Rekenkamer Moerdijk


BESLUIT

1.   De nota van bevindingen naar aanleiding van de quick scan naar de sturing van
     infrastructurele projecten gemeente Moerdijk vast te stellen;
2.   De volgende aanbevelingen uit de nota over te nemen:
     1.     Formuleer een gemeentelijke definitie voor grote infrastructurele projecten en
            maak specifieke afspraken over het samenspel tussen college en raad bij dit
            soort projecten,
     2.     Verzoek het college om bij raadsvoorstellen voor grote infrastructurele projecten
            te werken met verschillende varianten/scenario’s,
     3.     Versterk de informatiepositie van de raad zodanig dat de raad te allen tijde een
            (historisch) overzicht en actuele informatie heeft over de stand van zaken van
            elk groot infrastructureel project,
     4.     Maak meer gebruik van raadsinstrumenten om te sturen op grote
            infrastructurele projecten,
     5.     Evalueer grote infrastructurele projecten gezamenlijk na afronding en eventueel
            ook tussentijds.
3.   Het college de opdracht te geven om in de jaarstukken te rapporteren over de
     opvolging van de aanbevelingen van dit rekenkameronderzoek tot het moment de
     aanbevelingen volledig zijn geïmplementeerd.



Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 4 december 2024,
de griffier,                         de voorzitter,




H.M. Vonk-Schenkel                   A.J. Moerkerke
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>