<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>gemeente sluis


      r              Aan de leden van de gemeenteraad van Sluis.
                                                                                                     Postadres:
                                                                                                     Postbus 27
                                                                                                     4500 AA Oostburg

                                                                                                     Bezoekadres:
                                                                                                     Nieuwstraat 22
                                                                                                     4501 BD Oostburg

                                                                                                     Telefoon 140117
                                                                                                     Telefoon +31 (0)117 457 000
                                                                                                     Telefax+31 (0)117 452 241

                                                                                                     IBAN: NL33INGB0661900169
                                                                                                     BIC code: INGBNL2A
                                                                                                     BTW-nummer: 811046321B01

                                                                                                     www.gemeentesluis.nl
                                                                                                     info@gemeentesluis.nl


     ons kenmerk      Ül/2 \ .Oc>C5
     uw brief d.d.
     uw kenmerk
     behandeld door S. Bosman
     doorkiesnummer 0117-457149
     onderwerp      Voortgang MFC Aardenburg
     bijlage(n)


     Oostburg,        I 1 MEI 2021
                     Geachte leden van de raad,
                     Op 15     januari 2021 informeerden wij u over de voortgang van MFC Aardenburg. Wij gingen
                     daarbij   in op:
                     •          Definitief ontwerp
                     •          Spreekuur omwonenden
                     •          Omgevingsvergunning
                     •          Uitgebreide procedure
                     •          Verklaring van geen bedenkingen
                     •          Planning

                     In het kader van de periodieke informatie-uitwisseling brengen wij u in het navolgende op de
                     hoogte van de stand van zaken.

                     Ontwerpfase
                     Op dit moment wordt het definitieve ontwerp door de architect omgezet naar een zogenaamd
                     Uitvoeringsontwerp.
                     De architect heeft verder een herziening op het ontwerp van de buitenruimte gemaakt waarbij
                     wordt verwacht dat er substantieel tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van omwonenden
                     met betrekking tot de inkijk vanaf de verdiepingsvloer van de nieuwbouw. Dit herziene plan wordt
                     op 20 mei aanstaande met de omwonenden gedeeld en desgewenst weer via een fysiek
                     individueel spreekuur nader toegelicht.

                     Omgevingsvergunning uitqebreide procedure
                     De aanvraag van de omgevingsvergunning is inmiddels voor 90% gereed.
                     Op dit moment ontbreekt het nog aan een archeologisch rapport. Completering wordt medio mei
                     verwacht in de vorm van een Rapport archeologisch vriendelijk bouwen.
                     Aan de hand van dit rapport worden de vervolg-stappen ten aanzien van het onderdeel
                     archeologie bepaald.

                     Archeologische aspecten hebben ook een rol gespeeld bij de noodzakelijke sloopactiviteiten
                     waarbij de aannemer op eigen initiatief tot verwijdering van de fundering overging terwijl dit niet
                     de bedoeling was. We hebben hier vanzelfsprekend op ingegrepen door een sloopstop op te
                     leggen en de benodigdheden om het werk voort te kunnen zetten met de aannemer te bespreken.
                     Zoals we eerder aan u lieten weten heeft het voeren van de uitgebreide procedure gevolgen voor
                     de datum van oplevering van de nieuwbouw.


                                                                                                            Pag. 1/2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voorts hebben we geconstateerd dat de vraag naar bouwmaterialen in de afgelopen periode is
toegenomen en dat de bouwprijzen snel en fors stijgen. Gezien de invloed die ook dit heeft op
het project alsmede eventuele doorrekening van extra bouwkosten, zijn wij (ook) hierover in
gesprek met de aannemer teneinde passende oplossingen te vinden.

Verder zijn de planning en de datum van oplevering afhankelijk van zienswijzen/bezwaren die al
dan niet worden ingediend. Voor zover wij op dit moment kunnen beoordelen verschuift de
planning, in vergelijking tot de aanvankelijke planning, 4 tot 6 maanden. Concreet betekent dit dat
de oorspronkelijke geplande opleverdatum van 8 januari 2022 verschuift naar medio mei 2022.

Wij gaan er vanuit dat we u hiermee naar behoren hebben geïnformeerd. Bij nieuwe
ontwikkelingen brengen we u uiteraard op de hoogte.


Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,


De secretaris,
ó.



S.l. de Kievit-Minnaert




                                                                                    Pag. 2/2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>