<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: status kredieten 2020
progr. kredietnr. krediet omschrijving                             Totaal krediet Prognose    Restant krediet   Restant krediet   Status   Einddatum         Toelichting
                                                                   per 1/1/2020     2020       ultimo 2020       einde project
Bedrijfsgebouwen
P2     7042003    IKC Leimuiden 2020                                 € 5.190.158  € 4.691.423     -€ 498.735  V             €0    Lopend   31-12-2021        De school wordt ná de zomer 2020 in gebruik genomen. Een deel van de aanleg van de buitenruimte/ infrastuctuur wordt gerealiseerd in het 1e kwartaal van 2021
P2     7042006    IKC Rijnsaterwoude                                 € 2.456.700    € 300.259   -€ 2.156.441  V             €0    Lopend   31-12-2021        De aanbesteding is gestart. Deze aanbesteding is wat complexer vanwege de combinatie met woningbouw in het voormalig gemeentehuis. Het IKC wordt naar
                                                                                                                                                             verwachting in 2021 opgeleverd.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
P3     7021002    Vervanging VRI-installaties Alkemadelaan              € 71.703     € 71.703              €0               €0    Lopend   31-12-2020        De laatste werkzaamheden hebben plaatsgevonden.
P3     7021006    IMNOR wegen 2019+2020                              € 2.585.389  € 2.217.312     -€ 368.077  V       € 40.798  N Lopend   31-12-2021        De uitvoering Herenweg fase 1b en 2 in Rijnsaterwoude zal starten in het vierde kwartaal 2020 en uitvoering gereed 2021.
                                                                                                                                            (was 2020)       Door de calamiteit mei 2019 (beschadiging veerstoep als gevolg van botsing binnenschipper met de pont) heeft het project vertraging opgelopen. Vooralsnog gaan we
P3     7025001    Vervanging veerstoepen Kaag                          € 198.700    € 198.700              €0               €0    Lopend   31-12-2020
                                                                                                                                                             er vanuit dat we met het beschikbare budget uitkomen. Verwachte einddatum 31-12-20.
P3     7057001    Ontwikkeling Ghoybos 2015                           -€ 483.077   -€ 483.077              €0               €0    Lopend   31-12-2020        Dit is een “budgetneutraal” krediet: Alle uitgaven worden gedekt middels inkomsten van verschillende partijen (Tennet, Gemeenten en Provincie). Hierover zijn
                                                                                                                                                             afspraken gemaakt met de diverse partijen. Het Ghoybos is inmiddels opgeleverd en in 2020 zal de financiele afwikkeling plaatsvinden.
P3     7072010    GRP2019 Vrij verval                                  € 998.475    € 998.475              €0               €0    Lopend   31-12-2020        In het eerste kwartaal van 2020 zijn de werkzaamheden gestart (gecombineerde projecten riool/wegen) voor de Herenweg fase 1b en 2, en de van Fenemalaan in
                                                                                                                                                             Hoogmade. Het relinen is aanbesteed en gegund in 2019, werkzaamheden lopen door in 2020.
P3     7072011    GRP2019 Vervangen gemalen                            € 316.501    € 316.501              €0               €0    Lopend   31-12-2020        Wordt in 2020 afgerond.
P3     7072012    GRP2019 Bouwkundige vervangingen                     € 167.949    € 167.949              €0               €0    Lopend   31-12-2020        Wordt in 2020 afgerond.
P3     7072013    GRP2020 Vrij verval                                € 2.089.000    € 774.061   -€ 1.314.939  V       € 20.561  N Lopend   31-12-2021        Werkzaamheden zijn gestart en lopen door in 2021.
                                                                                                                                            (was 2020)
P3     7072014    GRP2020 Vervangen gemalen                            € 551.000    € 551.000              €0               €0    Lopend   31-12-2020        Wordt in 2020 afgerond.
P3     7072015    GRP2020 Bouwkundige vervangingen                     € 201.000    € 201.000              €0               €0    Lopend   31-12-2020        Wordt in 2020 afgerond.
Vervoermiddelen
OH     7004103    Bedrijfswagen Renault Master (Groen A)                € 58.000     € 58.000              €0               €0    Lopend   31-12-2020        Aanbesteding vindt plaats in augustus/ september 2020. Levering zal naar verwachting plaatsvinden in december/ januari, dus in 2020 of 2021.
OH     7004123    Bedrijfswagen Renault Master Pro 2019                 € 72.000     € 72.816           € 816 N          € 816  N Lopend   31-12-2020        Vervanging heeft in januari 2020 plaatsgevonden. Krediet kan per 31-12-2020 worden afgesloten met nadeel van € 816.
OH     7004125    Bedrijfswagen Renault Master 2019 (groen B)           € 58.000     € 58.000              €0               €0    Lopend   31-12-2020        Aanbesteding vindt plaats in augustus/ september 2020. Levering zal naar verwachting plaatsvinden in december/ januari, dus in 2020 of 2021.
OH     7004126    Bedrijfswagen Renault Master 2019 (riolering)         € 55.000     € 42.496       -€ 12.504 V      -€ 12.504  V Lopend   31-12-2020        Levering heeft plaatsgevonden in juli 2020. Restbedrag beschikbaar voor dekking krediet aanschaf auto's. Deze auto's zijn of worden in 2020 aangeschaft.
OH     7004127    Bedrijfswagen Renault Master 2019 (groen C)           € 58.000     € 58.000              €0               €0    Lopend   31-12-2020        Aanbesteding vindt plaats in augustus/ september 2020. Levering zal naar verwachting plaatsvinden in december/ januari, dus in 2020 of 2021.
       7004128    Bedrijfswagen Renault Master 2019 (alg.d./afval)      € 65.000     € 40.444       -€ 24.556 V      -€ 24.556  V Lopend   31-12-2020        Voertuig Is besteld en wordt naar verwachting medio augustus geleverd. Restbedrag beschikbaar voor dekking krediet aanschaf auto's. Deze auto's zijn of worden in
OH
                                                                                                                                                             2020 aangeschaft.
OH     7004129    Aanhangwagen Rior Multijet 2019                       € 48.000     € 43.302        -€ 4.698 V       -€ 4.698  V Lopend   31-12-2020        Aanhangwagen is geleverd. Het restbudget is beschikbaar voor dekking krediet aanschaf auto's. Deze auto's zijn of worden in 2020 aangeschaft.
OH     7004131    Peugeot Partners (2x) 2019                              € 2.283          €0        -€ 2.283 V       -€ 2.283  V Lopend   31-12-2020        Voertuig was al geleverd in 2019. Restbudget is beschikbaar voor dekking krediet aanschaf auto's. Deze auto's zijn of worden in 2020 aangeschaft.
OH     7004132    Bedrijfswagen Mitsubishi Canter 5,5t 2020             € 75.000     € 75.000              €0               €0    Lopend   31-12-2020        Conform planning wordt in 2020 uitgegeven
OH     7004133    Bedrijfsauto Toyota Aygo 2020                         € 12.500     € 12.500              €0               €0    Lopend   31-12-2020        Conform planning wordt in 2020 uitgegeven
OH     7004134    1 assige aanhangwagen (divers) 2020                     € 5.000          €0        -€ 5.000 V             €0    Lopend   31-12-2021        Wordt naar verwachting in 2021 uitgegeven. Einddatum wijzigen.
                                                                                                                                            (was 2020)
OH     7004135    1 assige aanhangwagen (actiewagen) 2020                 € 5.000          €0        -€ 5.000 V             €0    Lopend   31-12-2021        Wordt naar verwachting in 2021 uitgegeven. Einddatum wijzigen.
                                                                                                                                            (was 2020)
OH     7004136    1 assige aanhangwagen (versnipperaar) 2020            € 27.000           €0       -€ 27.000 V             €0    Lopend   31-12-2021        Wordt naar verwachting in 2021 uitgegeven. Einddatum wijzigen.
                                                                                                                                            (was 2020)
OH     7004137    1 assige middenas aanhangwagen (actiewagen) 2020        € 5.000          €0        -€ 5.000 V             €0    Lopend   31-12-2021        Wordt naar verwachting in 2021 uitgegeven. Einddatum wijzigen.
                                                                                                                                            (was 2020)
OH     7004138    2 assige middenas aanhangwagen 2020                     € 7.000          €0        -€ 7.000 V             €0    Lopend   31-12-2021        Wordt naar verwachting in 2021 uitgegeven. Einddatum wijzigen.
                                                                                                                                            (was 2020)
       7004139    2 assige pallet aanhangwagen 2020                       € 5.000          €0        -€ 5.000 V             €0    Lopend   31-12-2022        Wordt naar verwachting in 2022 uitgegeven. Einddatum wijzigen.
OH                                                                                                                                          (was 2020)
Machines, apparaten en installaties
OH     7004107    Trilplaat klein Revo                                    € 2.500          €0        -€ 2.500 V             €0    Lopend   31-12-2021        Wordt naar verwachting in 2021 uitgegeven. Einddatum wijzigen.
                                                                                                                                            (was 2022)
OH     7004140    Lasapparaat 2020                                        € 3.674          €0        -€ 3.674 V             €0    Lopend   31-12-2022        Wordt naar verwachting in 2022 uitgegeven. Einddatum wijzigen.
                                                                                                                                            (was 2020)
OH     7004141    Lasapparaat 2020                                        € 5.000          €0        -€ 5.000 V             €0    Lopend   31-12-2021        Wordt naar verwachting in 2021 uitgegeven. Einddatum wijzigen.
                                                                                                                                            (was 2020)
OH     7004142    Handfrees Agria 2020                                    € 6.000          €0        -€ 6.000 V             €0    Lopend   31-12-2022        Wordt naar verwachting in 2022 uitgegeven. Einddatum wijzigen.
                                                                                                                                            (was 2020)
OH     7004143    Vacuümtank Kaweco 3500L 2020                            € 8.000          €0        -€ 8.000 V       -€ 8.000  V Lopend   31-12-2020        Wordt niet vervangen. Budget wordt ingezet ter dekking krediet aanschaf auto's. Deze auto's zijn of worden in 2020 aangeschaft.
OH     7004144    Perscontainer papier 2020                             € 20.000     € 20.000              €0               €0    Lopend   31-12-2020        Conform planning wordt in 2020 uitgegeven.
P1     7001005    Cardreaders raadzaal 2019                             € 28.750     € 30.600         € 1.850 N        € 1.850  N Lopend   31-12-2020        De uitvoering is gereed in 2020. Budget is iets overschreden en kan in 2020 worden afgesloten.
Overige
P2     7057006    Uitvoering speelruimtebeleidsplan 2020               € 337.718     € 80.000     -€ 257.718  V             €0    Lopend   31-12-2020        In 2020 staat er volgens het MOP spelen € 80.000 gepland. Krediet wordt ieder jaar afgesloten, en samengevoegd met speelruimtebeleidsplan 2020. In 2021 komt er
                                                                                                                                         (ivm kapitalisatie  een nieuw speelruimtebeleidsplan.
                                                                                                                                         elk jaar afsluiten)
P1     7004130    Vervanging vloerbedekking gem.huis 2019              € 103.890           €0     -€ 103.890  V             €0    Lopend   31-12-2021        Op dit moment nog niet noodzakelijk. Krediet is doorgeschoven naar 2021.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>