<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                           VERTROUWELIJK

                                           Aan de gemeenteraad




          datum     6 juli 2021
         zaaknr.    7947
      onderwerp     Grietpolderweg
       bijlage(n)   -




Geachte leden van de raad,

Wij hebben u op 25 mei 2021 per brief geïnformeerd over de Grietpolderweg. In deze
brief hebben wij u gemeld wat de koers is die wij in zouden zetten.

De koers was in het kort:
   - In blijven zetten op de juridische procedure.
   - Een voorlopige 50/50 kostenverdeling om de werkzaamheden snel te hervatten.

Daarbij was en is nog steeds ons uitgangspunt dat de werkzaamheden zo spoedig
mogelijk worden vervolgd teneinde de weg weer open te kunnen stellen voor alle
gebruikers.

Na diverse gesprekken heeft SBB aangegeven de werkzaamheden te willen hervatten
als er een voorlopige kostendeling met elkaar kan worden overeengekomen. Hoewel
wij volharden in het standpunt dat we niet aansprakelijk zijn, gaan wij wel mee in de
voorlopige kostendeling, zodat het werk spoedig hervat zal worden.

Inmiddels is deze vaststellingsovereenkomst tussen partijen opgesteld en wij hebben in
onze vergadering van 6 juli ingestemd met deze overeenkomst. De overeenkomst
voorziet in de voorlopige kostendeling en het juridisch vervolg. Op dit moment zullen
wij dus de helft van de kosten betalen.

Het vervolgtraject houdt in dat de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen te Utrecht zich
over de zaak zal moeten buigen en uitspraak zal moeten doen over wie er
aansprakelijk is en de volledige kosten zal moeten dragen. Er bestaat een risico dat de
Raad van Arbitrage in bouwgeschillen SBB in het gelijk stelt en dat de gemeente
verantwoordelijk is voor de totale kosten van ca. € 614.000.



                                                                            Pagina 1 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>onderwerp       Grietpolderweg




Wij kunnen in het meeste negatieve scenario het volledige bedrag van ca. € 614.000
dekken uit het begrotingsresultaat 2021. Bij de Voortgangsmonitor 2021 zal hiervoor
een begrotingswijziging worden aangeboden, waarbij we uitgaan van het op dat
moment meest reële scenario.

Tevens willen wij u melden dat firma De Rijk in week 28 zal starten met de aanleg van
de tijdelijke langzaamverkeerverbinding tussen de Grietpolderweg en het Noordeinde.

Wij verzoeken u (i.v.m. de juridische procedure) deze brief vertrouwelijk te behandelen
en de geheimhouding ervan te bekrachtigen in uw eerstvolgende vergadering.


Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
de gemeentesecretaris,          de burgemeester,
M.E. Spreij                     mr. K.M. van der Velde-Menting




                                                                                   Pagina 2 van 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>