<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming

             MIRT Verkenning Haaglanden
              Infrastructuur en ruimte 2020 – 2040




2 november 2011




Een bereikbare toekomst begint vandaag    1/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Colofon
          MIRT Verkenning Haaglanden
          Grote Marktstraat 43
          Postbus 66
          2501 CB Den Haag
          070 750 1578
          November 2011
          mirtverkenning@haaglanden.nl
          www.mirtverkenninghaaglanden.nl




Een bereikbare toekomst begint vandaag      2/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inleiding

Rijk en regio hebben in 2008 besloten om de MIRT Verkenning Haaglanden te starten.
De MIRT Verkenning Haaglanden is een samenwerkingsverband tussen het ministerie
van Infrastructuur en Milieu, Provincie Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden en de
gemeente Den Haag. Aan de hand van gezamenlijke ruimtelijke en economische
ambities verkennen deze partijen welke knelpunten en oplossingen er zijn om de
bereikbaarheid van de regio Haaglanden te verbeteren.

Om toe te kunnen werken naar een bestuurlijke voorkeur in het najaar van 2011, is
inzicht nodig in de verschillende beslismomenten die de afgelopen jaren hebben
plaatsgevonden, alsmede welke stappen al gezet zijn de afgelopen jaren en op welke
wijze de diverse overleggen hierbij betrokken zijn.

In het BO MIRT van 30 mei jl. is vastgesteld dat er voor de A4 Passage en Poorten en
Inprikkers een voorkeursbeslissing voor het BO MIRT van het najaar voorbereid kan
worden. Deze bestuurlijke voorkeur bestaat uit een keuze voor een alternatief, een
verdeling van de kosten en verantwoordelijkheden voor het vervolg op hoofdlijnen en
afspraken over het vervolg richting planuitwerking en realisatie. De opdrachtgevende
partijen bereiden gezamenlijk deze besluitvorming voor. Komende twee maanden
zullen de drie bestuurders van het ministerie, stadsgewest Haaglanden en de provincie
bijeen komen om de besluitvorming BO MIRT voor te bereiden.

Het eerste overleg wordt gepland in week 39 of 40. In dit overleg zullen de contouren
van de Bestuurlijke voorkeur worden geschetst en de verwachtingen inzake de
bestuurlijke voorkeur, de bekostiging en de weg naar bestuurlijke besluitvorming met
elkaar gedeeld worden. Peter Smit zal het BOVV (BORO) gebruiken voor de regionale
afstemming.

Dit spoorboekje bestaat uit 2 delen:

1.   De belangrijkste beslismomenten (BO MIRT 2008 tot en met 2011), op welke
     wijze en waar deze beslismomenten formeel met de regionale overheden zijn
     voorbereid en op welke wijze de terugkoppeling van de afspraken heeft
     plaatsgevonden en aan wie.
2.   Een indicatie van enkele belangrijke mijlpalen in het komende jaar.




Een bereikbare toekomst begint vandaag                    3/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2008 tot en met BO MIRT mei 2011
Vanaf het vaststellen van de startnotitie van de MIRT Verkenning Haaglanden in het
najaar van 2008 heeft er twee keer per jaar middels het BO MIRT een beslismoment
plaatsgevonden. Deze momenten hebben vooral gediend om in gezamenlijkheid (Rijk
en Regio) afspraken te maken over ambities, bereikbaarheidsknelpunten en afspraken
over welke oplossingen/maatregelen het beste zijn om de meest urgente knelpunten
het eerste op te lossen. Deze besluiten zijn zowel formeel als informeel besproken met
regionale bestuurders, raden en staten en mede voorbereid met kleine .

In de bijlage bij dit spoorboekje staat een complete lijst van momenten waarop de BO
MIRT besluiten zijn voorgesproken en teruggekoppeld. De belangrijkste wapenfeiten
zijn:
 Er zijn vijf belangrijke beslismomenten geweest:
    1. start verkenning (najaar 2008)
    2. afronding fase A met 5 prioritaire projecten (najaar 2009)
    3. 3 vraagstukken verder uitwerken in de MIRT-verkenning en
         uitvoering quick win pakket (voorjaar 2010)
    4. Aankondiging Rijksstructuurvisie
    5. Keuze om 2 kansrijke alternatieven uit te werken voor de A4 Passage en P&I
         en afronding OV Centrale Zone (voorjaar 2011)
 Al deze besluiten zijn in het BOVV besproken en in het DB vastgesteld,
    voorafgaand aan het BO MIRT. De belangrijkste onderliggende documenten hierbij
    zijn – fase A rapport, Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Notitie Kansrijke
    Oplossingen.
 Deze besluiten passen binnen bestaande afspraken van oa. het regionale
    structuurplan Haaglanden, de Provinciale Structuurvisie en de Rijksstructuurvisie
    Infrastructuur en Ruimte.
 Het ministerie van Infrastructuur informeert tweejaarlijks de Tweede Kamer per
    brief over de afspraken BO MIRT
 Deze afspraken zijn ook door de portefeuillehouder van Stadsgewest Haaglanden
    per brief gecommuniceerd aan de diverse bestuurlijke overleggen (RO, VV, EZ en
    WO).
 Informeel zijn het AB, diverse raden, de Statencommissie en de regionale
    bestuurders geïnformeerd over de voortgang van de MIRT-verkenning. Op 8 april
    2009 en 17 februari 2010 heeft de MIRT Verkenning in het AB een presentatie
    gegeven over de stand van zaken. De MIRT-verkenning is in 2011 nog niet in het
    AB geagendeerd.




Een bereikbare toekomst begint vandaag                    4/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Vervolgproces besluitvorming


Datum                Organisatie      Overleg               Besluit

September/           Stadsgewest      Bestuurlijke          contouren van de
oktober 2011         Haaglanden,      bijeenkomst           Bestuurlijke voorkeur, de
                     Provincie Zuid   P.Smit, I. de Bondt   bekostiging en
                     Holland en       en B. Demoet          verantwoordelijkheden
                     Ministerie van                         worden geschetst en de
                     Infrastructuur                         verwachtingen inzake de
                     en Milieu                              weg naar bestuurlijke
                                                            besluitvorming
december 2011        Stadsgewest      BO MIRT               Vaststellen bestuurlijke
                     Haaglanden,                            voorkeur voor een van de
                     Provincie Zuid                         alternatieven inclusief zicht
                     Holland en                             op bekostiging
                     Ministerie van
                     Infrastructuur
                     en Milieu
12 december 2011     Tweede           AO MIRT               Commissievergadering
                     kamerleden                             Infrastructuur & Milieu
Eind 2011/ Q1 2012   Stadsgewest      Bestuurlijke          Bespreking concept
                     Haaglanden,      bijeenkomsten         structuurvisie, Plan-MER
                     Provincie Zuid   P.Smit, I. de Bondt   en uitwerking
                     Holland en       en B. Demoet          vervolgafspraken,
                     Ministerie van                         voorafgaand publicatie
                     Infrastructuur                         ontwerp RSV
                     en Milieu
Q1 2012                               Colleges en raden     Bespreking concept
                                      en staten             structuurvisie/ bestuurlijke
                                                            voorkeur/ gemaakte
                                                            afspraken BO MIRT
Q1 2012              Bestuurlijke     Informatie-           Informeren concept
                     partners         avonden               structuurvisie/ bestuurlijke
                     ism project-     bewoners,             voorkeur
                     organisatie      belangengroepen,
                     MIRT-            bedrijven
                     Haaglanden
einde Q1 - 2012      Ministerie                             Publicatie ontwerp
                     Infrastructuur                         Rijksstructuurvisie en Plan-
                     en Milieu                              MER. Start zienswijze
                                                            procedure

einde Q1 - 2012      Ministerie       Adviesaanvraag        Plan-MER
                     Infrastructuur   commissie MER
                     en Milieu        over Plan-MER
einde Q1 2012        Ministerie       Informeren
                     Infrastructuur   Tweede kamer
                     en Milieu        over ontwerp

Een bereikbare toekomst begint vandaag                        5/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                              Rijksstructuurvisie
Medio 2012                                          Vaststelling RSV met VKB
                                                    door minister en start
                                                    planuitwerking
Medio 2012-                                         Planuitwerking en
2015/17                                             voorbereiding realisatie,
                                                    incl. diverse momenten
                                                    van formele inspraak
                                                    (tracewet, wet RO)
Voor/rondom 2020                                    Start realisatie (afhankelijk
                                                    van te maken afspraken
                                                    bekostiging/fasering en
                                                    mogelijkheden PPS)




Een bereikbare toekomst begint vandaag                6/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Bijlage: Overzicht beslismomenten 2008 tot heden

Datum        Organisatie    Overleg   Besluit

29-10-2008   Min VenW       BO-MIRT   Beslissing start MIRT Verkenning
             Stadsgewest              Haaglanden
             Haaglanden
             Provincie ZH


29-10-2008   Stadsgewest    BOVV      Vaststelling
             Haaglanden               startbeslissing/startdocument

04-02-2009   Stadsgewest    BOVV      Plan van Aanpak en reservering budget
             Haaglanden               voor fase A MIRT-verkenning


18-02-2009   Stadsgewest    DB        Plan van Aanpak en reservering budget
             Haaglanden               voor fase A MIRT-verkenning


08-07-2009   Stadsgewest    DB        Vaststellen inhoud brief over afspraken
             Haaglanden               van BO MIRT van 18 mei 2009,
                                      waaronder afspraken over MIRT-
                                      verkenning

             Stadsgewest    Brief     Brief met afspraken die in het BO MIRT
             Haaglanden               zijn gemaakt is vervolgens ook
                                      verzonden aan leden van BOVV, BORO,
                                      BO EZ, BO WO

09-09-2009   Stadsgewest    Combi     Rapportage voor fase A van positief
             Haaglanden     RO-WO-    advies voorzien, akkoord met voorstel
                            EZ        voor uitwerking fase B, inclusief de
                            BOVV      daarbij horende projecten. Ook
                                      overeenstemming
                                      over inzet BO MIRT van 29 oktober
                                      2009, waar MIRT-verkenning ook op de
                                      agenda staat.

28-10-2009   Stadsgewest    DB         Rapportage voor fase A vastgesteld,
             Haaglanden                akkoord met voorstel voor uitwerking
                                       fase B, inclusief de daarbij horende
                                       projecten. Ook overeenstemming over
                                       inzet BO MIRT van 29 oktober 2009,
                                       waar MIRT-verkenning ook op de agenda
                                       staat.




Een bereikbare toekomst begint vandaag               7/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Najaar       Ministerie          BO MIRT     Akkoord Fase A rapport, verder
2009         Infrastructuur en               onderzoeken 5 prioritaire vraagstukken
             Milieu                          onder voorbehoud van geen geld OV tot
                                             2020 én OV primair voor de regio

18-11-2009   Stadsgewest         Cie VV-EZ   Terugkoppeling afspraken BO MIRT 29
             Haaglanden                      oktober 2009 o.a. over akkoord
                                             rapportage A (rapport ook
                                             beschikbaar geteld aan Cie VV-EZ) en
                                             akkoord op uitwerking fase B.

14-04-2010   Stadsgewest         BOVV        Terugkoppeling afspraken BO MIRT 29
             Haaglanden                      oktober 2009, plan van aanpak fase B,
                                             inclusief bijbehorende projecten, van
                                             positief advies voorzien.
                                             Ook akkoord met benodigd budget voor
                                             verkenning fase B.

28-04-2010   Stadsgewest         DB          Terugkoppeling afspraken BO MIRT 29
             Haaglanden                      oktober 2009, plan van aanpak fase B,
                                             inclusief bijbehorende projecten,
                                             vastgesteld. Ook akkoord met benodigd
                                             budget voor verkenning fase B.

Voorjaar     Ministerie          BO MIRT     3 vraagstukken verder uitwerken, 2
2010         Infrastructuur en               regionaal uit te werken, A14 en A16 niet
             Milieu                          veder te onderzoeken als maatregelen,
                                             uitvoering Quick Win pakket




Een bereikbare toekomst begint vandaag                     8/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>16-06-2010    Stadsgewest         BOVV         Kennisgenomen van de notities Stand
              Haaglanden                       van zaken MIRT-verkenning,
                                               vervolgwerkzaamheden OV-projecten
                                               en van de Notitie Reikwijdte en
                                               Detailniveau voor de plan-MER A4
                                               Passage en Poorten & Inprikkers.

30-06-2010    Stadsgewest         DB           Kennisgenomen van de notities Stand
              Haaglanden                       van zaken MIRT-verkenning,
                                               vervolgwerkzaamheden Openbaar
                                               Vervoerprojecten en van de Nota
                                               Reikwijdte en Detailniveau voor de
                                               plan-MER A4 Passage en Poorten
                                               & Inprikkers.

27-10-2010    Stadsgewest         DB           Vaststellen inbreng voor BO MIRT 10
              Haaglanden                       november 2010, inclusief
                                               maatregelpakket Quick Wins MIRT-
                                               verkenning

03-11-2010    Stadsgewest         Combi        Bespreken inbreng voor BO MIRT 10
              Haaglanden          RO-WO-EZ     november 2010, inclusief
                                  BOVV         maatregelpakket Quick Wins MIRT-
                                               verkenning

Najaar 2010   Ministerie          BO MIRT      Aankondigen Rijksstructuurvisie A4
              Infrastructuur en                passage en Poorten & Inprikkers,
              Milieu                           verdiepen probleemanalyse A4
                                               Passage en Poorten & Inprikkers en
                                               OV-ontsluiting Centrale Zone,
                                               voorbereiden kansrijke alternatieven
                                               voor zowel weg en OV

              Stadsgewest         Brief        Brief met afspraken die in het BO
              Haaglanden                       MIRT zijn gemaakt is vervolgens op 3
                                               december 2010 ook verzonden aan
                                               leden van BOVV, BORO, BO EZ, BO
                                               WO en aan leden Cie VV-EZ en RGVM.


16-12-2010    Ministerie          Brief aan    Informeren over doel en inrichting vd
              Infrastructuur en   Tweede       voorgenomen Rijksstructuurvisie A4
              Milieu              kamer        Passage en Poorten & Inprikkers

24-01-2010    Ministerie          Brief aan    Verzoek om adviezen over
              Infrastructuur en   bestuursor   voorgenomen Rijksstructuurvisie en
              Milieu              ganen        Plan-MER

26-01-2011    Ministerie          Staats       Aankondiging voorgenomen


Een bereikbare toekomst begint vandaag                     9/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>             Infrastructuur en   courant en   Rijksstructuurvisie A4 Passage en
             Milieu              dagbladen    Poorten & Inprikkers en Plan-MER.
                                              Start zienswijze procedure tot 10-03-
                                              2011

08-03-2011   Provincie Zuid      Brief        Brief vastgesteld waarin de zienswijze
             Holland                          op het voornemen tot het opstellen
                                              van een Rijksstructuurvisie en Plan-
                                              MER voor de A4 Passage en Poorten &
                                              Inprikkers

18-05-2011   Stadsgewest         Combi        Bespreken inbreng voor BO MIRT 30
             Haaglanden          BOVV-RO      mei 2011, inclusief projecten uit MIRT-
                                              verkenning

18-05-2011   Stadsgewest         DB           Vaststellen inbreng voor BO MIRT 30
             Haaglanden                       mei 2011, inclusief projecten uit MIRT-
                                              verkenning

30-05-2011   Ministerie          BO MIRT      Top 5 prioriteit Zuidvleugel, waaronder
             Infrastructuur en                A4 passage en Poorten & Inprikkers, 2
             Milieu                           kansrijke alternatieven uitwerken en
                                              beoordelen, aanloopinvesteringen OV
                                              ontsluiting aanbieden aan Beter
                                              Benutten

Juni 2011    Stadsgewest         Brief        Brief met afspraken die in het BO
             Haaglanden                       MIRT zijn gemaakt aan leden van
                                              BOVV, BORO, BO EZ, BO WO en aan
                                              leden Cie VV-EZ en RGVM.

06-09-2011   Provincie Zuid      Brief        Informerende notitie naar GS over de
             Holland                          stand van zaken MIRT Haaglanden
                                              en het voornemen om in oktober 2011
                                              tot standpunt te komen, voorbereidend
                                              op BO-MIRT najaar 2011




Een bereikbare toekomst begint vandaag                    10/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Meer weten?




   Scan de QR code* voor de animatiefilm over de MIRT
                Verkenning Haaglanden

                                   of ga naar

       www.mirtverkenninghaaglanden.nl




* Een Quick Response code is een soort streepjescode die u met uw smartphone of
tablet pc kunt scannen. Installeer hiervoor een gratis app zoals de QR code reader of
de QR Droid.




Een bereikbare toekomst begint vandaag                    11/11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>