<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Project: Visvijver Schijndel - Visvijver Schijndel                                                           BEDRIJFSVERTROUWELIJK                                                                                    Prijspeil: 1-1-2023
Versie raming: 0.2 Concept                                                                                       Arcadis - Team KM                                                                              Datum raming: 9-11-2023




     Colofon                                                                                                                                       Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000


    Project:
      Project                                        Visvijver Schijndel
      Omschrijving / specificatie                    Visvijver Schijndel
      Projectfase                                    Schetsontwerp
      Opdrachtgever                                  KNHM
      Projectmanager                                 Jasper Arntz
      Manager projectbeheersing
      Technisch manager

    Bedrijfseconomische raming:
      Type raming                                    Deterministische bedrijfseconomische raming
      Datum opstelling raming                        09-11-23
      Opsteller raming                               S. Reuling
      Mede opstellers raming
      Versie raming                                  0.2
      Status raming                                  Concept
      Prijspeil raming                               01-01-23
      Valuta                                         Euro
      Classificering vertrouwelijkheid               BEDRIJFSVERTROUWELIJK

    Archivering:
      Project-/dossier-/SAP-nummer                   30155610
      Dossiernummer raming
      Kenmerk kostenrapportage/-memo/-nota
      Bestandsnaam raming                            Kostenraming Visvijver Schijndel 20231109.xlsm
      Locatie (map) opgeslagen raming                https://arcadiso365.sharepoint.com/teams/KNHMProjecten/Shared Documents/Visvijver Schijndel

    Toetsing:
      Raming intern getoetst door                    R. Hensbroek
      Datum interne toetsing                         09-11-23
      Raming extern getoetst door
      Datum externe toetsing

    Parafering:
      Paraaf opsteller raming
      Paraaf interne toetser
      Paraaf externe toetser
      Paraaf projectleider
      Paraaf manager projectbeheersing
      Paraaf projectmanager

    Bedrijfsgegevens:
      Bedrijfsnaam                                   Arcadis
      Afdelingsnaam                                  Team KM




Print: 9-11-2023 om 11:54                                                                                                                                                              Bestand: Kostenraming Visvijver Schijndel 20231109
                                                                                                                    Pagina 1 van 7                                                                                       Tabblad: Colofon
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Project: Visvijver Schijndel - Visvijver Schijndel                                                                BEDRIJFSVERTROUWELIJK                                                                                 Prijspeil: 1-1-2023
Versie raming: 0.2 Concept                                                                                            Arcadis - Team KM                                                                           Datum raming: 9-11-2023




     Managementoverzicht SSK2018



 Object                                                                                             Geactiveerd           Investeringskosten (rekenhorizon 5 jaar, reële kosten)

                                                                                                                      Voorziene kosten         Risicoreservering           Totaal



       Deelraming Scenario 1                                                                            JA        €            123.900     €                24.780     €       148.680

       Deelraming Scenario 2                                                                            JA        €              68.015    €                13.603     €        81.618

       Deelraming Overige maatregelen                                                                   JA        €              89.803    €                17.961     €       107.764

       Objectoverstijgende risicoreservering inclusief verschuiving                                     JA                                 €                       -   €             -

    Kosten exclusief BTW                                                                                          €            281.717     €                56.343     €       338.061


    Bandbreedte: met een 70%-betrouwbaarheidsinterval liggen de kosten exclusief BTW tussen                                               € 236.642 en € 439.479
    De variatiecoëfficiënt bedraagt                                                                                                                 ± 30%


                      Geraamde Kosten exclusief BTW                                                                                                                    €       338.061
                      Organisatiegebonden reserveringen (opgave financier)                                                                                             €             -
                      Onzekerheidsreserve (opgave financier)                                                                                                           €             -
                      Reservering scope wijzigingen (opgave financier)                                                                                                 €             -
                      Gerealiseerde kosten buiten de raming maar binnen budget (opgave financier)                                                                      €             -
                  Aan te houden budget exclusief BTW                                                                                                                   €       338.061




Print: 9-11-2023 om 11:54                                                                                                                                                                Bestand: Kostenraming Visvijver Schijndel 20231109
                                                                                                                          Pagina 2 van 7                                                                    Tabblad: Managementoverzicht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Project: Visvijver Schijndel - Visvijver Schijndel                                                                                                   BEDRIJFSVERTROUWELIJK                                                                                                                             Prijspeil: 1-1-2023
Versie raming: 0.2 Concept                                                                                                                              Arcadis - Team KM                                                                                                                        Datum raming: 9-11-2023




     Kostenoverzicht SSK2018                                                                                                                                                                                                                 Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

                                                                                                                                                                                                                                                                           Totaal
                                                                                                                                                                                                           Voorziene kosten          Risicoreservering
                                                                                                                                                          Directe kosten          Indirecte kosten
                                                                                                 Directe kosten -    Directe kosten - nader te
                                                                                                        benoemd                    detailleren


     Investeringskosten:


             Bouwkosten Deelraming Scenario 1                                               €             58.421     €                 8.763     €                67.184    €              25.764    €               92.948    €                18.590    €               111.538
             Bouwkosten Deelraming Scenario 2                                               €             33.320     €                 4.998     €                38.318    €              14.694    €               53.012    €                10.602    €                63.615
                                 Overige (=
           Bouwkosten Deelraming Dummy   maatregelen
                                            niet meegenomen)                                €             43.994-    €                 6.599-    €               50.593-    €              19.401-   €               69.995-   €                13.999-   €                83.993-
         Bouwkosten                                                                         €            135.735     €                20.360     €              156.095     €              59.859    €              215.955    €                43.191    €               259.146


             Engineeringskosten Deelraming Scenario 1                                       €             23.237     €                      -    €                23.237    €                    -   €               23.237    €                 4.647    €                27.884
             Engineeringskosten Deelraming Scenario 2                                       €             13.253     €                      -    €                13.253    €                    -   €               13.253    €                 2.651    €                15.904
                                         Overige (=
           Engineeringskosten Deelraming Dummy   maatregelen
                                                    niet meegenomen)                        €             17.499-    €                      -    €                17.499-   €                    -   €               17.499-   €                 3.500-   €                20.998-
         Engineeringskosten                                                                 €             53.989     €                      -    €                53.989    €                    -   €               53.989    €                10.798    €                64.786
           Vastgoedkosten Deelraming Dummy (= niet meegenomen)                              €                   -    €                      -    €                      -   €                    -   €                     -   €                      -   €                      -
         Vastgoedkosten                                                                     €                   -    €                      -    €                      -   €                    -   €                     -   €                      -   €                      -


             Overige bijkomende kosten Deelraming Scenario 1                                €              7.715     €                      -    €                 7.715    €                    -   €                7.715    €                 1.543    €                 9.258
             Overige bijkomende kosten Deelraming Scenario 2                                €              1.749     €                      -    €                 1.749    €                    -   €                1.749    €                   350    €                 2.099
                                                Overige (=
           Overige bijkomende kosten Deelraming Dummy   maatregelen
                                                           niet meegenomen)                 €              2.310-    €                      -    €                 2.310-   €                    -   €                2.310-   €                   462-   €                 2.772-
         Overige bijkomende kosten                                                          €             11.774     €                      -    €                11.774    €                    -   €               11.774    €                 2.355    €                14.129
         Objectoverstijgende risicoreservering                                                                                                                                                                                 €                      -   €                      -
         Verschuiving                                                                                                                                                                                                          €                      -   €                      -
      Investeringskosten exclusief BTW                                                      €            201.498     €                20.360     €              221.858     €              59.859    €              281.717    €                56.343    €               338.061
         BTW                                                                                €                   -    €                      -    €                      -   €                    -   €                     -   €                      -   €                      -
  Investeringskosten exclusief BTW (reële kosten)                                           €            201.498     €                20.360     €              221.858     €              59.859    €              281.717    €                56.343    €               338.061
             Investeringskosten exclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 1,6% en rekenhorizon van 5 jaar                                                                                                                                         €               327.579

                                                                                                                                       Bandbreedte : met een 70%-betrouwbaarheidsinterval liggen de investeringskosten exclusief BTW (reële kosten) tussen € 236.642 en € 439.479
                                                                                                                                                                                                                                             De variatiecoëfficiënt bedraagt ± 30%

                           Geraamde Investeringskosten exclusief BTW (reële kosten)                                                                                                                                                                       €               338.061
                           Organisatiegebonden reservering investeringen (opgave financier)                                                                                                                                                               €                      -
                           Onzekerheidsreserve investeringen (opgave financier)                                                                                                                                                                           €                      -
                           Reservering scope wijzigingen investeringen (opgave financier)                                                                                                                                                                 €                      -
                           Gerealiseerde investeringskosten buiten de raming maar binnen budget (opgave financier)                                                                                                                                        €                      -
                        Aan te houden budget investeringskosten exclusief BTW                                                                                                                                                                             €               338.061




Print: 9-11-2023 om 11:54                                                                                                                                                                                                                                               Bestand: Kostenraming Visvijver Schijndel 20231109
                                                                                                                                                          Pagina 3 van 7                                                                                                                         Tabblad: Kostenoverzicht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Project: Visvijver Schijndel - Visvijver Schijndel                                                                                                               BEDRIJFSVERTROUWELIJK                                                                              Prijspeil: 1-1-2023
Versie raming: 0.2 Concept                                                                                                                                          Arcadis - Team KM                                                                         Datum raming: 9-11-2023



    Deelraming aan            Deelraming Scenario 1                                                                                                                                          Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

          WAAR
   Code                  Omschrijving post                                                                                            Hoeveelheid               Eenheid                    Prijs                   Totaal

                             Investeringskosten:

                              Scenario 1: Water aanvoeren + belemen
      SC1_0011                Aanleg pvc buis rond, 160mm, incl. opbreken verharding                                                                 40,00          m          €                       55,00 €               2.200
      SC1_0012                Aanbrengen overstort put                                                                                                1,00         post        €                    5.000,00   €             5.000
      SC1_0021                Grond ontgraven uit bestaande vijver                                                                                  850,00         m3           €                      5,00    €             4.250
      SC1_0022                Afvoeren grond enkele rijafstand 30 km, excl. acceptatiekosten                                                        850,00         m3           €                      9,50    €             8.075
      SC1_0023                Acceptatiekosten vrijkomende grond vanuit afvoer, schone grond                                                        850,00         m3           €                      11,50 €               9.775
      SC1_0031                Leverantie leem, leveren op plek verwerking                                                                           510,00         m3           €                      52,50 €              26.775
      SC1_0032                Grond ontgraven uit leverantie en aanbrengen leem op bodem vijver                                                     510,00         m3           €                      4,60    €             2.346


                             In dit scenario zal er hemelwater vanuit de woonwijk aangevoerd worden richting de vijver. Dit gebeurt
                             middels een PVC-buis en een overstort put.
                              Vervolgens wordt er een halve meter op de bodem van de vijver ontgraven. De ontgraven grond wordt
                             getransporteerd naar een externe verwerkingslocatie.
                              Daarna wordt de leemlaag aangebracht. Er is aangenomen dat er een leemlaag van 30 cm over de
                             totale wateroppervlakte wordt aangebracht.
                          Benoemde directe bouwkosten                                                                                                                                                          €            58.421
                              Nader te detailleren bouwkosten (%)                                                                                    15,0%         van         €                   58.421,00   €             8.763
                          Directe bouwkosten                                                                                                                                                                   €            67.184
                              Overige eenmalige kosten (%)                                                                                            3,0%         van         €                   67.184,15   €             2.016
                              Overige algemene bouwplaatskosten (%)                                                                                   5,0%         van         €                   67.184,15   €             3.359
                              Uitvoeringskosten (%)                                                                                                   8,0%         van         €                   67.184,15   €             5.375
                              Projectmanagementkosten (%)                                                                                             6,0%         van         €                   67.184,15   €             4.031
                              Algemene kosten (%)                                                                                                     8,0%         van         €                   81.964,66   €             6.557
                              Winst (%)                                                                                                               3,0%         van         €                   88.521,84   €             2.656
                              Risico (%)                                                                                                              2,0%         van         €                   88.521,84   €             1.770
                          Indirecte bouwkosten                                                                                                       38,3% t.o.v. directe bouwkosten                           €            25.764
                          Voorziene bouwkosten                                                                                                                                                                 €            92.948
                              Niet benoemd risico bouwkosten (%)                                                                                     20,0%         van         €                   92.947,93   €            18.590
                          Risicoreservering bouwkosten                                                                                               20,0% t.o.v. voorziene bouwkosten                         €            18.590
                          Bouwkosten Deelraming Scenario 1                                                                                                                                                     €        111.538


                              Verkenningsfase opdrachtgever (OG)                                                                                      5,0%         van         €                   92.947,93   €             4.647
                              Planuitwerkingsfase opdrachtgever (OG)                                                                                  5,0%         van         €                   92.947,93   €             4.647
                              Realisatiefase opdrachtgever (OG)                                                                                       5,0%         van         €                   92.947,93   €             4.647
                              Realisatiefase opdrachtnemer (ON)                                                                                      10,0%         van         €                   92.947,93   €             9.295

                          Benoemde directe engineeringskosten                                                                                                                                                  €            23.237
                          Directe engineeringskosten                                                                                                 25,0% t.o.v. voorziene bouwkosten                         €            23.237
                          Indirecte engineeringskosten                                                                                                0,0% t.o.v. directe engineeringskosten                   €                 -
                          Voorziene engineeringskosten                                                                                                                                                         €            23.237
                              Niet benoemd risico engineeringskosten (%)                                                                             20,0%         van         €                   23.236,98   €             4.647
                          Risicoreservering engineeringskosten                                                                                       20,0% t.o.v. voorz. engineeringskosten                    €             4.647
                          Engineeringskosten Deelraming Scenario 1                                                                                                                                             €            27.884


                          Directe vastgoedkosten                                                                                                                                                               €                 -
                          Indirecte vastgoedkosten                                                                                                           t.o.v. directe vastgoedkosten                     €                 -
                          Voorziene vastgoedkosten                                                                                                                                                             €                 -
                          Risicoreservering vastgoedkosten                                                                                                   t.o.v. voorziene vastgoedkosten                   €                 -
                          Vastgoedkosten Deelraming Scenario 1                                                                                                                                                 €                 -


                              (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d.                                   2,0%         van         €                   92.947,93   €             1.859
                              Verzekeringspremies                                                                                                     0,8%         van         €                   92.947,93   €              744
                              Nadeelcompensatieregeling kabels & leidingen                                                                            5,0%         van         €                   92.947,93   €             4.647
                              Communicatie- en voorlichtingskosten                                                                                    0,5%         van         €                   92.947,93   €              465
                          Directe overige bijkomende kosten                                                                                           8,3% t.o.v. voorziene bouwkosten                         €             7.715
                          Indirecte overige bijkomende kosten                                                                                         0,0% t.o.v. directe overige bijk.kosten                  €                 -
                          Voorziene overige bijkomende kosten                                                                                                                                                  €             7.715
                              Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%)                                                                      20,0%         van         €                    7.714,68   €             1.543
                          Risicoreservering overige bijkomende kosten                                                                                20,0% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten                  €             1.543
                          Overige bijkomende kosten Deelraming Scenario 1                                                                                                                                      €             9.258


                          Investeringskosten Deelraming Scenario 1 exclusief BTW                                                                                                                               €        148.680
                              BTW (%)                                                                                                                 0,0%         van         €              148.679,51       €                 -
                          Investeringskosten Deelraming Scenario 1 exclusief BTW                                                                                                                               €        148.680
                                     Investeringskosten Deelraming Scenario 1 exclusief BTW (contante waarde)                                                                                                  €        144.070
                                     Investeringskosten Deelraming Scenario 1 exclusief BTW (contante waarde)                                                                                                  €        144.070




Print: 9-11-2023 om 11:54                                                                                                                                                                                                            Bestand: Kostenraming Visvijver Schijndel 20231109
                                                                                                                                                                          Pagina 4 van 6                                                                            Tabblad: Scenario 1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Project: Visvijver Schijndel - Visvijver Schijndel                                                                                                            BEDRIJFSVERTROUWELIJK                                                                              Prijspeil: 1-1-2023
Versie raming: 0.2 Concept                                                                                                                                       Arcadis - Team KM                                                                         Datum raming: 9-11-2023



    Deelraming aan            Deelraming Scenario 2                                                                                                                                        Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

          WAAR
   Code                  Omschrijving post                                                                                        Hoeveelheid                 Eenheid                   Prijs                   Totaal

                             Investeringskosten:

                              Scenario 2: Uitdiepen
      SC2_001                 Nat ontgraven vanuit bestaande watergang                                                                          1.360,00         m3          €                      3,50    €             4.760
      SC2_002                 Afvoeren grond enkele rijafstand 30 km, excl. acceptatiekosten                                                    1.360,00         m3          €                      9,50    €            12.920
      SC2_003                 Acceptatiekosten vrijkomende grond vanuit afvoer, schone grond                                                    1.360,00         m3          €                      11,50 €              15.640


                              Voor dit scenario is als uitgangspunt genomen dat er over de gehele vijver genomen 80 cm moet
                             worden ontgraven. De vrijgekomen grond (bagger specie) wordt vervolgens afgevoerd naar een externe
                             verwerkingslocatie.
                          Benoemde directe bouwkosten                                                                                                                                                       €            33.320
                              Nader te detailleren bouwkosten (%)                                                                                  15,0%         van        €                   33.320,00   €             4.998
                          Directe bouwkosten                                                                                                                                                                €            38.318
                              Overige eenmalige kosten (%)                                                                                          3,0%         van        €                   38.318,00   €             1.150
                              Overige algemene bouwplaatskosten (%)                                                                                 5,0%         van        €                   38.318,00   €             1.916
                              Uitvoeringskosten (%)                                                                                                 8,0%         van        €                   38.318,00   €             3.065
                              Projectmanagementkosten (%)                                                                                           6,0%         van        €                   38.318,00   €             2.299
                              Algemene kosten (%)                                                                                                   8,0%         van        €                   46.747,96   €             3.740
                              Winst (%)                                                                                                             3,0%         van        €                   50.487,80   €             1.515
                              Risico (%)                                                                                                            2,0%         van        €                   50.487,80   €             1.010
                          Indirecte bouwkosten                                                                                                    38,3% t.o.v. directe bouwkosten                           €            14.694
                          Voorziene bouwkosten                                                                                                                                                              €            53.012
                              Niet benoemd risico bouwkosten (%)                                                                                   20,0%         van        €                   53.012,19   €            10.602
                          Risicoreservering bouwkosten                                                                                            20,0% t.o.v. voorziene bouwkosten                         €            10.602
                          Bouwkosten Deelraming Scenario 2                                                                                                                                                  €            63.615


                              Verkenningsfase opdrachtgever (OG)                                                                                    5,0%         van        €                   53.012,19   €             2.651
                              Planuitwerkingsfase opdrachtgever (OG)                                                                                5,0%         van        €                   53.012,19   €             2.651
                              Realisatiefase opdrachtgever (OG)                                                                                     5,0%         van        €                   53.012,19   €             2.651
                              Realisatiefase opdrachtnemer (ON)                                                                                    10,0%         van        €                   53.012,19   €             5.301
                          Benoemde directe engineeringskosten                                                                                                                                               €            13.253
                          Directe engineeringskosten                                                                                              25,0% t.o.v. voorziene bouwkosten                         €            13.253
                          Indirecte engineeringskosten                                                                                             0,0% t.o.v. directe engineeringskosten                   €                 -
                          Voorziene engineeringskosten                                                                                                                                                      €            13.253
                              Niet benoemd risico engineeringskosten (%)                                                                           20,0%         van        €                   13.253,05   €             2.651
                          Risicoreservering engineeringskosten                                                                                    20,0% t.o.v. voorz. engineeringskosten                    €             2.651
                          Engineeringskosten Deelraming Scenario 2                                                                                                                                          €            15.904


                          Directe vastgoedkosten                                                                                                                                                            €                 -
                          Indirecte vastgoedkosten                                                                                                         t.o.v. directe vastgoedkosten                    €                 -
                          Voorziene vastgoedkosten                                                                                                                                                          €                 -
                          Risicoreservering vastgoedkosten                                                                                                 t.o.v. voorziene vastgoedkosten                  €                 -
                          Vastgoedkosten Deelraming Scenario 2                                                                                                                                              €                 -


                              (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d.                                 2,0%         van        €                   53.012,19   €             1.060
                              Verzekeringspremies                                                                                                   0,8%         van        €                   53.012,19   €              424
                              Communicatie- en voorlichtingskosten                                                                                  0,5%         van        €                   53.012,19   €              265
                          Directe overige bijkomende kosten                                                                                        3,3% t.o.v. voorziene bouwkosten                         €             1.749
                          Indirecte overige bijkomende kosten                                                                                      0,0% t.o.v. directe overige bijk.kosten                  €                 -
                          Voorziene overige bijkomende kosten                                                                                                                                               €             1.749
                              Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%)                                                                    20,0%         van        €                    1.749,40   €              350
                          Risicoreservering overige bijkomende kosten                                                                             20,0% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten                  €              350
                          Overige bijkomende kosten Deelraming Scenario 2                                                                                                                                   €             2.099


                          Investeringskosten Deelraming Scenario 2 exclusief BTW                                                                                                                            €            81.618
                              BTW (%)                                                                                                               0,0%         van        €                   81.617,56   €                 -
                          Investeringskosten Deelraming Scenario 2 exclusief BTW                                                                                                                            €            81.618
                                     Investeringskosten Deelraming Scenario 2 exclusief BTW (contante waarde)                                                                                               €            79.087
                                     Investeringskosten Deelraming Scenario 2 exclusief BTW (contante waarde)                                                                                               €            79.087




Print: 9-11-2023 om 11:54                                                                                                                                                                                                         Bestand: Kostenraming Visvijver Schijndel 20231109
                                                                                                                                                                       Pagina 5 van 7                                                                            Tabblad: Scenario 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Project: Visvijver Schijndel - Visvijver Schijndel                                                                                                                         BEDRIJFSVERTROUWELIJK                                                                         Prijspeil: 1-1-2023
Versie raming: 0.2 Concept                                                                                                                                                    Arcadis - Team KM                                                                    Datum raming: 9-11-2023




    Deelraming aan            Deelraming Overige maatregelen                                                                                                                                     Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

          WAAR
   Code                  Omschrijving post                                                                                                     Hoeveelheid               Eenheid                 Prijs                  Totaal

                             Investeringskosten:

                              Overige maatregelen
       OVM_001                Verwijderen bomen, normaal formaat 20-30 cm, incl. afvoer                                                                       10,00          st        €                  165,00    €             1.650
       OVM_002                Verwijderen bomen, groot formaat 50-100 cm, incl. afvoer                                                                        10,00          st        €                  740,00    €             7.400
       OVM_003                Aanplanten drijfbladvegetatie (waterlelies). Aanname gemiddeld 2 planten per m2, aanname 30% van vijver bedekt             1.020,00            st        €                     8,00   €             8.160
       OVM_004                Inrichting natuurvriendelijke oever, breedte 1 meter                                                                           240,00         m2         €                    36,60   €             8.784
       OVM_005                Plaatsen steigers, 4 x 2 m                                                                                                       5,00          st        €                 1.600,00   €             8.000
       OVM_006                Aanbrengen fontein                                                                                                               1,00          st        €               10.000,00    €            10.000


                         Benoemde directe bouwkosten                                                                                                                                                                €            43.994
                              Nader te detailleren bouwkosten (%)                                                                                             15,0%         van        €               43.994,00    €             6.599
                         Directe bouwkosten                                                                                                                                                                         €            50.593
                              Overige eenmalige kosten (%)                                                                                                     3,0%         van        €               50.593,10    €             1.518
                              Overige algemene bouwplaatskosten (%)                                                                                            5,0%         van        €               50.593,10    €             2.530
                              Uitvoeringskosten (%)                                                                                                            8,0%         van        €               50.593,10    €             4.047
                              Projectmanagementkosten (%)                                                                                                      6,0%         van        €               50.593,10    €             3.036
                              Algemene kosten (%)                                                                                                              8,0%         van        €               61.723,58    €             4.938
                              Winst (%)                                                                                                                        3,0%         van        €               66.661,47    €             2.000
                              Risico (%)                                                                                                                       2,0%         van        €               66.661,47    €             1.333
                         Indirecte bouwkosten                                                                                                                 38,3% t.o.v. directe bouwkosten                       €            19.401
                         Voorziene bouwkosten                                                                                                                                                                       €            69.995
                              Niet benoemd risico bouwkosten (%)                                                                                              20,0%         van        €               69.994,54    €            13.999
                         Risicoreservering bouwkosten                                                                                                         20,0% t.o.v. voorziene bouwkosten                     €            13.999
                         Bouwkosten Deelraming Overige maatregelen                                                                                                                                                  €            83.993


                              Verkenningsfase opdrachtgever (OG)                                                                                               5,0%         van        €               69.994,54    €             3.500
                              Planuitwerkingsfase opdrachtgever (OG)                                                                                           5,0%         van        €               69.994,54    €             3.500
                              Realisatiefase opdrachtgever (OG)                                                                                                5,0%         van        €               69.994,54    €             3.500
                              Realisatiefase opdrachtnemer (ON)                                                                                               10,0%         van        €               69.994,54    €             6.999
                         Benoemde directe engineeringskosten                                                                                                                                                        €            17.499
                         Directe engineeringskosten                                                                                                           25,0% t.o.v. voorziene bouwkosten                     €            17.499
                         Indirecte engineeringskosten                                                                                                          0,0% t.o.v. directe engineeringskosten               €                 -
                         Voorziene engineeringskosten                                                                                                                                                               €            17.499
                              Niet benoemd risico engineeringskosten (%)                                                                                      20,0%         van        €               17.498,64    €             3.500
                         Risicoreservering engineeringskosten                                                                                                 20,0% t.o.v. voorz. engineeringskosten                €             3.500
                         Engineeringskosten Deelraming Overige maatregelen                                                                                                                                          €            20.998


                         Directe vastgoedkosten                                                                                                                                                                     €                 -
                         Indirecte vastgoedkosten                                                                                                                     t.o.v. directe vastgoedkosten                 €                 -
                         Voorziene vastgoedkosten                                                                                                                                                                   €                 -
                         Risicoreservering vastgoedkosten                                                                                                             t.o.v. voorziene vastgoedkosten               €                 -
                         Vastgoedkosten Deelraming Overige maatregelen                                                                                                                                              €                 -


                              (Leges)kosten voor het verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, e.d.                                            2,0%         van        €               69.994,54    €             1.400
                              Verzekeringspremies                                                                                                              0,8%         van        €               69.994,54    €              560
                              Communicatie- en voorlichtingskosten                                                                                             0,5%         van        €               69.994,54    €              350
                         Directe overige bijkomende kosten                                                                                                     3,3% t.o.v. voorziene bouwkosten                     €             2.310
                         Indirecte overige bijkomende kosten                                                                                                   0,0% t.o.v. directe overige bijk.kosten              €                 -
                         Voorziene overige bijkomende kosten                                                                                                                                                        €             2.310
                              Niet benoemd risico overige bijkomende kosten (%)                                                                               20,0%         van        €                 2.309,82   €              462
                         Risicoreservering overige bijkomende kosten                                                                                          20,0% t.o.v. voorz. overige bijk. kosten              €              462
                         Overige bijkomende kosten Deelraming Overige maatregelen                                                                                                                                   €             2.772


                         Investeringskosten Deelraming Overige maatregelen exclusief BTW                                                                                                                            €       107.764
                              BTW (%)                                                                                                                          0,0%         van        €              107.763,60    €                 -
                         Investeringskosten Deelraming Overige maatregelen exclusief BTW                                                                                                                            €       107.764
                                       Investeringskosten Deelraming Overige maatregelen exclusief BTW (contante waarde)                                                                                            €       104.422
                                       Investeringskosten Deelraming Overige maatregelen exclusief BTW (contante waarde)                                                                                            €       104.422




Print: 9-11-2023 om 11:54                                                                                                                                                                                                                 Bestand: Kostenraming Visvijver Schijndel 20231109
                                                                                                                                                                                   Pagina 6 van 7                                                             Tabblad: Overige maatregelen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>