<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsinformatiebrief
Zaaknummer: 20128-2023
 Auteur    :   Pim Drunen van
 Domein    :   Ruimte
 Team      :   Civiele techniek
 E-mail    :   Pim.vanDrunen@gemeentemaashorst.nl
 Port.     :   H.W. van den Broek


Aan de leden van de gemeenteraad van Maashorst.

Onderwerp
Uitvoering Park Moleneind

Kennisnemen van
Stand van zaken uitvoering fase 3 van de reconstructie van Park Moleneind

Inleiding
Op 9 februari 2023 heeft u besloten om de bestemmingsplanprocedure voor het uithuizen van
Uden Red Sox uit Park Moleneind naar Boekelsedijk stop te zetten. U heeft daarbij vervolgens
opdracht gegeven per direct onderhoud te plegen en beheersmaatregelen toe te voegen aan de
accommodatie van Uden Red Sox op Park Moleneind.
Los hiervan onderzoeken we waar Uden Red Sox definitief naartoe verhuisd kan worden. Daarvan
wordt u later en dus los hiervan, op de hoogte gesteld.

Kernboodschap
De aanpak van de 3e uitvoeringsfase van Park Moleneind is verdeeld in drie (A t/m C) onderdelen.
      Omschrijving                Toelichting
 A    Onderhoud en toevoegen beheersmaatregelen huidig veld Uden Red Sox
 A1 Opknappen veld Uden Red Afgerond eind maart 2023. Inmiddels heeft Uden Red Sox in april
      Sox                         toernooien gespeeld op het veld.
 A2 Vervangen hekken rondom Afgerond begin mei 2023. Uden Red Sox kan zijn competitie spelen
      veld Uden Red Sox           op het veld.
 B    Verdraaien veld 4 Fc de Rakt en afmaken park er omheen
 B1 Verwijderen groen tussen      Afgerond in maart 2023. Dit groen is in verband met het
      de velden van Fc De Rakt    broedseizoen op voorhand verwijderd, zodat er in de zomer van
                                  2023 eventueel doorgepakt kan worden met de werkzaamheden.
                                  Bomen die kapvergunningsplichtig zijn, staan er nog. Dit zal worden
                                  opgenomen in de verdere uitwerking. Daarop zal dan logischerwijs
                                  een kapvergunning worden aangevraagd.
 B2 Verdraaien veld 4             De komende maanden wordt er in overleg met de projectgroep de
                                  verdere uitvoeringsplanning opgesteld.
 B3 Sloop opslag FC de Rakt       De sloop van de opslag naast veld 4 kan niet eerder plaatsvinden
                                  dan wanneer de nieuwe accommodatie gerealiseerd is, omdat deze




                                                                                                        1/2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                              vierkante meters daarin zijn opgenomen. Eventuele
                              maatoplossingen zullen in overleg met FC de Rakt en projectgroep
                              worden gedaan.
 B4   Afmaken park om veld 4  Dit kan plaatsvinden als het veld 4 gedraaid is.
 C    Nieuwe accommodatie (bouw kleedkamers en opslagruimte)
 C1   Uitwerken nieuwe        Voor de nieuwe accommodatie dient het bestemmingsplan te
      accommodatie            worden gewijzigd, omdat het bebouwingsvlak verandert.
                              Op dit moment wordt in beeld gebracht wat er precies gebeuren
                              moet (ook kijkend naar o.a. duurzaamheid en energieneutraal
                              bouwen), welke gesprekken er nog met de omgeving en
                              projectgroep dienen plaats te vinden. Daarna wordt bepaald welke
                              invloed de Omgevingswet hierop heeft.

Communicatie
Naar aanleiding van het besluit van 9 februari 2023 zijn er gesprekken geweest met de
projectgroep. Daarin is enerzijds uitleg gegeven over het genomen besluit en welk gevolg dit kent
voor de verdere reconstructie voor Park Moleneind. Anderzijds zijn er afspraken gemaakt over het
vervolg van de uitvoering van de reconstructie van het Park.
De projectgroep wordt geregeld op de hoogte gehouden van de voortgang van de
werkzaamheden en wordt betrokken in de verdere uitvoeringsplanning.
De inhoudelijke participatie is afgerond. Die heeft namelijk geresulteerd in het ontwerp van 8 april
2019, dat eerder door de gemeenteraad van Uden is vastgesteld. Dat ontwerp is op dit moment
leidend voor de verdere aanpak van de reconstructie.
De projectgroep is ook op de hoogte van de informatie die aan u is verstrekt met deze
raadsinformatiebrief.

Vervolg
Op korte termijn zal er in samenspraak met de projectgroep een uitvoeringsplanning worden
gemaakt voor de verdere aanpak van de 3e fase van Park Moleneind. Er dient onder andere
rekening gehouden te worden met de verlichting. FC de Rakt voert op dit veld trainingen uit. Bij
het verdraaien van veld 4 wordt deze verlichting weggenomen. In het plan is het veld dat gemaakt
wordt op de plek waar Uden Red Sox op dit moment nog speelt, gezien als verlicht trainingsveld
voor FC de Rakt. Goede afstemming in de verdere aanpak is hierin dan ook noodzakelijk.

Maashorst, 30 mei 2023
Burgemeester en wethouders van Maashorst
de secretaris,                  de burgemeester,

{{Sr1}}                            {{Signer2}}


 J.A.G.M. van Aaken                 M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)




                                                                                                       2/2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>