<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>*19.957032* 19.957032
D00122480 Advies informatienota 20-11-2019 Varianten vervolg park Moleneind Varianten vervolg
park Moleneind informatienota 20-11-2019 Varianten vervolg park Moleneind20-11-2019DHform
DHform0012

INFORMATIENOTA
AAN HET COLLEGE E 00003


Mheer Pscho Pdru Mheer PB-GRIF
Zaakdossier      :   D00122480                               Collegeleden:
Auteur           :   P.M. van Drunen                         -    Burgemeester
                                                             -    Secretaris
Telefoon         :   1711
                                                             -    Wethouder Van Heeswijk
Afdeling         :   Ruimte
                                                             -    Wethouder Van Lankvelt
Afd. hoofd       :   P.L.J. Schoneveld                       -    Wethouder Verkuijlen
Port.            :   I. Verkuijlen                           -    Wethouder Prinssen




Volgnummer           Toelichting:
Volgnummer.          Klik hier als u tekst wilt invoeren.


Onderwerp
Varianten vervolg park Moleneind


Kennisnemen van
Onderstaande variantentabel waarin 2 varianten tegen elkaar worden afgezet voor het vervolg van de
herinrichting van park Moleneind.



Inleiding
Medio 2019 is, aangaande de herinrichting van park Moleneind, geconstateerd dat het beschikbare
budget van € 1.609.000,-, niet toereikend is om het ontwerp wat inmiddels is opgesteld uit te voeren.

Communicatie
Voor dit stuk verder niet van toepassing, deze geldt als bijlage bij raadsadvies 19.764884.

Vervolg
Een aandachtspunt is dat er in beide gevallen een verzoek dient te worden voorgelegd aan de raad. Bij
variant 1, kan immers niet worden voldaan aan de eerder genomen besluiten en opdrachten van de
raad. Het college en/of de raad dient daarbij de kaders voor het vervolgproces aan de projectgroep
mee te geven. Anderzijds dient in het geval van variant 2 extra budget te worden vrijgemaakt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Kernboodschap
Variant 1: Taakstellend budget                             Variant 2: Uitvoering huidig ontwerp
Plan
Ontwerp: -                                                 Ontwerp: +
Het plan voldoet niet aan de besluiten en opdrachten       Het plan voldoet aan de besluiten en opdrachten van de
van de gemeenteraad.                                       gemeenteraad.
Er wordt een “nieuw” ontwerp opgesteld, waarbij vooral     - Red Sox verhuist uit het park om ruimte te creëren en
onderdelen worden weggestreept.                             wordt gevestigd aan de Boekelsedijk.
- Red Sox verhuist niet en er is geen ruimte voor een      - Er wordt meer ruimte gecreëerd voor Octopus op Park
 extra veld voor FC de Rakt.                                Moleneind (trainingsveld)
- Dubbel gebruik van velden door de verenigingen blijft    - Geen gedeeld gebruik meer van één voetbalveld FC de
 daarbij gehandhaafd.                                       Rakt.
- Het groene karakter van het park wordt niet versterkt.   - Een kunstgrasveld voor FC de Rakt. (uitgevoerd)
- De overige sportvelden in park Moleneind blijven         - De overige sportvelden in Park Moleneind worden
 liggen.                                                    anders gepositioneerd.
- Parkeeroverlast wordt slechts gedeeltelijk opgelost.     - Het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid.
                                                           - Het groene karakter van het park wordt versterkt door
                                                            te investeren in beplanting.
                                                           - De tijdelijke kleedkamers van FC de Rakt worden
                                                            vervangen door nieuwbouw en het clubhuis van Red
                                                            Sox wordt omgebouwd tot kleedkamers voor Octopus
                                                            en opslagruimte voor Octopus en FC de Rakt.
Geld
Budget: +                                                  Budget: -
Het plan voldoet aan het budget. De gemaakte kosten        Het plan voldoet niet aan het gevoteerde budget. Er
voor Park Moleneind zijn op dit moment +/- €               treedt een overschrijding van € 780.000,- op.
800.000,- en zijn kort samen te vatten in:                 (€ 100.000,- incidenteel, € 61.000,- structureel)
- Aanleg kunstgras FC de Rakt                              Het ingezette proces wordt gecontinueerd. De
- Participatie en opstellen ontwerp                        bestemmingsplanprocedure wordt afgemaakt en tevens
- Bestemmingsplanwijzigingen Boekelsedijk en               wordt het ontwerp verder gereed gemaakt voor
 Moleneind                                                 uitvoering.
- Ambtelijke uren
Op dit moment is er dus nog +/- € 800.000,-
beschikbaar. Er zijn onderzoeks- en advieskosten
gemaakt, kosten gemaakt voor het bouwrijp maken van
de Boekelsedijk. Deze kosten van +/- € 130.000,-
kunnen als verloren beschouwd worden en vallen onder
de bovengenoemde € 800.000,-.
De volgende dingen worden minimaal gedaan ten
gevolge van normen vanuit de landelijke sportbonden
en beleid van de gemeente Uden:
- Opwaardering veld Red Sox inclusief hekken ten
 behoeve van de veiligheid.
- Gedeeltelijk optimalisatie accommodaties in het park
 ten behoeve van FC de Rakt en Octopus, waaronder
 kleedkamers voor FC de Rakt.
- Afronden bestemmingsplanwijziging Moleneind, maar
 stopzetten planwijziging voor de Boekelsedijk.
- Afrondende werkzaamheden aan de Boekelsedijk.
- Nieuwe parkeerbalans opstellen, gevolgen hiervan zijn
 op dit moment niet in beeld.
Er blijft dan ongeveer € 200.000,- te besteden aan het
“nieuwe” plan.




                                                                                                                     2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Duurzaamheid
Duurzaam plan: -                                            Duurzaam plan: +
Er worden investeringen gedaan in een park dat niet         Met dit plan wordt actief geïnvesteerd in het op peil
meer voldoet aan de gewenste capaciteit en kwaliteit.       houden van het sport- en recreatief kapitaal. Hiermee
Dit kan leiden tot kapitaalvernietiging.                    wordt de inwoner de mogelijkheid geboden te sporten,
                                                            bewegen en recreëren, hetgeen bijdraagt aan de
                                                            lichamelijke gezondheid en het sociaal welbedingen.
Tijd
Tijd: -                                                     Tijd: +
Er is tijd nodig om het ontwerp aan te passen. De duur      Er kan zo spoedig mogelijk gestart worden met de
van dit proces is afhankelijk van het gekozen proces en     uitvoering. De uitvoering wordt in overleg met de
de kaders die worden meegegeven vanuit college en/of        projectgroep gepland in overeenstemming met de
gemeenteraad.                                               planningen en jaarlijkse activiteiten van de diverse
                                                            sportverenigingen.
Draagvlak
Draagvlak Stakeholders: -                                   Draagvlak Stakeholder: +
Voor deze variant is geen draagvlak getoetst. De            Het plan wordt in de projectgroep breed gedragen. De
verwachting is dat hiervoor weinig tot geen draagvlak is    meerderheid van de projectgroep heeft zich kunnen
binnen de projectgroep.                                     vinden in het huidige ontwerp. De sportverenigingen
- Indien Red Sox in Park Moleneind blijft, komt de          zijn unaniem akkoord.
 molenbiotoop in het geding (mogelijk juridische
 stappen molenaar).
- Sportverenigingen hebben geen mogelijkheid tot
 groei.
- Er is sprake van veiligheidsrisico’s en ongemakken.
- Omwonenden blijven hinder ervaren, onder andere
 vanwege parkeerdruk door de verenigingen en door
 het feit dat geen versterking plaatsvindt van het
 groene karakter van het openbare park.
Risico’s
Weerstand projectgroep: -                                   Weerstand projectgroep: +
De projectgroep is zeer ontevreden en zal zich via alle     Er is weinig tot geen weerstand vanuit de projectgroep.
mogelijke kanalen negatief uitlaten over het proces en      Enkele bewoners en de molenaar die deelnamen aan de
het besluit. De projectgroep zal niet meedenken in het      groep komen misschien alsnog met enkele bezwaren,
vervolg.                                                    omdat zij niet unaniem kozen voor dit ontwerp.
Geloofwaardigheid: -
Deze variant heeft een negatief gevolg voor de
geloofwaardigheid van de gemeente.
Participatie: -                                             Participatie: +
Participatie in Uden wordt niet meer serieus genomen.       Na een participatie van vier jaar is het plan nu klaar om
Belanghebbenden hebben vier jaar meegedacht een             verder voorbereid te worden voor uitvoering.
meegedaan om tot een gedragen ontwerp te komen. Zij
zullen in een eventueel vervolg of tijdens een ander
project niet meer mee willen denken.
Media: -
De media zal de keuze breed uitmeten in de pers; leden
van de projectgroep zullen ruimschoots medewerking
verlenen aan artikelen en items in de pers. Dit heeft een
negatief gevolg voor het imago van de gemeente.




                                                                                                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Financiën

Verklaring overschrijding van € 780.000,-

prijsstijging               +/-10% t.o.v. € 1.609.000,- (reeds gevoteerd budget)                 € 170.000   € 170.000
participatie                uren/ontwerp                                                          € 65.000   € 185.000
                            Honden-uitlaatplaats                                                  € 30.000
                            molenbiotoop                                                          € 15.000
                            meer paden padvast                                                    € 25.000
                            opknappen parkeerplaats Humphrey's                                    € 25.000
                            meer heesters, bloemrijkgras etc.                                     € 25.000
onvoorzien                  asbestsanering                                                        € 30.000    € 50.000
                            uitgebreidere bestemmingsplanprocedure                                € 10.000
                            sluitpost                                                             € 10.000
normen bonden               gravel honk- softbal                                                  € 50.000   € 100.000
                            scherpere regels, veiligheidsnormen, dus oa toepassen hekken          € 50.000
raming velden               geen ondergrondse maatregelen beregening en verlichting gerekend     € 100.000   € 100.000
verhuizing Red Sox          geen infrastructuur gerekend                                          € 75.000   € 175.000
                            geen ondergrondse maatregelen beregening en verlichting gerekend      € 50.000
                            geen maatregelen en beregening gerekend achter gelaten veld           € 50.000
                                                                                                             € 780.000




                                  Verdeling overschrijding

                                        Verhuizing Red            Prijsstijging
                                             Sox                      22%
                                             22%

                      Raming velden
                          13%
                                                                                  Participatie
                                                                                     24%
                                Normen bonden
                                    13%                  Onvoorzien
                                                            6%




Bijlagen
-



Uden, DATUM TIJD
OND2, hoofd Ruimte




                                                                                                             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>