<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>16260007
         Kades Noord Willemskanaal / DFRAG
         CHRONOLOGISCH OVERZICHT T.B.V. WOB-VERZOEK
         29  juni 2016
         Gemeenteraad stelt      bestuurlijke voorkeursalternatief BVA) vast
         -
           goede uitgangssituatie voor een nieuw in te richten hoofdfietsroute;
         -
           aanzienlijke verbetering voor de verkeerveiligheid voor fietsers in de huidige situatie;
         -
           no-regret ingebouwd; zodra het Oosterhamriktrace in gebruik is kan de brug heringedeeld worden;
           meer ruimte voor de fiets, minder voor de auto;
         -
           het kan als zelfstandig project worden uitgewerkt los van de bereikbaarheidsproblematiek.
         juni 2016 t/m. nov. 2017
         Tussenliggende periode
         -
           voorbereidingen t.b.v. realisatiefase.
         nov.  2017
         GS stemmen in met kredietvoorstel
         -
           formele  stap.
         eind febr. 2018
         Ondertekening samenwerkingsovereenkomst (S.0.K.) RWS-Provincie
         febr. t/m.  september (2018)
         Acties   projectteam
         -
           kennismaking, samenstellen projectteam; overlegstrategie;
         -
           via inventarisatie, taken en rollen, planning en risicobeheersing gewerkt aan projectplan;
           vanwege de gestelde einddatum begonnen met uitwerking stakeholdersanalyse;
         -
         -
           opzetten/inventariseren klanteisenspecificatie (KES) bij RWS-afdelingen;
         -
           KES gesprekken met de gemeente gingen met name over de verkeersruimte op de noordoever;
           als projectteam zagen we wel praktische mogelijkheden om op het brugdek binnen een totaal-
           breedte van 16 meter te blijven maar volgens de gemeente zou er een hekwerk moeten komen
           om te verhinderen dat fietsers rechtdoorsteken i.p.v. via de onderdoorgang; effect hiervan is dat
           gezien de standaardeisen de aansluitende verkeersruimte te klein is;
         -
           KES gesprekken met Lefier over de aansluiting van hun terrein (Korreweg oostzijde) op de opritten
           naar de verkeers- en fietsbrug oostzijde.
         28-09-2018
         Memo    projectteam (opschaling      naar  opdrachtgevers)
         18-10-2018
         Wijziging opdracht
         22-10-2018
         BO-M boon
                        0S.
         okt 2018 t/m mei 2019
         Acties   projectteam
         -
           realiseren overdrachf;
         -
           afronding projectzaken.
                                                                                                             0000000008
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>