<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>15296627
           MEMO
                                                                                                          SAMENWERKINGSVERBAND
                                                                                                          NOORD-NEDERLAND
                                                                                             o
                                                                                               Stimuleert «
                                                                                                            Faciliteert «Verbindt
         Aan                9.1.2e
                                              (Provincie Groningen)
         Van                RE
                                               (SNN)
          Datum            10 mei 2016
          Betreft          Voortgang    RIG
          1        Status  projecten    en  budgetten
         Tot    dusver  zijn 20 complete RIG-subsidieaanvragen aan het              SNN    doorgeleid  voor  behandeling.
         Onderstaand is    uitgesplitst wat de status is van deze aanvragen.
         Van de     tot dusver    10  projecten   waaraan   RIG-subsidie    is verleend   is  er inmiddels éen door    ons
          ingetrokken (RIGO05) omdat men niet (tijdig) kon voldoen aan de aanvullende voorwaarden uit de
         verleningsbeschikking. Daarmee komt het aantal verleende projecten uit op 9. Ook zal een dergelijke
          intrekking op korte termijn gaan plaatsvinden voor het project RIG011 en is er ook nog onzekerheid
         over   RIG013.
         Voor het in    behandeling zijnde project     RIG020 is  een    advies tot verlening opgemaakt,     waarover   GS
          nog moet besluiten.
             Status                                                   Aantal
             Doorgeleid  aan  het SNN,   waarvan:                     20
             Verleende subsidies
            Afgewezen subsidieaanvragen                               WWD
                                                    door SNN
             Verleningsbeschikking ingetrokken
             Aanvraag ingetrokken op verzoek
             In behandeling zijnde   aanvragen
                                                van aanvrager
                                                                      ME
             Binnenkort in te trekken   verleningsbeschikking         1
             Binnenkort te verlenen subsidie                          1
                                 Type project                                       Aantal
         Totaal verleende subsidies                                                     9
         Vestigingsproject                                                              3
         Diversificatieproject                                                          2
         Fundamenteel      wijzigingsproject                                            0
                                                                                       2
         Uitbreidingsproject
                                                                                                                           0000000668
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>15296627
         MEMO
                                                                                                        SNN
                                                                                                        SAMENWERKINGSVERBAND
                                                                                                        NOORD-NEDERLAND
                                                                                          e
                                                                                            Stimuleert  «
                                                                                                          Faciliteert «Verbindt
         Tabel 2: overzicht verleende en verwachte subsidie per project
         (blauw  = in behandeling, groen =
                                           verleend, oranje =
                                                              afgewezen/ingetrokken, geel = wordt binnenkort afgewezen/ingetrokken)
          RIG  | Project-   Projectnaam   + bedrijf                                  Geschatte            Binnenkort te  | Verleende
                 nummer                                                              subsidie             verlenen         ST]ET [TS
                                                                                     LEE      IEED)]
                                                                                                                                     0000000669
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>15296627
          MEMO
                                                                                                                            SAMENWERKINGSVERBAND
                                                                                                                            NOORD-NEDERLAND
                                                                                                          e
                                                                                                             Stimuleert     «
                                                                                                                              Faciliteert «Verbindt
         2          Inhoudelijke       realisatie totaal RIG
                                                            Conform       verlening            GEENEELR     FRYER     ES dS  Te
         Uitgelokte investeringen (€)                  €                 164.306.227,78
         RIG subsidie (€)                              €                   9.992.532,36
         Werkgelegenheid            hoog
         Werkgelegenheid laag
         Werkgelegenheid            totaal                                           143,5
         Indirecte      werkgelegenheid
           *
             nb. gehonoreerde maar later door ons zijn ingetrokken projecten zijn niet meegenomen   in dit overzicht.
           *
             als basis voor de uitgelokte investeringen zijn de totale subsidiabele projectkosten
         3          Budgetbeheersing
         Regeling                                                    Budget
         RIG 2014                                                     £        13.150.000
         RIG 2015                                                     £          6.850.000
                                               Totaal    budget       €       20.000.000
         Reeds verleend                                               €      9.992.532,36
         Op korte termijn      te verlenen                            £                  -
                                         Is/wordt verleend            €    9.992.532,36
         Aanvragen       in behandeling                               €    2.878.607,74
                                Totaal     beslag    op  budget       €   12.871.140,10
                                                                                                                                            0000000670
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>15296627
         4        Inhoudelijke voortgang            beschikte    projecten
         RIGO001: ChemCom            Industries, SRF
         Het  project  is bijna afgerond en men gaat binnenkort bezig met het opstellen van de eindrapportage.
         Er wordt geen tussentijds voorschotverzoek gedaan. ChemCom geeft aan dat het project succesvol is
         uitgevoerd. Dit blijkt ook uit de informatie die is toegezonden bij de tweede RIG-aanvraag van
         ChemCom, RIG020.
         RIGO002: PPG Industries Chemicals
         Het   project    is    in   februari   2015     beschikt.   Het moment      is  dus aangebroken dat zij hun
         voortgangsrapportage         moeten indienen.      Wij hebben al een inhoudelijke rapportage mogen ontvangen.
         Zij willen ook    een     voorschotverzoek doen. De financiéle rapportage en           het voorschotverzoek volgt
         binnenkort    zodra      hun    accountant weer tijd heeft. Het project lijkt         volgens planning te lopen.
         Contracten zijn afgesloten, vergunningen aangevraagd (op €én na), de bouw is begonnen en de eerste
         productie-run is gemaakt in januari 2016. Eind januari 2016 is circa 65% van de geplande investering
         gespendeerd. Doelstelling is om medio 2016 het project afgerond te hebben.
         RIG006: PMF Machine Fabriek Uithuizen
         Zij gaan binnenkort hun voortgangsrapportage indienen. Deze diende medio april 2016 binnen te zijn.
         De realisatie is al vergevorderd, zodat verwacht wordt dat zij een maximaal voorschotverzoek van
         60% zullen indienen. In december 2015 heeft               men   verzocht tot  een  projectwijziging, die  in februari
         2016 is  goedgekeurd.        In  plaats van het in eerste instantie beoogde inpandige magazijn wordt nu          een
         separaat  en  groter magazijn gebouwd waarin materialen gescheiden op kunnen worden geslagen.
         RIGO11: TSM
         Dit project valt    zeer   waarschijnlijk   uit (wij trekken de verleningsbeschikking in) omdat de verwachting
         is dat ze  nu   kunnen voldoen        aan  de aanvullende voorwaarden in de       verleningsbeschikking. De eigen
         financiering   kan    men     niet rond   krijgen. TSM gaat hoogst waarschijnlijk een nieuwe RIG-aanvraag
         indienen.
         RIG004: KBM Master             Alloys
         Het  project is in april 2015 beschikt. KBM heeft aangegeven dat zij nog niet zijn gestart met de
         uitvoering van het RIG-project en dat ze daarom nog geen behoefte hebben aan een vervolgvoorschot.
         Wij hebben ze gewezen op de maximale uitvoeringstermijn van 3 jaar. Ze moeten uiterlijk in mei 2016
         een inhoudelijke voortgangsrapportage indienen.
         RIGO10: Syncom
         Syncom heeft dit project al geheel gerealiseerd. Ze kunnen echter nog niet bij ons afrekenen vanwege
         de aanvullende voorwaarden die zijn gesteld op het gebied van de verhuur van het pand. Syncom
         verhuurt de laboratoriumruimtes eerst enige tijd geheel dan wel gedeeltelijk aan derden en neemt ze
         pas later volledig zelf in gebruik. Syncom moet dus uiterlijk binnen 3 jaar na afgifte van de
         verleningsbeschikking de nieuwe labruimtes voor haar eigen bedrijfsactiviteiten in gebruik hebben
         genomen.     Er  wordt      een   voorschotverzoek verwacht       van   60%.   Met   name   het  verkrijgen  van   de
         accountantsverklaring        over  de declaratie zorgt   ervoor dat dit nog even  duurt.
         RIGO013:   Greenpack Holding tbv Biopack
         Ook deze     onderneming heft moeite om te voldoen aan de aanvullende voorwaarde omtrent het
         rondkrijgen van de eigen financieringsbijdrage. De termijn is al een keer verlengd zodat de
         verleningsbeschikking ingetrokken zou moeten worden. Omdat de onderhandelingen met financiers
         voorspoedig gaan, gaat de provincie Groningen is bestuurlijk besluiten om de termijn bij uitzondering
         met nog een extra 3 maanden te verlengen. Voorwaarde verloopt nu per 1 juni 2016.
         RIGO16:    Reym
                                                                                                                               0000000671
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>15296627
         Onze  contactpersoon bij Reym     (ENE) ERER) blijkt langdurig   ziek te zijn geworden. Reym geeft    ons
         de nieuwe contactpersoon door (is waarschijnlijk IEEE, 050-                          ) en stuurt ons nog
         een update van de inhoudelijke voortgang van het project. De subsidie is in oktober 2015 verleend. Er
         spelen hier geen aanvullende voorwaarden omtrent nog rond te krijgen financiering. De definitieve
         vergunningsaanvraag     is ingediend.
         RIGO17: J. Wildeman        Storage & Logistics
         Dit project loopt voorspoedig. In april 2016 is een tweede voorschot  van ruim €  109.000,- uitbetaald.
         RIG020: ChemCom         Industries, Glycamal
         De subsidie   aan  dit project is in april 2016 verleend. Men heeft binnen de termijn verklaard dat is
         voldaan  aan  de aanvullende voorwaarden uit de Strategic Alliance Agreement. Daartoe is in mei 2016
         het werkvoorschot uitbetaald.
                                                                                                                   0000000672
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>15296627
         5        Betalingen    aan  projecten
         Tabel 3: verleende projecten; uitbetaalde en binnenkort te verwachten voorschotten
                                                                                            NEEL      TEE [oF ee Eole [o [5
                                                                                            subsidie                        SY r=TgaVeloli-Yod
                                                                                                                                           glo) Qd 0 RAV o To] g-Tod
                                                                                                                                                                  glo) ol | Voorschot 2 Slotbetaling
                                                                                            al uitbetaald:                   €      1.290.186,12
                                                                                            te verwachten:                   £€     2.918.298,38
                                                                                                                    som      €      4.208.484,50
         (oranje=uitbetaald, geel = binnenkort (vervolg) betaling)
                                                                                                                                                                                                     0000000673
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>15296627
         MEMO
                           SNN
                           SAMENWERKINGSVERBAND
                           NOORD-NEDERLAND
              e
                Stimuleert «
                             Faciliteert «Verbindt
                                           0000000674
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>