<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>15296633
           MEMO
                                                                                                           SNN
                                                                                                           SAMENWERKINGSVERBAND
                                                                                                           NOORD-NEDERLAND
                                                                                             o
                                                                                               Stimuleert  «
                                                                                                             Faciliteert «Verbindt
         Aan                  9.1.2e
                                                 (Provincie Groningen)
         Van                  2B
                                                 (SNN)
          Datum              24 juni 2016
          Betreft            Voortgang RIG     2014  en  2015.
          1        Status    projecten     en  budgetten
         Tot    dusver   zijn 20 complete RIG-subsidieaanvragen aan het             SNN    doorgeleid   voor  behandeling.
         Onderstaand is      uitgesplitst wat de status is van deze aanvragen.
         Van de tot       nu  toe   11  projecten   waaraan    RIG-subsidie is verleend   is  er  inmiddels een door    ons
          ingetrokken (RIGO05) omdat men niet (tijdig) kon voldoen aan de aanvullende voorwaarden uit de
         verleningsbeschikking. Vanwege dezelfde reden is een aanvraag (RIG011) door de onderneming zelf
          ingetrokken. Daarmee komt het aantal verleende projecten uit op 9. Ook is er nog onzekerheid
         omtrent het rondkrijgen van de financiering bij RIG013, maar naar verwachting komt dat in orde.
         Voor het in    behandeling zijnde project      RIG019 is de  beoordeling nog in gang,   en zal GS nog  een  besluit
         moeten     nemen.
          1.1  Status projecten
             Status                                                      Aantal
                                het SNN,                                 20
             Doorgeleid    aan             waarvan:
             Verleende subsidies                                         9
                                                                         4
             Afgewezen subsidieaanvragen
             Verleningsbeschikking ingetrokken         door SNN          1
             Verleningsbeschikking ingetrokken         op verzoek  van   1
             aanvrager
             Aanvraag ingetrokken      op verzoek van  aanvrager         %
             In                                                          1
                 behandeling zijnde    aanvragen
             Binnenkort in te trekken      verleningsbeschikking         0
          1.2  Type projecten
                                   Type project                                     Aantal
         Totaal verleende subsidies                                                     9
         Vestigingsproject                                                              3
         Diversificatieproject                                                          2
         Fundamenteel        wijzigingsproject                                          0
         Uitbreidingsproject                                                            2
                                                                                                                             0000000675
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>15296633
                 1.3  Gecommitteerde          projecten
       RIG    Project-    Projectnaam        +  bednjf                                              %     Subsidiabele       Verdeende subsidie  Vastgestelde
              nummer                                                                                subs  kosten                                 subsidie
                                                        SRF  Hoogwaardige      alternatieve
            | RIGOO1
                                                      -
       2014
                         Chamba industries                                                                                     €      839.086,00
       2014 | RIG002 | PPG     Industries Chemicals BV         -
                                                                 Agilon                                    €                   €    2.303.683,00
       2014 | RIG0O06 | PMF    Machine Fabriek Uithuizen          -
                                                                    Hoogwaardige     RVS  productie        €                   €      283.061,36
       2014 | RIG0O04 | KBM     Master   Alloys      Oprichting maalfaciliteit    voor KALF                €                   €      411.356,00
                                                  -
       2014 | RIGO10     Syncom                                                                            £                   £      356.771,60
       2014 | RIG013   | Greenpack Holding          BV tbv  Biopack   BV                                   €                   €    1.216.500,00
       2014 | RIG016 | Reym       BV   Reym Total       Care Centre   Delfzijl                             €                   €      389.074,40
                                     -
       2015 | RIG017     |]. Wildeman     Storage & Logistics                                              €                  £       321.750,00
       2015 | RIG020   | ChemCom industries           -
                                                        Glycamal                                           €                   €      996.800,00
                                                                                                            € 154.724.727,78     € 7.118.082,36
                 1.4  Projecten in aanvraagbehandeling
              Project-
              nummer      Projectnaam        +  bednjf                                           Verwachte subsidie
       2015 | RIG0O19 | MDSU
                                                                                        Totaal
                 1.5  Afgewezen/ingetrokken projecten
               Project-
        RIG   nummer      Projectnaam        +  bednjf                                           Reden
       2014 | RIGD03 | Zeolyst     CV  -
                                          zeoliet diversificatie project
            | RIGOOS                Holding BV (Ooms&Kreeft)              Phoenix, towards
                         SIWTEC                                                              a
                                                                       -
       2014
                         Zero   waste society
       2014 | RIG009 | OmegaGreen          -
                                             Bio-based     Algenproducie-unit Eemsdelta
       2014 | RIG0O0S    Heveskes Energy        -
                                                   Green Line    Project
       2014 | RIGO11   | TSM    -
                                  Low-cost    high grade solarpolysilicon production
       2014 | RIGO07 | Schipper Holding Blijham            BV  -
                                                                 Recycling   tot 100% schoon
       2014 | RIG012   | Recyclenet
       2014 | RIGD14   | OmegaGreen          Grootschalige plug      &   play reactorsystemen
                                           -
       2014 | RIG015     CH   Energy      CH   Energy Zernike
                                       -
       2015 | RIG0O18 | IPB    & Greenwaste       -
                                                     Greencuttings
                                                                                                                                                       0000000676
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>15296633
                    MEMO
                                                                                                                                          SAMENWERKINGSVERBAND
                                                                                                                                          NOORD-NEDERLAND
                                                                                                                       o
                                                                                                                          Stimuleert      «
                                                                                                                                            Faciliteert «Verbindt
        1.6   Budgetbeheersing
        Regeling                                    Budget
        RIG 2014                                    £        13.150.000
        RIG 2015                                    £         5.850.000
                                     Totaal  budget €      20.000.000
        Reeds verleend RIG 2014                     £      5.799.532.36
        Reeds verleend RIG 2015                     £      1.318.550,00
        Reeds verleend totaal                       £      7.118.082.3236
        Op korte termijn te verlenen RIG 2015       £                 -
                                Is/ wordt verleend  €    7.118.082,36
        Aanvragen in behandeling                    €    2.404.600,00
                          Totaal  beslag op  budget €    9.522.682.3236
        *
          nb. gehonoreerde maar       later door ons zijn ingetrokken projecten zijn niet meegenomen in dit overzicht.
        1.7   Voorschotbetalingen
                                                                                                    EE EEE          SEE
                                                                                                    subsidie                 Startvoorschot 20%                  Voorschot 1 Voorschot 2 Slotbetaling
                                                                                                    al uitbetaald:            €                     1.504.249.08
                                                                                                    te verwachten:            £                     2.704235  42
                                                                                                                         som €                      4.208.484,50
                                                                                                                                                                                                      0000000677
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>15296633
         2          Inhoudelijke         realisatie
         2.1 Algemeen
                                                                                        Conform   verlening         Realisatie bij vaststelling
         Uitgelokte investeringen (€)                                             £                164.306.227,78
         RIG subsidie   (€)                                                       £€                 0.992.532. 36
           *
             basis voor de  uitgelokte investeringen zijn    de totale subsidiabele  projectkosten
           2.2 FTE per   project
                              Projecthnaam   +  bedrijf                                        Arbeidsplaatsen                    Gerealiseerd   bij
                                                                                                                                    vaststelling
                                                                             hoog (HBO          laag       totaal  indirect
                                                                              of hoger)
             RIGOO1           ChemCom industries SRF    -
                              Hoogwaardige alternatieve
                              meststoffen
             RIGO002          PPG Industries Chemicals BV       -
                                                                  Agilon
             RIG004           KBM Master    Alloys
                                                    -
                                                       Oprichting
                              maalfaciliteit voor  KALF
             RIGO006          PMF Machine Fabriek Uithuizen        -
                              Hoogwaardige     RVS    productie
             RIGO10           Syncom
             RIGO13           Greenpack Holding      BV tbv  Biopack   BV
             RIGO16           Reym BV      Reym Total     Care Centre
                                         -
                              Delfzijl
             RIGO17           J. Wildeman    Storage & Logistics
             RIGO020          ChemCom industries        -
                                                          Glycamal
                                                                    Totaal                                  143,5
                                                                                                                                                     0000000678
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>15296633
         3        Inhoudelijke voortgang           beschikte   projecten
         RIGO001: ChemCom            Industries, SRF
         Het  project  is  afgerond en men is bezig met het opstellen van de eindrapportage. Het is met name nog
         wachten op de controleverklaring van de accountant. ChemCom geeft aan dat het project succesvol is
         uitgevoerd. Dit blijkt ook uit de informatie die is toegezonden bij de tweede RIG-aanvraag van
         ChemCom, RIG020.
         RIGO002: PPG Industries Chemicals
         Het   project      is   in  februari   2015   beschikt.   Het moment     is  dus   aangebroken    dat  zij  hun
         voortgangsrapportage moeten indienen. Wij hebben in april al een inhoudelijke rapportage mogen
         ontvangen. Zij willen ook een voorschotverzoek doen.                     De   financiéle  rapportage en het
         voorschotverzoek volgt eind juni. Het project lijkt volgens planning te lopen. Contracten zijn
         afgesloten, vergunningen aangevraagd (op €én na), de bouw is begonnen en de eerste productie-run
         is gemaakt    in  januari    2016. Eind januari 2016 is circa 65% van de    geplande investering gespendeerd.
         Doelstelling   is  om   medio 2016 het project afgerond te hebben.
         RIG006: PMF Machine Fabriek Uithuizen
         Zij hebben     in   april hun voortgangsrapportage ingediend.       Deze wordt   nu  door  ons  beoordeeld.  De
         realisatie  is    al   vergevorderd, zodat naar verwachting        een   groot voorschotbedrag     kan  worden
         uitbetaald. In december 2015 heeft men verzocht tot een projectwijziging, die in februari 2016 is
         goedgekeurd.       In plaats van het in eerste instantie beoogde inpandige magazijn wordt nu een separaat
         en groter magazijn gebouwd waarin materialen gescheiden op kunnen worden geslagen.
         RIG004: KBM Master             Alloys
         Het  project is in april 2015 beschikt. KBM heeft aangegeven dat zij nog niet zijn gestart met de
         uitvoering van het RIG-project en dat ze daarom nog geen behoefte hebben aan een vervolgvoorschot.
         Wij hebben ze gewezen op de maximale uitvoeringstermijn van 3 jaar. Ze hebben een inhoudelijke
         voortgangsrapportage ingediend die door ons akkoord is bevonden.
         RIGO10: Syncom
         Syncom heeft dit project al geheel gerealiseerd. Ze kunnen echter nog niet bij ons afrekenen vanwege
         de aanvullende voorwaarden die zijn gesteld op het gebied van de verhuur van het pand. Syncom
         verhuurt de laboratoriumruimtes eerst enige tijd geheel dan wel gedeeltelijk aan derden en neemt ze
         pas later volledig zelf in gebruik. Syncom moet dus uiterlijk binnen 3 jaar na afgifte van de
         verleningsbeschikking de nieuwe labruimtes voor haar eigen bedrijfsactiviteiten in gebruik hebben
         genomen. In juni 2016 is een tussenrapportage ingediend op basis waarvan een voorschot van 60% is
         uitbetaald. Tesamen met het werkvoorschot is 80% bevoorschot.
         RIGO013:   Greenpack Holding tbv Biopack
         Ook deze     onderneming heft moeite om te voldoen aan de aanvullende voorwaarde omtrent het
         rondkrijgen van de eigen financieringsbijdrage. De termijn is al een keer verlengd zodat de
         verleningsbeschikking ingetrokken zou moeten worden. Omdat de onderhandelingen met financiers
         voorspoedig gaan, heeft de provincie Groningen bestuurlijk besloten om de termijn bij uitzondering
         met nog een extra 3 maanden te verlengen. Voorwaarde is verlopen per 1 juni 2016. Men lijkt het nu
         rond te krijgen.
         RIGO16:    Reym
         Onze    contactpersoon bij Reym (EEE EBEZN) blijkt niet meer bij Reym te werken. Nieuwe
         contactpersoon is Harry van Beusekom. De subsidie is in oktober 2015 verleend. Er spelen hier geen
         aanvullende         voorwaarden       omtrent     nog    rond   te   krijgen   financiering.   De    definitieve
         vergunningsaanvraag           is ingediend. Provincie heeft van                     vernomen   dat het project
         inhoudelijk anders       is geworden. Daarom wordt op korte termijn een gesprek tussen SNN, provincie en
         Harry  van  Beusekom        gepland. Waar mogelijk moet de verleningsbeschikking worden ingetrokken.
                                                                                                                          0000000679
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>15296633
         RIGO17: J. Wildeman       Storage & Logistics
         Dit project loopt voorspoedig. In april 2016 is een tweede voorschot van ruim € 109.000,- uitbetaald.
         RIG020: ChemCom         Industries, Glycamal
         De subsidie   aan  dit project is in april 2016 verleend. Men heeft binnen de termijn verklaard dat is
         voldaan  aan  de aanvullende voorwaarden uit de Strategic Alliance Agreement. Daartoe is in mei 2016
         het werkvoorschot uitbetaald.
                                                                                                                0000000680
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>15296633
         MEMO
                           SNN
                           SAMENWERKINGSVERBAND
                           NOORD-NEDERLAND
              e
                Stimuleert «
                             Faciliteert «Verbindt
                                           0000000681
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>