<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>13969609
         van:       (10)(2e) (10)(2e)          (aanvullingen: LUE) BEUYCIEN)
         datum:    27 februari 2020   (update: 4 maart  2020)
         betreft:
         document2
                                                                             2282
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>13969609
                  A
             ¢               2       provincie
                  GAS,              groningen
                                                            (3)(2)
         !
           https://energeia.nl/fd-artikel/40087006/plannen-voor-ambitieus-offshore-windpark-met-scepsis-begroet
         document2
                                                                                                                2283
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>13969609
                 WY),
            (x               2)
          2%oN Proninsen                 rovincie
         Concept agenda (conference call)
         (zie voor extra achtergrond per vraag bijlage 1)
              1.  Opening en vaststellen agenda Provincie Groningen
                                                    -
              2.  Korte terugblik op de aanleiding van afgelopen overleg Gemeente Groningen
                                                                            -
              3.  Update over opties en proces investeringsbesluiten, tijdspad RES doorrekening:         wat is het
                  effect op het investeringsbesluit? TenneT
                                                      -
              4,  Inzetten reservestrook   (N-0): hoeveel levert het op? -
                                                                           TenneT
              5.  Update voortgang    no regret Meerstad Noord    -
                                                                    Gemeente   Groningen
              6.  Status  mogelijke alternatieve oplossingen  -
                                                                Enexis
              7.  Casus    Steendam    -
                                         ambtelijke terugkoppeling workshop         en   vervolg -
                                                                                                   Enexis/Provincie
                  Groningen
              8.  Vervolg afspraak
              9.  Rondvraag en sluiting
         Bijlage 1: Concept agenda (met achtergrond informatie)
              1.  Opening en vaststellen agenda Provincie Groningen
                                                    -
                  Eventueel   bevestiging van voorgestelde Governance (bijlage 2)
              2.  Korte  terugblik op de aanleiding van afgelopen overleg Gemeente Groningen
                                                                            -
              3.  Update over opties en proces investeringsbesluiten, tijdspad RES doorrekening: wat is het
                  effect op het investeringsbesluit? TenneT
                                                      -
                  Het investeringsbesluit staat nog steeds voor na de zomer gepland. Over ongeveer 6 weken
                  is er wel een nieuwe onderbouwing vanuit de doorrekening van het eerste RES bod (vanuit
                  Groningen en Drenthe) beschikbaar.
              4,  Inzetten reservestrook (N-0): hoeveel levert het op? TenneT
                                                                         -
                  Dit levert veel minder op dan   gedacht (ongeveer    100MW   voor  de Provincie  Groningen). Wat
                  zijn de volgende stappen die gezet kunnen worden      om meer   uit het bestaande net te halen?
              5.  Update voortgang    no regret Meerstad Noord    -
                                                                    Gemeente   Groningen
                  Belangrijk voor de snelheid dat hier al stappen zijn gemaakt. Op 2 maart vind er een gesprek
                  plaats tussen gemeente Groningen en Tennet over de no regret station Meerstad-Noord.
              6.  Status mogelijke alternatieve oplossingen   -
                                                                Enexis
                  Hier zijn geen nieuwe vorderingen gemeld.
              7.  Casus Steendam       -
                                         ambtelijke terugkoppeling workshop en vervolg Enexis/Provincie
                                                                                                 -
                  Groningen.
                  Enexis en Provincie Groningen zijn aan de slag gegaan met de vraag van Nienke Homan: Hoe
                  kunnen we toch ruimte maken voor kleinere parken die minder goed zijn voorbereid en
                  georganiseerd als grote zonne-ontwikkelaars. Deze vraag is mede gesteld n.a.v. de
                  problemen met aansluiten van Steendam. Ondertussen krijgen we ook berichten vanuit de
                  gemeente Groningen en Westerwolde dat zon op bedrijfsdaken (grootverbruik
                  aansluitingen) niet meer gerealiseerd kunnen worden. Vanuit de AHC Enexis heeft er een
                  workshop plaatsgevonden. Er zijn oplossingen bedacht welke nog meer onderzocht moeten
                  worden en juridisch getoetst. We kunnen ambtelijk een korte update hiervan geven.
              8.  Vervolg afspraak
              9.  Rondvraag en sluiting
         document2
                                                                                                                    2284
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>13969609
         provincie
         groningen
                   2285
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>13969609
                 A,
            (2              2)
                  WAC provincie
          A GW, groningen
         Bijlage 2: Governance BO Netcapaciteit
         Hebben deelnemers via de mail tezamen met         gespreksverslag    BO 2/12 ontvangen
                 Governance      bestaande       uit   een     stuurgroep    (bestuurders) en een       ambtelijke
                 voorbereidingsgroep waarin elk stuurgroep lid is vertegenwoordigd.
                 Het doel is om de voortgang te bespreken t.a.v. netcapaciteit, netuitbreiding en aanverwante
                 onderwerpen binnen de provincie Groningen. Focus met name op activiteiten die nog in
                 ontwikkeling komen (niet zozeer realisatie).
                 Het overleg vindt elke 3 maanden plaats. Indien er geen reden is om bij elkaar te komen, dan
                 wordt dit  overleg geschrapt of verplaatst.
                 De  (kern) stuurgroep wordt     gevormd door:
                      o   Nienke Homan    -
                                             Gedeputeerde provincie Groningen (voorzitter);
                      o   Han  Slootweg -
                                           Directeur Asset    Mgt Enexis;
                      o   Marc de Zwaan    -
                                              Senior Manager    Asset Mgt Tennet;
                      o   Indien van toepassing aangevuld       met wethouder(s) van betreffende gemeente(s).
                 De ambtelijke voorbereiding wordt verzorgd door                  EUYICIEEREYIE)              (Prov.
                 Groningen), Greetje   Bronsema      (Enexis)  en Ruben   van  Dinteren (TenneT) aangevuld  met   de
                 afvaardiging  van de gemeenten      die deelnemen    aan  het betreffende BO. Deze groep zit elke 6
                 weken   bijeen.
         document2
                                                                                                                     2286
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>