<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>11279317
              S\N                  P
             TAA                               rovincie
          A A De
         aan.       Nienke Homan
         van.                   jl
                                     (10)(2e)[1 (10)(2e)
         datum:     27 maart 2020
         betreft:   Annotatie      Stuurgroep NortH2 30 maart 2020
         Aanleiding
         Op 30 maart van 10:30-12:30 a.s. vindt de 6% Stuurgroep van NortH2 plaats via telco.
         (Shell) zit voor. Zie de geannoteerde agenda (hieronder met annotaties in cursief) en de stukken
         (bijgevoegd).
         Agenda
              1.       Vaststellen notulen          Stuurgroep    #5 (5 min Shell)
                       e    NB: hier geen inhoudelijke bespreking,         voor  opmerkingen  naar aanleiding   van  het
                            verslag zie agendapunt 5 (WVTTK).
                       e    Notulen      zijn  akkoord.
                       IPCEI   (60     min   Gasunie)
                       e    Presentatiemateriaal wordt         nagezonden
                       e    Doel      van  de  presentatie is het creéren van inhoudelijk overzicht;  er zullen geen
                            beslissingen omtrent IPCEI in deze meeting worden genomen.
                       Het concept IPCE! (Important Project of Common European Interest): innovatieve en
                       grensoverschrijdende waterstofprojecten komen in aanmerking voor de IPCEI-status,
                       waarmee ze vrijgesteld kunnen worden van bepaalde staatssteunkaders en bijv.
                       meerdere soorten subsidie kunnen stapelen. EZK bereidt een IPCEI-prenotificatie voor:
                       een melding aan de Europese Commissie met daarin de projecten die onderdeel moeten
                       gaan uitmaken.
                       Het  grootste risico       voor  EZK is dat een  IPCE| te grote budgetclaims  voor  het Rijk oplevert.
                        Voor de      IPCEl-aanvraag moet een funding-gapanalyse gemaakt worden: hoeveel
                       subsidie is      er nodig. Deze vraag leeft sowieso ook al bij EZK. De IPCEI is dus niet los te
                       zien  van de 'ask’ in de ‘storyline’.
                       De  tijdlijn    op de laatste slide is belangrijk: NortH2 moet in mei 2020 gepresenteerd worden
                       bij EZK      en voor   het najaar moet het consortium een vrij compleet plan klaar hebben.
         document
                                                                                                                              0306
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>11279317
                                       provincie
                   a                  groningen
                    Interne voorbereidingen:           Verder uitwerken  van             Andere landen sturen ook
                                                                                                                         EU Commissie beoordeelt
                    project portfolio’s, funding       project documenten, input         hun pre-notifications in,
                                                                                                                         aanvraag en informeert
                    gap questionnaire,                 leveren voor NL chapeau           werk aan een gezamenlijk
                                                                                                                         over resultaat
                    PRODCOM     doc                    document   aan EZK                chapeau document
                                                                       Q4 2020:   NL stuurt pre-
                                     Mei 2020: Presenteren             notification naar de               Volledige IPCEI aanvraag
                                     van  de projecten aan  EZK        Commissie Officiéle start          wordt ingediend
                                                                       van  het IPCEI proces
                                   Q1/Q2     2020         Q3/Q4     2020            Q1/Q2     2021           Q3/Q4     2021         Q1/Q2   2022
                  Advies:    voor    kennisgeving        aannemen       (geen beslissingen voorzien)
             3.   Storyline and key policy asks (30 min Shell)
                       NB: onderstaande punten zijn dezelfde als de vorige keer. Het doel van dit
                       agendapunt is bespreken. Er is enige voortgang gemaakt ten opzichte van de vorige
                       keer, maar het stuk is ook weer niet radicaal gewijzigd (was ook niet nodig).
                        Vorige keer heb jij aangedrongen op meer concreetheid, ik weet van Gasunie dat
                        Shell dat maar beperkt wil.
                                 »
                                    Offshore wind: De locatie en timing van wind boven de Wadden moet goed
                                    passen bij wat het Rijk kan en wil toestaan. Met het oog op de tijdige
                                    uitvoering van het Klimaatakkoord is EZK niet happig op het doorkruisen van
                                    lopende processen (uitrol Routekaart). De ambities van NortH2 zouden een
                                    plus hierop kunnen zijn, gekoppeld aan de 3-4 G\W-waterstofdoelstelling uit
                                    het Klimaatakkoord. Dat is            nu   ook   zo  opgenomen. Daarnaast is EZK ook wat
                                    huiverig    voor   het creéren      van een      monopoliepositie voor dit consortium.
                                    Verbreding      van    het consortium kan          hierbij helpen.
                                    Ook dat is opgenomen,             maar er     wordt nog gewezen            naar   IPCEI als
                                    mogelijkheid op een bepaalde               manier te gunnen.
                                 »
                                    Vorige keer aangegeven: Vraag                 naar groene waterstof. wij moeten niet aan
                                    EZK vragen wat de vraag naar groene waterstof is; zij willen dat van ons
                                    weten (of in elk geval een voorstel aan welke knoppen te draaien). Het gaat
                                    hier dus     om  woorden als       marktordening of concurrentiepositie groene
                                    waterstof. Een       verplichting voor de industrie om deels groene waterstof te
                                    gebruiken op basis van certificaten of CO,-beprijzing zou ook kunnen helpen.
                                    Advies: kort benoemen dat deze opmerking van vorige keer nog niet is
                                    verwerkt. Er is wel een kort kopje marktinrichting benoemd. Dit zou moeten
                                    worden gekoppeld.
                                 »
                                    Technologieontwikkeling/innovatie: VVraag om bijdrage aan tijdelijke
                                    meerkosten om door de innovatiecurve heen te komen. Kan dit op geld gezet
                                    worden? Voorbeeld Investeringsagenda: 100 miljoen € per jaar voor de
                                    eerste 6 jaar, daarna grotere bedragen tot 2030 met de aanname dat het
                                    daarna commercieel zou kunnen. In NortH2 gaat men ervan uit dat
                                    commerciéle exploitatie vanaf 2035 mogelijk is. EZK zou de subsidievraag
                                    waarschijnlijk graag gekwantificeerd zien (zie ook 3a). Denk hierbij ook aan
                                    de operationele uitgaven (OPEX). In de 'asks' wordt gesproken over
                                    honderden miljoenen € meerkosten van de installaties, maar de operationele
                                    kosten (vooral de elektriciteitskosten) vormen een groter onderdeel. Niet
                                    alleen aan de voorkant subsidie nodig, maar ook bij exploitatie (conform
                                    oproep vanuit de Investeringsagenda).
                                 =
                                    Aanloopverliezen: een aanvullende subsidievraag voor kosten van de initiéle
                                    overcapaciteit van elektrolysers (+ wellicht pijpleiding- en
         document
                                                                                                                                                 0307
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>11279317
            & «1 9)                                                                                         memo
          25%@%ey Proninsen         rovincie
                              opslaginfrastructuur). Dit is een bekend probleem (ook van warmtenetten en
                              CO2-infrastructuur voor CCS) en goed op te lossen wanneer het net
                              gesocialiseerd is. Anders moeten de eerste alhemers betalen voor de
                              volledige capaciteit van de infrastructuur, terwijl ze bijv. maar 30% van de
                              capaciteit alnemen. Deze kwestie heeft te maken met de partnering: kunnen
                              er afspraken worden gemaakt met de potentiéle afnemers afspraken over het
                              dragen van de kosten van de hele overgedimensioneerde keten? Of is de
                              verwachting dat het Rijk 100% van die kosten voor zijn rekening neemt?
                            »
                              Er zijn dus 3 soorten subsidie nodig. Hoe wordt verwacht dat het Rijk hierop
                              zal reageren? Zijn er nog andere fondsen (EU Innovation Fund, InvestNL
                              etc.)? Het gaat om:
                              1. CAPEX-subsidie om de elektrolysers, pijpleidingen en cavernes te bouwen
                              en eventueel voor windparken op zee met bijbehorende infrastructuur
                              (kabels);
                              2. OPEX-subsidie om de onrendabele top van de operationele kosten te
                              dekken (en dit tot 2035);
                              3. Subsidie voor de realisatie van initiéle overcapaciteit.
                              Advies:
                              -
                                    Vraag of de partijen inderdaad deze drie subsidiebehoeften hebben en op
                                   welke  termijn de omvang en timing van de subsidiebehoeften ingeschat
                                   worden.
                              -
                                   Geefaan dat EZK op vrij korte termijn concrete informatie nodig heeft.
                                   Wellicht was het signaal zonder specificering ('misschien subsidie nodig’)
                                   nog voldoende op 27 februari, om EZK munitie te geven voor de
                                   Kabinetsvisie, maar EZK verwacht meer, om ook de komende maanden
                                   met de  juiste inzet  en welwillendheid verder te gaan.
             4,   Term Sheet   Cooperation Agreement (25 min Gasunie)
                     Het doel   van dit agendapunt is het afstemmen van de samenwerkingsprincipes. Voor
                     de  provincie dienen die nader vast te worden gelegd middels een Letter of Support.
                     Ambtelijk hebben wij enkele punten aangeleverd waarop verduidelijking nodig is.
                     Enkele daarvan hebben ook betrekking op onze eigen rol, maar het gaat vooral om
                     het creéren van duidelijikheid in het algemeen. Wij gaan ervan uit dat deze worden
                     overgenomen.
                     In de projectgroep hebben      wij ambtelijk nog aangegeven dat er gewaakt moet worden
                     voor  het opwerpen    van  te veel  drempels om nieuwe partijen te betrekken (bijv. de
                     entry fee waarover    gesproken wordt in het CA).
                     Niet voor dit overleg, maar wel goed om te weten: BJC gaf aan dat GS moet
                     instemmen met gedeputeerde Homan als provinciale afgevaardigde in de Steerco.
                     Voorstel is om dit te koppelen aan de behandeling van de support letter in GS.
             B.   WVTTK
                     De  impact van de coronacrisis op dit project in het algemeen en de WVTTK-punten uit
                     de  vorige Steerco in het bijzonder:
                            »
                              Een fysieke bijeenkomst om het project te presenteren in Brussel zal niet
                              lukken (stond gepland voor april): uitstellen of digitaal?
                              Advies: Ons voorstel is om het (voorlopig) uit te stellen; dit heeft als
                              bijkomend voordeel dat we meer materiaal hebben op het moment dat de
                              haalbaarheidsstudie een stap verder is.
                            »
                              Er wordt een nieuwe recessie verwacht en er zijn signalen dat bijv. het geld
                              uit het Wopke-Wiebesfonds daarom anders ingezet gaat worden, maar er zijn
                              ook signalen dat het wel door gaat. Wat is indruk bij anderen?
         document
                                                                                                                 0308
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>