<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>23991390
                                                                                 ESD 2022
         Lopend:
          Onderwerp              Beschrijving                                      Planning                                            Resultaat
          2022
          Milieucontrole 4 april Op 4 april is op initiatief van de ODG     een    Er wordt   een hercontrole  uitgevoerd nadat de
          2022                                                                     termijnen zijn  verstreken.
                                 De volgende zaken zijn daarbij aan de orde
                                 gekomen:
                                 ¢
                                    Bezinkinrichting (BIR)
                                 ¢
                                    Dieselaggregaat/Compressormotor PRF
                                 o  Afzet en opslag zwavelcake
                                 ¢  Realiseren van overkappingen
                                      omloopmateriaal
                                 e  Klachten en meldingen 2021
                                 ¢  NOx emissie (ketelinstallatie)
                                 e
                                    Onderhoudsmanagementsysteem.
                                 Daarnaast heeft   een   rondgang
                                 plaatsgevonden    over   het bedrijfsterrein.
                                 Tijdens het bezoek zijn hierbij vooralsnog in
                                 ieder geval de volgende tekortkomingen
                                 vastgesteld:
                                 e
                                    Onzorgvuldige opslag     van  zwavelcake in
                                      een  container
                                 e
                                    Uitvoering van  de  bezinkinrichting is niet
                                      conform de hiervoor verleende
                                      vergunning.
          Telefonisch contact    Terugplaatsen compressormotor                     Er is een  reguliere milieucontrole uitgevoerd op 4 Uitgevoerd
          enkele lopende zaken   In week 12 wordt het compressormotor van          april 2022.
          op 14 maart 2022       de PRF teruggeplaatst (22 en 23 maart). De        Tijdens  dit bezoek  zijn genoemde punten
                                 dieselaggregaat wordt afgekoppeld en de           meegenomen.
                                 situatie wordt weer in oorspronkelike
                                                                                                                                                  0000001424
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>23991390
                                toestand hersteld.
                                Bouwkundige voorziening opslag
                                zwavelcake
                                Het realiseren van de bouwkundige
                                voorziening voor de opslag van zwavelcake
                                loopt volgens planning (wordt op dit moment
                                gerealiseerd) (controlepunt 4 april)
                                Afzet zwavelcake
                                Er is op dit moment naast afzet van zwavel
                                naar  Groot Brittannié ook afzet van
                                zwavelcake    naar Brazilié
         Omgevingsvergunning    Vergunning (na 2 jaar proefneming) voor     Aanvraag 08/07/21 ingediend. Brief beoordeling
         milieuneutrale         uitbreiding behandeling ovendrainagewater   aanvraag/verzoek aanvulling is 18/08/21
         verandering            (bezinkinrichting, BIR) met een scrubber en uitgegaan.
         permanente uitbreiding compostfilter/actief koolfilter.            Vaststelling en verzending beschikking op
         BIR                                                                12/10/21
                                                                            Publicatie besluit 20/10/21
                                                                            ESD heeft 03/12/21 aangegeven dat       er in de
                                                                            praktijk enige afwijkingen zijn met wat is
                                                                            voorgeschreven m.b.t. de monitoring van
                                                                            emissies naar lucht. De bezwaartermijn is
                                                                            inmiddels voorbij. Met ESD is overeengekomen
                                                                            (mail 09/12/21) dat zij op korte termijn een
                                                                            verzoek om wijziging van de vergunning
                                                                            (reguliere procedure) met onderbouwing van de
                                                                            voorgestelde wijzigingen/alternatieven voor de
                                                                            monitoring. We gaan controleren, constateren en
                                                                            dan komt er een waarschuwingsbrief met
                                                                            concrete termijn.
                                                                            De situatie omtrent de BIR is meegenomen als
                                                                            onderwerp bij de inspectie op 04/04.
                                                                            Geconstateerd is dat de uitbreiding van BIR
                                                                            vanwege problemen met het actief koolfilter (nog)
                                                                            niet overeenkomstig de vergunning is uitgevoerd
                                                                                                                              0000001425
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>23991390
                                                                                 en er voor  de toe te passen nageschakelde
                                                                                 technieken   een andere oplossing wordt gezocht.
                                                                                 Zodra de aanvullende gegevens van ESD
                                                                                 inclusief de meetwaarden binnen zijn
                                                                                 (28/06/2022 nog niet aangeleverd) zal worden
                                                                                 bepaald op welke wijze zal worden opgetreden
                                                                                 naar aanleiding van aangetroffen afwijking.
         Vooroverleg             Proef geurabsorber sproeiwater; per mail        Op 08/04/21 is er een vooroverleg met ESD
         Z2021-002852   proef    geinformeerd dat de proef een vergunning        geweest voor het indienen aan een aanvraag
         geurbestrijdingsmiddel  vereist, dit zal worden bevestigd per brief. Is voor de proefneming. Overeengekomen dat eerst
                                 in vooroverleg gezet.                           een conceptaanvraag wordt besproken. Overleg
                                                                                 heeft plaatsgevonden, in afwachting van
                                                                                 aanvullende informatie bedrijf.
                                                                                 Op dit moment is er nog geen conceptaanvraag
                                                                                 voor  de proefneming bij ons binnen (Stavaza
                                                                                 28/06/2022).
                                                                                 Project staat vooralsnog on HOLD.
         Verzoek  om wijziging   Naar   aanleiding van de gerechtelijke          De planning is dat de ODG uiterliik 15 oktober     Ontwerpbeschikking +
         van  de                 uitspraak en het besluit van GS om niet in      een concept ontwerp-beschikking oplevert,          kennisgevingen (NL/DLD) +
         vergunningvoorschriften hoger beroep te gaan hebben wij op verzoek      conform de memo van 18 juni 2021.                  infobladen (NL/DLD) + alle
         d.d. 31 augustus 2020   van de provincie bij memo van 18 juni advies                                                       (concept) verzendbieven op
                                 uitgebracht over hoe om te gaan met de          Er zal ook door de ODG een leeswijzer              25/10/21 aangeleverd aan
                                 ontstane situatie. De inhoud    van  deze  memo (Infoblad/niet technische samenvatting             provincie.
                                 is kortgesloten in het PO   van  21  junien is  beschikking) worden voorbereid, zodat de
                                 geaccordeerd.                                   omgeving beter kan worden meegenomen in het        Op 01/11/21bijgestelde
                                                                                 proces.                                            versies van de (concept)
                                 De ODG stelt een herziene (concept)                                                                verzendbrieven aangeleverd
                                 ontwerpbeschikking op, waarbij we het           Op 27 augustus 2021 vindt er overleg plaats        aan  Loket VTH.
                                 ontwerpbesluit van 2 februari 2021 zodanig      tussen ODG    en provincie om het gesprek van de
                                 aanpassen,                                      gedeputeerde met het bedrijf voor te bereiden.
                                      -
                                           dat ook de emissie   van  SiC-vezels
                                           buiten de inrichting (immissie) wordt Communicatiebeleid rondom de nieuwe/voor SiC-
                                           gereguleerd,;                         vezels  bijgestelde ontwerp-beschikking is des
                                      -
                                           dat de uitgangspunten in de uitspraak provincies, evenals vertaling infoblad, publicatie
                                           van de rechtbank hierin leidend zijn; en verzending.
                                                                                                                                                               0000001426
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>23991390
             -
                 dat  we alle ingebrachte zienswijzen
                 op het ontwerpbesluit (zowel versie 1   Beslissing GS op 8-11-21: daarna verzending en
                 als versie 2) tevens athandelen en      publicatie (DLD 17/11/21)
                 daarmee de    omgeving  meenemen     in Opstellen definitieve beschikking met reactie op
                 de  strekking van het besluit tot       zienswijzen vanaf medio januari 2022
                 wijziging van de vigerende
                 vergunningen en het hoe en het          Op   21-12-2021 heeft   gesprek plaatsgevonden
                 waarom van de aanpassingen t.a.v.       tussen   Esd, provincie  en ODG. Men gaat met
                 het eerdere ontwerpbesluit dat 2x ter   zienswijzen komen. Esd heeft aangegeven dat zjj
                 inzage heeft gelegen                    voor de minimalisatie zijn en dat ze behoefte
             -
                 dat GS deze route met het bedrijf       hebben aan meer duidelijkheid op sommige
                 bespreken.                              punten.
                                                         Zienswijzen ontvangen van ESD, Landkreis
                                                         Aurich, NMF Groningen, Bl Saubere Luft Ost
                                                         Friesland, Adviesgroep Geur Delfzijl e.o..
                                                         Eindconcept-definitieve beschikking, oplegger    en
                                                         alle  bijbehorende stukken zijn op 31-03- 2022
                                                         aan de provincie aangeleverd.                        Gerealiseerd
                                                         Definitieve beschikking + op enkele punten
                                                         gewijzigde stukken zijn op 12-04-2022 aan de
                                                         provincie aangeleverd.
                                                         Communicatie door     provincie Groningen:
                                                         inhoudelijke vragen van communicatie-adviseur
                                                         zijn door ons op 07-04-2022 beantwoord.              Gerealiseerd
         Volgende stap is: zienswijzen behandelen   en
         opleveren concept van de definitieve            Definitieve besluit heeft  terinzage gelegen van 28-
         beschikking en oplegger.                        04-2022 tot   en met 08-06-2022.
                                                         Er is zoals verwacht   een  beroepschrift en
                                                         verzoek VoVo     ingediend  door ESD.
                                                         Stukken   zijn door Rechtbank toegezonden.
                                                         De VoVo    en  beroepszaak met opstelling pleitnota
                                                         is door de ODG in    samenspraak met
                                                         gkadn inmiddels ook met Plas     en  Bosinade
                                                                                                                           0000001427
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>23991390
         opgepakt.
                   0000001428
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>23991390
         Blazer rapportages   Rapportage     Q1                               Beoordeling rapportage in juli.
         2022                 Rapportage     Q2
                              Rapportage     Q3
                              Rapportage     Q4
                              Op 23 januari 2022:1 blazer. Contact over       Op 10 februari zijn we bij het afgraven van de
                              geweest met ESD. De omvang van de blazer        oven aanwezig geweest. Hier komt een nadere
                              volgens hun eigen eerste inschatting is een     rapportage van, gecombineerd met de reguliere
                              klasse 2 (mogelijk 3). De blazer heeft niet tot kwartaalrapportage. Het lijkt erop dat water een
                              klachten uit de omgeving geleid.                rol heeft gespeeld.
                              Voorlopig is het beeld als volgt:
                              Het lijkt er op dat de oven 7 in het begin van
                              de ovencyclus is verstoord, doordat de pijpen
                              zijn volgelopen en putten zijn overstroomd na
                              hevige regenval in begin januari. Als gevolg
                              hiervan heeft de onderhuisafzuiging mogelijk
                              niet goed gefunctioneerd. Voor het legen van
                              de putten is de cyclus onderbroken geweest
                              in de beginfase van het ovenproces (looptijd
                              240 mWh).
                              Na  een   nadere inspectie van de wals kan
                              meer   duidelijkheid worden gegeven over de
                              oorzaak van de blazer (deze inspectie kan
                              pas worden gedaan nadat de wals is vrij
                              gegraven over ongeveer 3 weken.)
                              Hierover zullen     we nader worden
                              geinformeerd.
                              2° blazer 5 februari.
                              3° blazer 9   april
                              4e blazer 16    juni
                              5e blazer 19    juni
         SO: rapportages 2022 rapportage januari                              Bureaucheck    bij binnenkomst
                                                                                                                               0000001429
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>23991390
                               rapportage  februari                           Administratieve     athandeling 1x 6 mnd
                               rapportage  maart
                               rapportage  april
                               rapportage  mei
                               rapportage  juni
                               rapportage  juli
                               rapportage  augustus
                               rapportage  september
                               rapportage  oktober
                               rapportage  november
                               rapportage  december
         Nieuw maatwerkbesluit Evaluatie besluit  en maatregelen: advies over Planning    was   maart t/m   juni 2021.
         blazers               aanpassing   van  het besluit (als nodig) en
                               ambtshalve opleggen van maatregelen (als       De   oorspronkelijke planning in maart t/m juni
                               nodig). Voor deze evaluatie is onderling       2021    gaat nu samenvallen met de behandeling
                               overleg nodig en ook overleg met het bedrijf.  van de zienswijzen op de AHW, die zeer
                                                                              uitgebreid blijken te zijn. Hoewel van dat laatste
                                                                              nog geen exacte planning valt te maken is
                                                                              duidelijk dat de eerder genoemde termijn niet
                                                                              realistisch   meer   is: realisatie voor de  zomer  is
                                                                              niet meer    te verwachten. Een realistische
                                                                              planning is, gezien de afronding        van  de AHW
                                                                              eind oktober.
                                                                              Uitstel  naar   februari 2022 i.v.m. de    athandeling
                                                                              van   de AHW     was   gegeven, De denkrichting
                                                                              wordt deze maand voorgelegd, mede beinvloed
                                                                              door de laatste 2 blazers.
                                                                              Memo met       denkrichting 28-02-22 opgeleverd. Op
                                                                              17-03-22    overleg hierover met provincie.
                                                                              Oplevering is vertraagd en overlegd met
                                                                              provincie ivm prioriteitstelling dossiers.
                                                                              Provincie heeft verzocht       om   contact (EXE
                                                                              aikad
                                                                                     over  scherpte richting bedrijf.
                                                                              Wordt in   juli weer   opgepaki.
                                                                                                                                     0000001430
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>23991390
         Geurrapport Eerder hebben    wij het (laatste) geurrapport   (concept) brief opgesteld eind februari 2021;         Gerealiseerd
                     van  ESD beoordeeld     en geaccepteerd, en      brief verzonden op 24 februari naar provincie.
                     geconcludeerd dat daaruit blijkt dat niet        Brief is inmiddels verzonden.
                     voldaan wordt   aan  de geurnormen van het
                     provinciaal beleid. Daarom moet ESD              Besluit moet definitief worden   gemaakt: eind mei
                     maatregelen nemen, wij leggen het bedrijf     op (afhankelijk  van  de inhoud  van de zienswijzen).    Gerealiseerd
                     met een maatregelenrapport te komen.             ESD heeft uitstel   gekregen om te reageren     t/m
                                                                      16 april 2021 i.0.m. provincie.
                                                                      Oplevering van definitieve geurrapport is
                                                                      voorzien  voor  binnen 4 maanden     na
                                                                      besluitvorming.
                                                                      Het conceptbesluit opvragen maatregelenrapport
                                                                      geur ESD-SIC B.V. + oplegger, is op 31 mei
                                                                      2021 voor vaststelling aan GS gezonden.
                                                                      Op 27 augustus 2021 hebben wij van de
                                                                      provincie reactie gekregen op de besluittekst. De
                                                                      afhandeling hiervan is doorgeschoven naar
                                                                      december 2021 in verband met de ambtshalve
                                                                      wijziging  stofvoorschriften.
                                                                      Stand   van  zaken 21/12/21 Besluit   +
                                                                                                              oplegger zijn
                                                                      gereed.
                                                                      Het definitieve besluit is aangepast naar
                                                                      aanleidingen van de opmerkingen vanuit het
                                                                      provinciehuis. In het besluit wordt vooruitgelopen
                                                                      op het nieuwe provinciale geurbeleid. Het besluit     stukken  zijn op 06-04-22
                                                                      kan dan ook pas worden verzonden na                   aan de  provincie
                                                                      vaststelling en bekendmaking van het nieuwe           aangeboden.
                                                                      geurbeleid.
                                                                      Vanuit de   provincie zijn opmerkingen ingebracht,
                                                                      die vereisen nog    enige redactie. Reactie aan
                                                                      provincie gegeven per mail van 7 juni 2022.
                                                                      Vervolgens moet daar nog      een  juridische toets
                                                                      op plaatsvinden.
                                                                                                                                                      0000001431
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>23991390
         Afgerond:
          Onderwerp                Beschrijving                                     Planning                                     Resultaat
          2022
          Storing                  Sinds 20 november is    er sprake van een        Er is regelmatig contact met het bedrijf; de Zaak   melding tijdelijke inzet
          ontzwavelingsinstallatie storing PRF. Deze is gemeld. Er is echter meer | toezichthouder wordt regelmatig              dieselaggregaat afgesloten.
          ESD                      aan de hand: de trafo ligt eruit en de           geinformeerd. Vanuit de ODG wordt
                                   compressormotor ligt eruit (er is een            geinformeerd over de voortgang.
                                   reservemotor die wordt geinstalleerd, maar die | In geval van voortzetting van het tijdelijk
                                   trillingen veroorzaakt). Bedrijf is vol in de    gebruik van een dieselaggregaat voor de
                                   modus om de zaak op te lossen. Het               stroomvoorziening.
                                   noodaggregaat werkt.
                                                                                    De melding Activiteitenbesluit is op 21
                                                                                    december 2021 ingediend. Brief acceptatie
                                                                                    melding is 9 februari 2021 aan ESD
                                                                                    verzonden.
          SO; rapportages          rapportage januari   2021  (ontvangen            Bureaucheck   bij binnenkomst                1% helft 2021 gerealiseerd.
                                   15/02/2021)                                      Administratieve  athandeling 1x  6 mnd
                                   rapportage februari 2021 (ontvangen
                                   18/03/2021)                                      Beoordeling over de eerste 6 maanden
                                   rapportage maart (ontvangen 20/04/2021)          gerealiseerd (brief 28 september 2021)
                                   rapportage april (ontvangen 21/05/2021)
                                   rapportage mei (ontvangen 17/06/2021)            Beoordeling  over  maand 7 /m 12    voor  1  2% helft 2021 op 28 feb 2022
                                   rapportage juni (ontvangen 16/07/2021)           maart 2022                                   toegezonden: gerealiseerd
                                   rapportage juli (ontvangen 19/08/2021)
                                   rapportage augustus (ontvangen 16/09/2021)
                                   rapportage september(ontvangen 21/10/2021)
                                   rapportage oktober (ontvangen 19/11/2021)
                                   rapportage november (ontvangen 20/12/2021)
                                   rapportage december
                                                                                                                                                                 0000001432
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>