<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>21469758
         Routekaart / Plan                             van          Aanpak
                    Het realiseren                        van      de
         Niet Verschoonbare                               Taakstelling
             Huisvesting                    Statushouders
                              (nieuwkomers)
           Routekaart/Plan van aanpak _
                                        Realiseren Niet Verschoonbare Taakstelling _
                      Huisvesting Statushouders d.d. 15-09-2022 _blad 1
                                                                                     0000000222
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>21469758
         AAN DE SLAG
         De    gemeente Oldambt              is  volop    aan    de   slag   met haar opgave ten aanzien             van  de
         huisvesting        van    statushouders.
         Haar     huidige opgave, tussenstand, vooruitgang                        en   vooruitblik zien    er als  volgt  uit:
         Opgave,         tussenstand         en    vooruitblik       Taakstelling gemeente Oldambt                    2022
         (op   basis    van   aantal  personen)
             Opgave Taakstelling
                                         —
                                            huisvesting     Statushouders       gemeente    Oldambt          Aantal
             NIET VERSCHOONBARE TAAKSTELLING
             Niet verschoonbare       taakstelling   2021                                                         20
             Niet verschoonbare       taakstelling   2022                                                         22
             Gehuisveste      mensen    t/m 01-07-22                                                            -14
             Gehuisveste      mensen    t/m 01-09-22                                                              -7
             Status:   woning aangeboden,         in afwachting    van  tekenen huurcontract                    -21
             Niet verschoonbare         taakstelling gerealiseerd uiterlijk         31-12-2022                      0
             VERSCHOONBARE TAAKSTELLING
             Verschoonbare       taakstelling   2020                                                              21
             Verschoonbare       taakstelling   2021                                                              20
             Status:   woning aangeboden,         in afwachting    van  tekenen huurcontract                    -19
             Status: in onderzoek:      huisvesting    in tijdelijke doorstroomlocatie                          -15
             Status: in onderzoek: beschikbaarheid sociale             huurwoning     sociale                      -7
             huurwoningen       in het 4° kw 2022/1° kw 2023
             Verschoonbare         taakstelling gerealiseerd uiterlijk        4° kw 2022/1° kw 2023                 0
             TAAKSTELLING 2E HALFJAAR 2022
             Taakstelling    2°  halfjaar 2022                                                                    30
             Status: wordt meegenomen in de            Prestatieafspraken      voor  2023
          Legenda:
          e
                Cijfer   in groen betekent groen licht       en  definitief =
                                                                              totaal 61 personen 2022
          eo
                 (Cijfer in oran= betekent onderzoek loopt, haalbaarheid wordt duidelijk in het 4°
                kwartaal     van  2022  =
                                           totaal 22 personen
          oe
                Cijfer   in blauw betekent dat dit nog       duidelijk  moet gaan worden      =
                                                                                                totaal 30 personen
                      Routekaart/Plan        van aanpak       _
                                                                  Realiseren Niet Verschoonbare Taakstelling            _
                                       Huisvesting Statushouders d.d. 15-09-2022 blad 2          _
                                                                                                                               0000000223
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>21469758
         ROUTEKAART / Plan                           van      Aanpak
         Om concrete stappen te kunnen zetten wordt           voor    de onderstaande     aanpak gekozen:
         1. Inzet   van  extra  capaciteit en back-up
            Er wordt extra    capaciteit ingezet om de taakstelling        te realiseren.
            e    Beschikbare capaciteit in 2022
                      o   de verantwoordelijke ambtenaar besteedt 16 uren per week aan
                          uiteenlopende werkzaamheden aangaande de huisvesting van
                          statushouders;
                      o   daarnaast wordt    er tijdelijk extra capaciteit ingezet middels een externe
                          projectleider. Zij wordt   ingehuurd t/m /m 31-12-2022 voor 16 uren per
                          week:
                      o   Sociaal Werk Oldambt heeft ook extra           capaciteit ingezet    om
                          statushouders te    begeleiden bij   de    huisvesting.
            eo
                 Back-up    2022
                      o   Het 1°  aanspreekpunt     van   de gemeente Oldambt        is    IEEER
                      o   Het 2°  aanspreekpunt     is            5.
                                                                           Zij wordt tijdelijk (tot 31-12-
                          2022)  voor  16  uur per week extern       ingehuurd.
            e¢
                 Capaciteit 2023
                      o   De intentie is, dat  een  zogenaamde Ketenregisseur aan de slag gaat
                          met de realisatie   van  de  taakstelling voor 32 uur per week
         2. Afspraken met belangrijke samenwerkingspartners
            In mei en juni van dit jaar zijn met de samenwerkingspartners, denk hierbij aan
            woningcorporaties (Groninger Huis en Acantus), hernieuwde afspraken gemaakt
            over het beschikbaar stellen van sociale huurwoningen aan statushouders.
            e    Acantus heeft minimaal 10 sociale huurwoningen toegezegd
            e
                 Groninger Huis 4 sociale huurwoningen
            e    in augustus van dit jaar hebben beide partijen al aan deze afspraken voldaan
            Op basis van de huidige voortgang en geboekte resultaten zijn Acantus en
            Groninger Huis in september opnieuw benaderd met de vraag, hoeveel woningen
            zij de komende maanden bovenop de reeds toegezegde sociale huurwoningen
            nog extra beschikbaar kunnen stellen aan statushouders. Op basis daarvan zijn
            we   in staat een  nog betere prognose te kunnen maken.
         3. De   Ketenregisseur maakt een maandelijkse voortgangsrapportage
            Via  een eigen maandelijkse voortgangsrapportage houdt de Ketenregisseur de
            vinger aan de pols. En legt zij/hij verantwoording af aan het Management én het
            Bestuur.
                  Routekaart/Plan   van aanpak  _
                                                   Realiseren Niet Verschoonbare Taakstelling        _
                               Huisvesting Statushouders d.d. 15-09-2022 blad 3 _
                                                                                                           0000000224
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>21469758
         De   Ketenregisseur organiseert een periodiek overleg
         De hernieuwde        afspraken met de samenwerkingspartners worden periodiek (1x
         per  6  weken)    via  een voortgangsoverleg besproken.
         Hiervoor wordt uiteraard vooraf een agenda en achteraf een verslag gemaakt met
         de afgesproken actiepunten.
         Procesbeschrijving en optimalisatie ter bevordering van de
         ketensamenwerking
         Tijdens het voortgangsoverleg van de Task Force op 15 september 2022 wordt
         het werkproces van Huisvesten Statushouders en de onderliggende
         werkafspraken met de samenwerkingspartijen in beeld gebracht. Daarnaast
         worden er voorstellen voor procesoptimalisatie gedaan. Dit alles om de onderlinge
         samenwerking te bevorderen en waar mogelijk te versnellen.
         Extra inzet     van   wooneenheden          en  toevoegen van (tijdelijke) locaties
         Daarnaast wordt        gekeken     welke andere     mogelijkheden er nog zijn om meer (al
         dan niet    tijdelijke) statushouders te      kunnen huisvesten. Concreet gaat het om:
           e   Status ‘gerealiseerd’: inzet van        commerciéle verhuurders     —
                                                                                     locatie
               Emmaheerdt te Winschoten. Binnen dit              project worden 14  appartementen
               verhuurd     aan  statushouders.
               Met in het    jaar 2023    een  mogelijke uitbreiding van 13 extra appartementen.
           e   Status ‘in onderzoek’: inzet        van een tijdelijke doorstroomlocatie in de
               gemeente Oldambt met een omvang van 15 kamers, voor de duur van 1 jaar
               (met een mogelijke verlenging van 1/2 jaar).
           e   Status ‘in onderzoek’: Regionale Samenwerking met de gemeente Pekela
               m.b.t. het realiseren van een Regionale Tussenvoorziening. Uitbreiding
               middels zogenaamde flex-woningen (op basis van een exploitatieduur van
               10-15 jaar).
         Prestatieafspraken 2023
         Het realiseren      van  de resterende      taakstelling vanuit 2022 worden SMART
         voorbereid, zodat dit kan worden vastgelegd in de Prestatieafspraken 2023.
         e    Er  zijn volop gesprekken gaande met woningbouwcorporaties Acantus en
              Groninger Huis. De volgende punten staan prominent op de agenda.
                   o    huisvesting organiseren binnen de bestaande sociale woningvoorraad
                   o    uitbreiding van huisvesting, bijvoorbeeld via flex-woningen
         oe   In het 3°   en  4° kwartaal 2022 wordt hier ook        volop  aandacht aanbesteed.
         Doelstellingen
         Via deze routekaart wil de         gemeente Oldambt       de  opgelopen  achterstand   stap
         voor   stap   inhalen.
           1.  realiseren Niet-Verschoonbare              Taakstelling:   wordt gerealiseerd  in het 4°
               kwartaal 2022
          2.   realiseren Verschoonbare             Taakstelling:   wordt  gerealiseerd in het 4°
               kwartaal 2022,      uiterlijk 1° kwartaal 2023
          3.   realiseren     Taakstelling 2° halfjaar 2022: strategie        en oplossingen   worden
               uitgewerkt binnen de Prestatieafspraken 2023.
               Routekaart/Plan     van aanpak    _
                                                    Realiseren Niet Verschoonbare Taakstelling  _
                              Huisvesting Statushouders d.d. 15-09-2022 _blad 4
                                                                                                        0000000225
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>